text: \nraderschallpartner ag \n landschaftsarchitekten bsla sia \n  \n\n885.4 - Gestaltung öffentlicher Raum Kloten; 08.10.21  |  885_4_BE_211008_Bericht VP.doc \n\nStadtplatz Süd, Bahnhofstrasse, Marktgasse \n\nBericht Vorprojekt  \n\n \n\n \n \n\nsibylle aubort raderschall   markus fierz   roland raderschall   fabian schaerer \nbruechstrasse 12, postfach 310, ch-8706 meilen   tel +41 44 925 55 00   fax +41 44 925 55 01   info@raderschall.ch   www.raderschall.ch \n\n \n \nBauherr: \nStadt Kloten \nBereich Lebensraum  \nKirchgasse 7, 8302 Kloten \n \nPlanerteam: \nraderschallpartner ag landschaftsarchitekten sia bsla \nBruechstrasse 12, Postfach 310, 8706 Meilen \nT 044 925 55 00, info@raderschall.ch \n  \n\nVogt & Partner Lichtgestaltende Ingenieure \nKatharina Sulzer-Platz 2/4, 8400 Winterthur \nT 052 208 99 88, matthias.wilcken@vogtpartner.eu  \n\nMartinelli Lanfranchi Partner AG \nEuropa-Strasse 15, 8152 Glattbrugg \nT 044 829 51 11, t.zimmerli@malapa.ch \n  \n\newp AG Zürich, Verkehr \nJosefstrasse 84, 8005 Zürich \nT 044 283 83 64,  stefan.riedi@ewp.ch  \n\nHans K. Schibli AG \nOberfeldstrasse 12c, 8302 Kloten \nT 044 800 12 54, thomas.jud@schibli.com \n \n\nFrédéric Dedelley Product Designer ACCD(E) \nGerechtigkeitsgasse 2, 8001 Zürich  \nT 044 240 48 28, fd@fredericdedelley.ch  \n\nIndustrielle Betriebe Kloten ibk AG \nFlughafenstrasse 25, 8302 Kloten \n\nFPN Fachberatungsbüro für Pflasterungen und \nNatursteinbeläge, Im Holzerhurd 46/96, 8046 Zürich \n\n\n\nraderschallpartner ag \n   \n\n885.4 - Gestaltung öffentlicher Raum Kloten;  |  Stadtplatz Süd, Bahnhofstrasse, Marktgasse Seite 2 von 18 \n\nBericht Vorprojekt \n\n1. Einleitung \n\n \n\nInhaltsverzeichnis \n \n\n1. Einleitung 3 \n1.1. Ausgangslage 3 \n1.2. Zweck dieses Dokumentes 3 \n1.3. Projektausschuss 3 \n1.4. Planerteam 3 \n1.5. Verweis auf weitere Dokumente 3 \n1.6. Grundlagen 3 \n1.7. Perimeter 4 \n1.8. Abgrenzung zu Drittprojekten 5 \n2. Masterplan Gestaltung öffentlicher Raum 6 \n2.1. Verkehr 7 \n2.2. Licht 8 \n2.3. Einrichtungselemente 9 \n3. Stadtplatz Süd (T3) 10 \n3.1. Projektbeschrieb 10 \n3.2. Nutzung 11 \n3.3. Weihnachtstanne 11 \n3.4. Licht 11 \n3.5. Medien 12 \n3.6. Technik- und Lagerräume 13 \n3.7. Option Wasserelemente 14 \n4. Bahnhofstrasse (T4) 15 \n4.1. Projektbeschrieb 15 \n4.2. Nutzung 15 \n4.3. Licht 15 \n4.4. Medien 15 \n5.  Kosten 17 \n5.1. Stadtplatz Süd und Bahnhofstrasse 17 \n6. Termine 18 \n7. Anhang 18 \n7.1. Kostendokumente 18 \n7.2. Pläne 18 \n \n\n\n\nraderschallpartner ag \n   \n\n885.4 - Gestaltung öffentlicher Raum Kloten;  |  Stadtplatz Süd, Bahnhofstrasse, Marktgasse Seite 3 von 18 \n\nBericht Vorprojekt \n\n1. Einleitung \n\n \n\n1. Einleitung \n\n1.1. Ausgangslage \n\nDie Innenstadt von Kloten hat sich in den letzten Jahrzehnten rasant verändert, ohne \ndass dabei der öffentliche Raum eine ganzheitliche gestalterische und freiräumliche \nQualität erfahren hat. Zur Aufwertung dieser Freiräume zwischen Bahnhof und "Wilder \nMann" hat die Stadt in einem zweistufigen Studienauftrag ein Projekt und ein Team \nbestimmt, welches in der Folge in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber einen \nMasterplan entwickelt hat. Dieser ist 2013 erstellt und bewilligt worden und bildet die \nBasis für darauffolgende Projektierungen. Als erster Bereich wurde der Stadtplatz Nord \n2016 erstellt. Das vorliegende Projekt knüpft mit dem Stadtplatz Süd und den \nangrenzenden Abschnitten der Marktgasse und der Bahnhofstrasse direkt daran an. Es \nsteht im Kontext mit der auf drei Seiten anrainenden privaten Überbauung am Stadtplatz.  \n\n1.2. Zweck dieses Dokumentes \n\nDer vorliegende Bericht umschreibt das Vorprojekt in Konzeption und Inhalt und macht \nAngaben zu den Kosten. Ergänzend liegen die Pläne im Originalmassstab vor. \n\n1.3. Projektausschuss \n\nDer Projektausschuss seitens Aufraggeber setzt sich zusammen aus den Mitglieder \nRoger Isler (Stadtrat Raum + Umwelt), Regula Käser (Stadträtin Bevölkerung), Marc \nOsterwalder (Bereichsleiter Lebensraum + Sicherheit) sowie Daniel Bär (Leiter Tiefbau / \nUnterhalt + Forst) stimmberechtigt. \n\n1.4. Planerteam \n\nDas Planerteam entspricht demjenigen des Studienauftrages und wurde hauptsächlich in \nden Fachdisziplinen Verkehr und Bauingenieurwesen ergänzt.  \nDie Gesamtleitung liegt bei Landschaftsarchitekten. Die einzelnen Büros wurden mit \nEinzelplanerverträgen durch die Stadt Kloten beauftragt. \n\n1.5. Verweis auf weitere Dokumente \n\nDas Projekthandbuch definiert die Projektorganisation und legt die Projektziele, \nAufgaben und Kompetenzen der projektbeteiligten Stellen und Gremien fest. Die \nNutzungsvereinbarung mit Projektbasis definiert die Gebrauchstauglichkeit des \nBauwerks.  \n\n1.6. Grundlagen \n\n! Masterplan öffentlicher Raum und Vorprojekt Stadtplatz Nord, Erläuterungsbericht, \nPlanerteam raderschallpartner ag, 27.02.14 \n! Verkehrskonzept Zentrum, ewp AG Zürich, Bericht, 13.11.18 \n! Kreditbewilligung Vorprojekt, Beschluss 167-2019, Stadtrat Kloten, 20.08.19 \n! Projekthandbuch (PHB), Stadt Kloten, 09.12.19 \n! Befund Wurzelsondage Weihnachtstanne, Baumplaner, 09.03.20 \n! Gutachten zur Stabilität der Weihnachtstanne, Tilia Baumpflege AG, 24.06.20 \n! Protokolle der Projektausschuss-Sitzungen PA01 bis PA11 \n\n\n\nraderschallpartner ag \n   \n\n885.4 - Gestaltung öffentlicher Raum Kloten;  |  Stadtplatz Süd, Bahnhofstrasse, Marktgasse Seite 4 von 18 \n\nBericht Vorprojekt \n\n1. Einleitung \n\n \n\n! Ergebnisse der zwei Workshops vom 23.01.20 und 26.08.20 sowie der Abschlussveranstaltung \nvom 02.10.21 \n! Nutzungsvereinbarung und Projektbasis, raderschallpartner ag und Martinelli Lanfranchi \n\nPartner AG, 08.10.21 \n \n\n1.7. Perimeter \n\nGegenstand ist die Gestaltung des öffentlichen Raums im Perimeter Stadtplatz Süd (T3), \nBahnhofstrasse (T4) und ein Teil der Marktgasse (T14) im Bereich der neuen Überbauung \nAm Stadtplatz, inklusive Werterhaltungsmassnahmen an Verkehrswegen und \nErschliessungsleitungen. \n\n \n\nPlan des Projektperimeters (ohne Massstab) inkl. Bezeichnungen der Unterperimeter \n(Teilprojekte) und Grundeigentümer. \n\n\n\nraderschallpartner ag \n   \n\n885.4 - Gestaltung öffentlicher Raum Kloten;  |  Stadtplatz Süd, Bahnhofstrasse, Marktgasse Seite 5 von 18 \n\nBericht Vorprojekt \n\n1. Einleitung \n\n \n\n1.8. Abgrenzung zu Drittprojekten \n\nSchnitt- und Kontaktpunkte unterhält das Projekt zu folgenden benachbarten Projekten: \n! Ersatz- und Erschliessungsleitungen für Überbauung Am Stadtplatz, Ausführung 2020 erfolgt \n! Überbauung Am Stadtplatz (private Bauherrschaft), Ausführung ca. Mitte 2021 bis Mitte 2024 \n! Überbauung Bahnhof Nord (inkl. Personenunterführung, Vorplatz ZKB / Restaurant Sonne), \n\nkeine Termine bekannt \n! Neue Zufahrt der Tiefgarage Migros von der Schaffhauserstrasse, keine Termine bekannt \n! Neugestaltung Schaffhauserstrasse, keine Termine bekannt \n- Sanierung Marktgasse (gemäss Werterhaltungsplanung Infrastruktur ca. 2030) \n \n\n\n\nraderschallpartner ag \n   \n\n885.4 - Gestaltung öffentlicher Raum Kloten;  |  Stadtplatz Süd, Bahnhofstrasse, Marktgasse Seite 6 von 18 \n\nBericht Vorprojekt \n\n2. Masterplan Gestaltung öffentlicher Raum \n\n \n\n2. Masterplan Gestaltung öffentlicher Raum \n\nDer Masterplan Gestaltung öffentlicher Raum legt das das Gesamtkonzept mit den \nGestaltungsprizipien und –elementen fest. Er wurde 2013 erarbeitet und bewilligt, \nabgebildet ist die Nachführung Stand 08.2020 (ohne Massstab). \n\n\n\nraderschallpartner ag \n   \n\n885.4 - Gestaltung öffentlicher Raum Kloten;  |  Stadtplatz Süd, Bahnhofstrasse, Marktgasse Seite 7 von 18 \n\nBericht Vorprojekt \n\n2. Masterplan Gestaltung öffentlicher Raum \n\n \n\n2.1. Verkehr \n\nAuf Basis des Masterplans, des Verkehrskonzepts Zentrum sowie der Erkenntnisse aus \nden Workshops lassen sich die verkehrlichen Überlegungen wie folgt zusammenfassen:  \n\n2.1.1. Bahnhofstrasse \nDie Bahnhofstrasse zwischen dem Puck-Kreisel und dem Bahnhof wird wie bis anhin im \nEinbahnverkehr betrieben. Allerdings wird die Fahrtrichtung gemäss dem \nVerkehrskonzept Zentrum gekehrt, neu kann der MIV vom Kreisel zum Bahnhof fahren. \nDies dient der Verbesserung des Verkehrsflusses am Knoten Linden-/Bahnhofstrasse. \nVelofahrende können wie bisher in beide Richtungen fahren. Der Velostreifen ist neu in \nRichtung Kreisel (Seite Überbauung „am Stadtplatz“) vorgesehen. Dadurch können \nKonflikte zwischen dem Velo und den vor der Post parkierenden Fahrzeugen reduziert \nwerden. \nIn der Bahnhofstrasse ist eine Tempo-30-Zone vorgesehen. Die Geometrien, \nMaterialisierung und Randabschlüsse sind so ausgelegt, dass zu einem späteren \nZeitpunkt ohne grösseren baulichen Mehraufwand eine Begegnungszone eingerichtet \nwerden kann. \n\n2.1.2. Verbindungstrasse \nFür die Verbindungsstrasse am Stadtplatz wurden verschiedene Varianten der \nVerkehrsführung geprüft und einander gegenübergestellt. Für den MIV ist dabei immer \neine Führung zwischen Stadtplatz Süd und der neuen Überbauung „am Stadtplatz“ \nvorgesehen, die Kirchgasse auf Höhe der Bäckerei Fleischli wird aufgehoben. Folgende \nvier Varianten wurden geprüft: \n- Gegenverkehr (wie heute) \n- Fussgängerzone Autofrei (Zufahrt nur via Marktgasse) \n- Einbahnverkehr Nord: Fahrtrichtung Kreisel ! Marktgasse \n- Einbahnverkehr Süd: Fahrtrichtung Marktgasse ! Kreisel \n\nSowohl aus fachlicher Sicht wie auch den Voten am 2. Workshop zufolge kristallisierte \nsich die Einbahnführung mit Fahrtrichtung Marktgasse (Einbahnverkehr Nord) als beste \nbzw. beliebteste Variante heraus. Vom Puck-Kreisel her kann damit sowohl zum Bahnhof \nwie auch in Richtung Marktgasse gefahren werden. Dadurch wird am Puck-Kreisel keine \nEinfahrt benötigt und der Bedarf für Verkehrsflächen reduziert, wodurch mehr Fläche für \ndie Platzgestaltung und Parkierung zur Verfügung steht. Wie in der Bahnhofstrasse ist \nauch die Verbindungsstrasse für den Veloverkehr in beiden Richtungen befahrbar. \nDadurch ist die Veloverbindung zwischen dem Breiti-Quartier, dem Bahnhof und dem \n\n\n\nraderschallpartner ag \n   \n\n885.4 - Gestaltung öffentlicher Raum Kloten;  |  Stadtplatz Süd, Bahnhofstrasse, Marktgasse Seite 8 von 18 \n\nBericht Vorprojekt \n\n2. Masterplan Gestaltung öffentlicher Raum \n\n \n\nStadthaus weiterhin gewährleistet.  \nAufgrund des erwarteten Personenaufkommens und dem verstärkten Querungsbedarf \n(zwischen Stadtplatz und Coop) wird die Verbindungsstrasse als Begegnungszone \nvorgesehen. Damit wird der Strassenraum verkehrsberuhigt und der motorisierte \nVerkehr kann mit den tiefen Fahrgeschwindigkeiten siedlungsverträglicher abgewickelt \nwerden. Die Erreichbarkeit für den MIV bleibt gewährleistet. \nDamit auch künftig für kurze Einkäufe in der Bäckerei Fleischli oder dem Coop in \ndirekter Umgebung parkiert werden kann, sind entlang der Verbindungsstrasse sowie am \nKopf des Platzes mehrere Kurzzeit-Parkplätze vorgesehen. Veloabstellplätze werden im \nZuge der neuen Überbauung realisiert und können auch von Stadtplatz-Besuchenden \ngenutzt werden. \n\n2.1.3. Marktgasse \nIn der Marktgasse sind keine Änderungen im Zusammenhang mit der Stadtplatz-\nErweiterung notwendig bzw. vorgesehen. Ausgenommen ist der Bereich der neuen \nÜberbauung Am Stadtplatz, wo Anpassungen nötig werden. \n\n2.1.4. Stadtplatz Süd \nDer Stadtplatz selbst ist primär dem Fussverkehr bzw. dem Aufenthalt und Verweilen \nvorbehalten. Das äussere Steinparkett ist befahrbar und kann von Velofahrenden genutzt \nwerden, wird aber nicht als Veloverkehrsfläche signalisiert. Der Veloverkehr wird am \nStadtplatz Süd über die Verbindungsstrasse geführt und von dort über den Stadtplatz \nNord zum Stadthaus. Zwischen den beiden Stadtplätzen ist Befahrbarkeit (in der \nVerlängerung der Marktgasse) für das Velo gewährleistet, die Führung wird aber nicht \nexplizit vorgegeben / markiert. Für den MIV ist der Stadtplatz Süd nicht befahrbar, \nAusnahmen gelten für den Unterhalt sowie bei Veranstaltungen. \n\n2.2. Licht \n\nDas Masterplan-Beleuchtungskonzept wird weitergeführt und ist unten in den \nTeilbereichen erläutert. \n\n\n\nraderschallpartner ag \n   \n\n885.4 - Gestaltung öffentlicher Raum Kloten;  |  Stadtplatz Süd, Bahnhofstrasse, Marktgasse Seite 9 von 18 \n\nBericht Vorprojekt \n\n2. Masterplan Gestaltung öffentlicher Raum \n\n \n\n \n\n2.3. Einrichtungselemente \n\nBereits der Masterplan sieht vor, mit verschiedenen Sitzmöbel-Programmen den \njeweiligen Charakter der unterschiedlichen Räume zu unterstützen. Für den Stadtplatz \nsind dies Bänke und Lounge-Möbel aus dem Programm „Landscape“. \nAufgrund der Inputs aus den Workshops wurde die „Landscape“-Familie weiterentwickelt \nund ergänzt. Als Grundausstattung sind nun zusätzlich Inklusion Bank-Tisch-Bank \nKombinationen, Sessel und Stühle vorgesehen. Darüber hinaus werden die Stufen auf \ndem Stadtplatz Süd partiell mit hölzernen Sitzauflagen ausgestattet.  \n\n \nBis die Schnurbäume eine ausreichend grosse Krone erreicht haben, spenden \nSonnenschirme zusätzlichen Schatten. \n\n \n\n\n\nraderschallpartner ag \n   \n\n885.4 - Gestaltung öffentlicher Raum Kloten;  |  Stadtplatz Süd, Bahnhofstrasse, Marktgasse Seite 10 von 18 \n\nBericht Vorprojekt \n\n3. Stadtplatz Süd (T3) \n\n \n\n3. Stadtplatz Süd (T3) \n\n3.1. Projektbeschrieb \n\nDer Stadtplatz Süd nimmt die Geometrie und Materialisierung seines nördlichen \nPendants auf. Ein im Gefälle der angrenzenden Topografie liegender Rahmen aus \ndunklem Natursteinparkett generiert auch hier eine eigenständige Platzfigur. In ihrer \nMitte liegen abgestufte Flächen aus heller Chaussierung bzw. Schotterrasen. Über dem \ngesamten südlichen Platz dehnt sich ein Baumraster aus. Im äusseren Rahmen besteht \ndieser aus den schon im Norden verwendeten charakteristisch blauviolett blühenden \nBlauglockenbäume, im innern aus Schnurbäumen mit feinen weissen Blüten. Die \nWeihnachtstanne beim südlichen Platzrand bleibt bestehen und erhält eine nicht \nbegehbare, mit einer Krautschicht bepflanzte Baumscheibe. Der Rösslibrunnen mit \nseiner legendären Figur bildet das Gegenstück zum nördlichen Marktbrunnen. Als Option \nwird eine vom Brunnen entlang der Innenseites des Rahmens führende Wasserrinne \nsowie ein Wasserspiel auf der untersten Terrasse geplant. Das freistehende WC wird \nhöhenmässig angepasst und in den Platz integriert. \n\n \n\nBeide Platzhälften ergänzen einander atmosphärisch und in der Nutzung für \nverschiedene Aktivitäten und Events. Während auf der grossen freien nördlichen Fläche \nInstallationen für grosse Anlässe möglich sind, schafft der feingliedrigere, \nbaumbestandene Stadtplatz Süd eine alltägliche Aufenthaltsqualität und Raum für \nkleinere Events.  \n\n\n\nraderschallpartner ag \n   \n\n885.4 - Gestaltung öffentlicher Raum Kloten;  |  Stadtplatz Süd, Bahnhofstrasse, Marktgasse Seite 11 von 18 \n\nBericht Vorprojekt \n\n3. Stadtplatz Süd (T3) \n\n \n\nDie östlich am Platz angrenzenden Flächen bis zur Fassade der Überbauung bzw. deren \nAussentreppe („Verbindungsstrasse“) wird zur in Walzasphalt ausgebildeten \nBegegnungszone ohne Höhenversatz. Dasselbe gilt für die Fläche zwischen Platz und \nKreisel. In beiden Bereichen werden Kurzzeitparkplätze angeboten. \n\n3.2. Nutzung \n\nAlltagsnutzung \nDer Stadtplatz ist als zentraler Aufenthalts- und Durchgangsraum konzipiert. Zu Fuss \nGehende können sich auf dem Platz frei bewegen. Für Velofahrende gilt im äusseren \nRahmen dasselbe. Motorisierter Individualverkehr ist hingegen – abgesehen von \nAnlieferungen und Aufbauarbeiten für Veranstaltungen – nicht zugelassen.  \nWeiter dient der Platz den angrenzenden Betrieben und Restaurants als Aussenverkaufs- \nund Restaurationsfläche.  \n\nFestplatznutzung \nAuf dem Stadtplatz sollen vielfältige Veranstaltungen durchgeführt werden, welche zur \nBelebung des Stadtzentrums beitragen. Im Gegensatz zum Stadtplatz Nord wo auch \ngrosse Installationen bis hin zu Riesenrad Platz finden, sind auf dem abgestuften, \nbaumbestandenen Platz nur kleine und leichte Installationen vorgesehen. Es sind dies \nbeispielsweise Marktnutzungen. Das Aufstellen von Festzelten und höheren Bauten ist \nnicht vorgesehen.  \n\nDie Veranstaltenden profitieren dabei insbesondere von den zwei grossen unterirdischen \nMedienpunkten (Wasser, Abwasser, Strom) sowie den drei Strombezugsstellen, welche \nauf dem Stadtplatz so verteilt sind, dass die notwendige Erschliessung auf der gesamten \nPlatzfläche einfach bewerkstelligt werden kann. \n\n3.3. Weihnachtstanne \n\nDie stattliche, wohl rund 70-jährige Weisstanne nördlich des Kreisels ist in der \nBevölkerung als Weihnachtstanne bekannt und beliebt. Sie bleibt erhalten und wird in \ndas Projekt integriert. Die baumpflegerischen Untersuchungen von 2020 haben ergeben, \ndass der Baum ein sehr gutes Wurzelsystem ausgebildet hat sowie eine verhältnismässig \ngute Vitalität, eine gute Bruchsicherheit und eine sehr gute Standsicherheit aufweist. \nDurch Wurzelverletzungen aus früheren Bautätigkeiten kann jedoch eine fortschreitende \nWurzelfäule nicht ausgeschlossen werden. Der Baum muss daher im Abstand von zwei \nJahren visuell kontrolliert und voraussichtlich in zehn Jahren nochmals auf  \nStandsicherheit geprüft werden.  \nEs wird alles daran gesetzt, dass die Realisierung des Projektes möglichst geringe \nnachteilige Auswirkungen auf den Baum hat. Die nördlich und südlich notwendige \nReduktion der Grünfläche wird soweit möglich kompensiert, in dem eine grosszügige \nabgeschrankte Baumrabatte mit einer krautigen Unterpflanzung ausgeschieden wird. Vor \nder Erstellung der angrenzenden Hartflächen und Werkleitungen wird sondiert und auf \ndas Wurzelvorkommen reagiert. Darüber hinaus sind zusätzliche Belüftugs- und \nBewässerungsmassnahmen geplant. Die bis zum Boden reichenden Äste bleiben \nbestehen. Die Arbeiten werden baumpflegerisch begleitet. \n\n3.4. Licht \n\nGrundgedanke ist es, das Masterplan-Beleuchtungskonzept vom Stadtplatz Nord \nweiterzuführen und eine Überleitung in die Stadt zu schaffen. Die stimmungsvolle, \n\n\n\nraderschallpartner ag \n   \n\n885.4 - Gestaltung öffentlicher Raum Kloten;  |  Stadtplatz Süd, Bahnhofstrasse, Marktgasse Seite 12 von 18 \n\nBericht Vorprojekt \n\n3. Stadtplatz Süd (T3) \n\n \n\nsteuerbare Beleuchtung erfolgt weitestgehend über Strahler, welche an 15 m hohen \nKandelabern angeordnet sind. Die Platzbeleuchtung soll getrennt und unabhängig von \nder Strassenbeleuchtung angesteuert werden können, um bei Veranstaltungen das \nentsprechende Ambiente zu schaffen. \n\n3.5. Medien \n\n3.5.1. Kanalisation \nIn der Marktgasse gibt es einen bestehenden Mischwasserkanal SBR 400 aus den Jahren \n1988 und 2016. Im Jahr 2020 wurde das System mit einem Regenwasserkanal SBR 400 \nergänzt, welcher in der Kirchgasse an den bestehenden Kanal aus dem Jahr 2001 \nanschliesst. \nBeim Stadtplatz Süd wird die komplette Strassenentwässerung neu geplant und neu \npositioniert. Die Strassenabläufe werden mit FishRoll–Deckeln2 ausgestattet und an den \nbestehenden Regenwasserkanal angeschlossen. Dabei wird die bestehende \nLeitungsführung in der Verbindungsstrasse weiterhin genutzt, jedoch neu an den \nRegenwasserkanal zwischen dem KS 12050 und KS 12051 angeschlossen. Die Rinnen \nbeim Stadtplatz Süd werden zuerst über einen Schlammsammler mit geschlossenem \nDeckel geführt und nachher ebenfalls in den Regenwasserkanal abgeleitet.  \nDer Reinigungsablauf des Brunnens und die Unterflurelektranten werden mit einer \nLeitung in den Mischwasserkanal zwischen KS 2255 und KS 2256 entwässert. \n\n3.5.2. Wasser \nDie bestehende Wasserleitung aus Duktilgussrohren, FZM mit Steckmuffen, BLS-schub-\ngesichert, Nennweite 200 mm wurde im Jahr 2020 erstellt. Die Zuleitung zum Stadtplatz \nwurde aus einem HDPE Rohr Nennweite 50 im Jahr 2020 erstellt. \nDas Wasser für den Brunnen wird ab der bestehenden Leitung aus dem Jahr 2020 \nentnommen, jedoch ab der Strassengrenze mit einem PE 63 ausgeführt. Die Leitung wird \nmit einem HDPE Rohr Nennweite 63 mm mit Schutzmantel mit einer Überdeckung von \n120 cm auf einer Sohle aus Rundkies verlegt und eingebettet. Die Zuleitung wird wo \nimmer möglich, im Bereich des Belags geführt. Der Hausanschluss für den Technikraum \nwird aus Duktilgussrohren, FZM mit Steckmuffen, BLS-schubgesichert, Nennweite 125 \nmm erstellt. \n\n3.5.3. Gas \nDie bestehende Gasleitung in der Verbindungsstrasse PE DN 110 aus dem Jahr 2020 \nbleibt bestehen. \n\n3.5.4. Elektro \nDie vorhandenen Rohranlagen bleiben grundsätzlich bestehen, jedoch werden sie, wo sie \nden Baumbereich tangieren, abgebrochen oder umgelegt. \nBeim Stadtplatz Süd wird die bestehende Verteilkabine neben dem WC-Häuschen \nabgebrochen und ein Schacht 2000x1500 mm wird an dieser Stelle erstellt. Die neue \nVerteilzentrale befindet sich im Technikraum im 2. UG der Überbauung am Stadtplatz. \nDafür werden sämtliche Rohranlagen zum Technikraum geführt. Die Einspeisung in den \nTechnikraum erfolgt über einen Vorschacht mit den Massen 2000x1500 mm. Ab der \nehemaligen Verteilkabine werden die Beleuchtung, die Steckdosen sowie die \nElektrozuleitung für die Unterflurelektranten erschlossen. Für die Beleuchtung wird ein \nPE 100 verlegt, damit zwei Kabelzüge erstellt werden können. Der Grund dafür ist, dass \ndie Beleuchtung unterteilt wird in eine Strassen- und eine Stadtplatzbeleuchtung. \n\n\n\nraderschallpartner ag \n   \n\n885.4 - Gestaltung öffentlicher Raum Kloten;  |  Stadtplatz Süd, Bahnhofstrasse, Marktgasse Seite 13 von 18 \n\nBericht Vorprojekt \n\n3. Stadtplatz Süd (T3) \n\n \n\nDer Elektrorohrblock im nördlichen Teil des Stadtplatzes Süd, in der jetztigen \nMarktgasse, wird aufgrund der geplanten Bäume ebenfalls umgelegt. Dieser Rohrblock \nwird ebenso zum Schacht der ehemaligen Verteilkabine geführt. \n\n3.5.5. Fernmeldeanlagen \nDie Swisscom hat keinen Bedarf ihre bestehenden Rohranlagen im Zuge der \nUmgestaltung auszubauen. \nDer bestehende Swisscomanschluss, welcher in das WC-Häuschen führt, wird umgelegt \nund zusammen mit dem Elektrorohrblock in den Technikraum geführt. Dieser ist für die \nSchaltung des Stadtplatzes notwendig. \n\n3.5.6. Bewässerung \nEine automatische Bewässerungsanlage versorgt die Bäume und die Baumrabatte der \nWeihnachtstanne während der Vegetationszeit mit Wasser. \n\n3.6. Technik- und Lagerräume \n\nIn der Überbauung am Stadtplatz können auf der Ebene -2 Technik- und Lagerräume \neingerichtet werden. In einem finden die Installationen von ibk E aus der aufzuhebenden \noberirdischen Verteilkabine neben dem WC sowie sämtliche Elektro- und \nFernmeldeinstallationen und Steuerungen im Zusammenhang mit dem Stadtplatz platz. \nFür die Option Wasserelemente gibt es einen Raum für die gesamte Brunnentechnik mit \nSteuerung sowie einen kleinen für die Chemikalien für die Wasseraufbereitung. Darüber \nhinaus steht ein Lagerraum für Ausstattungen und Geräte zur Verfügung. \n\n\n\nraderschallpartner ag \n   \n\n885.4 - Gestaltung öffentlicher Raum Kloten;  |  Stadtplatz Süd, Bahnhofstrasse, Marktgasse Seite 14 von 18 \n\nBericht Vorprojekt \n\n3. Stadtplatz Süd (T3) \n\n \n\n3.7. Option Wasserelemente \n\nAufgrund der Inputs aus den Workshops werden zusätzliche Wasserelemente als Option \nangeboten, um die Aufenthaltsqualität zu steigern und weitere Spielmöglichkeiten \nanzubieten. Dabei handelt es sich um eine offene Wasserrinne, die vom Rösslibrunnen \nentlang der westlichen Kante der Platzmitte bis zur Innenecke des Parkettrahmens führt \nsowie um eine quadratisches Feld mit 12 Fontänen, das auf der chaussierten untersten \nTerrasse angeordnet ist. Beide Elemente werden mit umgewälztem, qualifiziert \naufbereitetem Wasser zeitgesteuert betrieben. \n\nReferenzfotos Wasserrinne \nund Wasserspiel \n\n\n\nraderschallpartner ag \n   \n\n885.4 - Gestaltung öffentlicher Raum Kloten;  |  Stadtplatz Süd, Bahnhofstrasse, Marktgasse Seite 15 von 18 \n\nBericht Vorprojekt \n\n4. Bahnhofstrasse (T4) \n\n \n\n4. Bahnhofstrasse (T4) \n\n4.1. Projektbeschrieb \n\n Drei Baumpakete aus hochstämmigen Schnurbäumen gliedern und beschatten den \nRaum und verbessern die Flanier- und Aufenthaltsqualität. Felder aus Natursteinparkett \nzeichnen die Baumbereiche nach, bremsen das Tempo werten die auf einer Ebene \nliegende Fläche auf. Es gilt Tempo 30. Ein späterer Regimewechsel zur Begegnungszone \nwäre ohne bauliche Anpassungen möglich. Für den MIV gilt Einbahnregime neu vom \nKreisel in Richtung Bahnhof.  Veloverkehr ist in beiden Richtungen gestattet. Die \nSenkrechtparkierung vor dem Postgebäude wird beibehalten aber leicht umorganisiert.  \n\n \n\n4.2. Nutzung \n\nHier handelt es sich um öffentliche Verkehrsflächen. Es gibt keine Einschränkungen in \nder Befahrbarkeit. Eine Zonierung in Fahrbahn und Gehweg entfällt. \n\n4.3. Licht \n\nGrundgedanke ist es, das Masterplan-Beleuchtungskonzept zu ergänzen und ähnlich \ndem Stadtplatz eine Strasse mit Aufenthaltsqualität zu schaffen. Die stimmungsvolle, \nsteuerbare Beleuchtung erfolgt weitestgehend über bewegliche Strahler, welche auf \neiner Strassenseite an 10 m hohen Kandelabern angeordnet sind. \n\n4.4. Medien \n\n4.4.1. Kanalisation \nIn der Bahnhofstrasse wurde der Regenwasserkanal SBR 400 aus dem Jahr 1994 mit \neinem neuen Kanal SBR 300 im Jahr 2020 bis zur Lindenstrasse verlängert, um die \nTrennsystemoption für die Lindenstrasse bzw. die Bahnhofumgestaltung zu ermöglichen. \nIn der Bahnhofstrasse werden die bestehenden Strassenabläufe neu positioniert. Die \nStrassenabläufe werden mit FishRoll-Deckeln1 ausgestattet und an den bestehenden \nRegenwasserkanal angeschlossen. \n\n                                                             \n1 FishRoll-Deckel: Hersteller: VonRoll, Strassenrost 2948-00: Zahlreiche Gewässerverschmutzungen entstehen durch die Einleitung schädlicher \nProdukte in die Regenwasser-Einlaufroste. Der FishRoll mit den drei Worten auf dem Rost – FLUSS - RIVIERE - CORSO D’ACQUA sowie das Bild eines \nFisches erinnern daran, dass das Wasser, das durch solche Gitter aufgefangen wird, oft in ein Fließgewässer eingeleitet wird \n\n\n\nraderschallpartner ag \n   \n\n885.4 - Gestaltung öffentlicher Raum Kloten;  |  Stadtplatz Süd, Bahnhofstrasse, Marktgasse Seite 16 von 18 \n\nBericht Vorprojekt \n\n4. Bahnhofstrasse (T4) \n\n \n\n4.4.2. Wasser \nDie bestehende Wasserleitung in der Bahnhofstrasse FZM DN 200 aus dem Jahr 2020 \nbleibt bestehen. \n\n4.4.3. Gas \nDie bestehende Gasleitung in der Bahnhofstrasse PE DN 110 aus dem Jahr 2020 bleibt \nbestehen. \n\n4.4.4. Elektro \nDie vorhandenen Rohranlagen bleiben grundsätzlich bestehen, jedoch werden sie, wo sie \nden Baumbereich tangieren, abgebrochen oder umgelegt. \nDie Beleuchtung der Bahnhofstrasse wird ebenfalls angepasst und ergänzt. Dabei \nmüssen nur die Querungen und Anschlüsse ab dem Rohrblock zu den Kandelabern neu \nerstellt werden.  \n\n4.4.5. Fernmeldeanlagen \nDie Swisscom hat keinen Bedarf ihre bestehenden Rohranlagen im Zuge der \nUmgestaltung aus- bzw. umzubauen. \n\n4.4.6. Bewässerung \nEine automatische Bewässerungsanlage versorgt die Bäume auf dem Stadtplatz Süd \nwährend der Vegetationszeit mit Wasser. \n\n\n\nraderschallpartner ag \n   \n\n885.4 - Gestaltung öffentlicher Raum Kloten;  |  Stadtplatz Süd, Bahnhofstrasse, Marktgasse Seite 17 von 18 \n\nBericht Vorprojekt \n\n5. Kosten \n\n \n\n5.  Kosten \n\n5.1. Stadtplatz Süd und Bahnhofstrasse \n\n5.1.1. Investitionskosten \nGemäss detaillierter Kostenschätzung +/- 15% lassen sich die Investitionskosten für die \nzwei Teilprojekte wie folgt zusammenfassen (Beträge in CHF, gerundet): \n\n  Stadtplatz Süd \n(T3) \n\nBahnhofstrasse \n(T4) \n\n \n \n\nTotal \n\n \nRodungen, Abbrüche Provisorien 350’000 165’000  515’000 \nGärtnerarbeiten, Baumpflege 311’200 264’000  575’200 \nAusstattungen, Geräte 386’000 22’500  408’500 \n\n Beläge, Werkleitungen, Entwässerung 1’407’000 458’400  1’865’400 \nBaunebenkosten 50’750 21’750  72’500 \nMehrwertsteuer 252’322 98’358  350’680 \nReserven 154’280 81’000  235’280 \nHonorare 617’680 264’720  882’400 \n\nTotal Investitionskosten Grundvariante 3’529’232 1’375’728  4’904’960 \n\n \nOption Wasserelemente 496’000 \n\n \n  496’000 \n\nMehrwertsteuer 50’452   50’452 \nReserven 34’720   34’720 \nHonorare 124’500   124’500 \nTotal Investitionskosten Option \nWasserelemente 705’672   705’672 \n\n \nTotal Investitionskosten Grundvariante \ninklusive Option Wasserelemente 4’234’904 1’375’728  5’610’632 \n\n \n \n5.1.2. Differenzierung gebundene und nicht gebundene Ausgaben \nDie oben aufgeführten Investitionskosten lassen sich wie folgt in gebundene und \nungebundene Ausgaben aufteilen (Beträge in CHF, gerundet inkl. Honorare und MWSt): \n \n\n Stadtplatz Süd \n(T3) \n\nBahnhofstrasse \n(T4) \n\n Total \n\nInvestitionskosten Grundvariante     \n\ngebundene Ausgaben  490’000 354’250  844’250 \nungebundene Ausgaben  3’039’232 1’021’478  4’060’710 \nTotal Grundvariante 3’529’232 1’375’728  4’904’960 \n     \n\nInvestitionskosten Grundvariante inklusive Option Wasserelemente   \n\ngebundene Ausgaben 490’000 354’250  844’250 \nungebundene Ausgaben 3’744’904 1’021’478  4’766’382 \n\nTotal inkl. Option Wasserelemente 4’234’904 1’375’728  5’610’632 \n\n \n\n\n\nraderschallpartner ag \n   \n\n885.4 - Gestaltung öffentlicher Raum Kloten;  |  Stadtplatz Süd, Bahnhofstrasse, Marktgasse Seite 18 von 18 \n\nBericht Vorprojekt \n\n6. Termine \n\n \n\n6. Termine \n\nAls Absichtserklärung wird das Konzept verfolgt, dass sich die Ausführungstermine an \ndas Projekt Überbauung Am Stadtplatz anpassen, unter Vorbehalt allfälliger politischer \nEntscheide der Stadt Kloten. Wenn möglich soll der öffentliche Raum zeitgleich wie der \nFreiraum der Überbauung realisiert werden. Dazu ist die Baustelleninstallationsfläche \nim Bereich des späteren Stadtplatzes Süd, welche für den Rohbau der Überbauung \nbenötigt wird, sobald als möglich freizugegeben, damit die Ausfu ̈hrungsarbeiten \nStadtplatz beginnen können. \nNach akutellem Terminplan ist die Realisierung der Überbauung Am Stadtplatz zwischen \nMitte 2021 und Mitte 2024 vorgesehen., d.h. die Arbeiten für den Stadtplatz Süd und die \nGestaltung Bahnhofstrasse sind im Zeitraum Herbst 2023 bis Frühsommer 2024 \numzusetzen. \n\n \n\n7. Anhang \n\n7.1. Kostendokumente  \n\n7.1.1. Kostenschätzung nach BKP vom 08.10.21 \n\n7.2. Pläne  \n\n7.2.1. Präsentationsplan Grundriss (Nr. 0885.4-G-1-1.1 vom 08.10.21, Verkleinerung A3) \nHinweis: Die weiteren Pläne sind in einem separaten Dossier zusammengestellt. \n\n \n\n\n\nraderschallpartner ag\nlandschaftsarchitekten bsla sia\n\n885.4 - Gestaltung öffentlicher Raum Kloten; Stadtplatz Süd, Bahnhofstrasse, Marktgasse\nÜbersicht Kostenschätzung (KS) Stadtplatz Süd (T3) und Bahnhofstrasse (T4)\n\n885_4_LI_211008_Uebersicht.xlsx | Uebersicht T3_T4 08.10.21  |  cw, mf\n\nKS Kostenschätzung (+/- 15%) TOTAL Stadtplatz Süd Stadtplatz Süd Stadtplatz Süd Bahnhofstrasse\nT3 T3 T3 T4\n\nGrundvarianten inkl. \nOption \n\nWasserelemente\n\nGrundvariante inkl. \nOption \n\nWasserelemente\n\nGrundvariante Option \nWasserelemente\n\nTotal 5'610'632 4'234'904 3'529'232 705'672 1'375'728\n\n1 Vorbereitungsarbeiten 515'000 350'000 350'000 0 165'000\n11 Räumungen, Terrainvorbereitungen 515'000 350'000 350'000 0 165'000\n110 Räumungen, Terrainvorbereitungen 269'000 190'000 190'000 0 79'000\n120 Sicherungen, Provisorien 50'000 30'000 30'000 0 20'000\n130 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 196'000 130'000 130'000 0 66'000\n\n4 Umgebung 3'345'100 2'600'200 2'104'200 496'000 744'900\n42 Gartenanlagen 1'130'700 844'200 697'200 147'000 286'500\n421 Gärtnerarbeiten 511'700 247'700 247'700 0 264'000\n423 Ausstattungen, Geräte 555'500 533'000 386'000 147'000 22'500\n429 Baumpflege und Baumschutz 63'500 63'500 63'500 0 0\n44 Installationen 553'000 492'500 228'500 264'000 60'500\n443 Elektroanlagen 324'000 263'500 228'500 35'000 60'500\n445 Sanitäranlagen 229'000 229'000 0 229'000 0\n45 Erschliessung durch Leitungen 140'000 96'500 94'500 2'000 43'500\n453 Elektroleitungen 117'000 73'500 73'500 0 43'500\n455 Sanitärleitungen 23'000 23'000 21'000 2'000 0\n46 Kleinere Trassenbauten 1'521'400 1'167'000 1'084'000 83'000 354'400\n460 Trassenbauten in der Umgebung 883'400 590'000 590'000 0 293'400\n465 Werkleitungen und Kanalisationen 638'000 577'000 494'000 83'000 61'000\n\n5 Baunebenkosten 1'750'532 1'284'704 1'075'032 209'672 465'828\n51 Bewilligungen, Gebühren 15'000 10'500 10'500 0 4'500\n511 Bewilligungen, Gebühren 5'000 3'500 3'500 0 1'500\n512 Anschlussgebühren 10'000 7'000 7'000 0 3'000\n52 Dokumentation, Präsentation 50'000 35'000 35'000 0 15'000\n524 Vervielfältigungen, Plandokumente 50'000 35'000 35'000 0 15'000\n56 Uebrige Baunebenkosten 7'500 5'250 5'250 0 2'250\n566 Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung 7'500 5'250 5'250 0 2'250\n57 Mehrwertsteuer (MWST) 401'132 302'774 252'322 50'452 98'358\n570 Uebergangsposition (MWST) 401'132 302'774 252'322 50'452 98'358\n58 Uebergangskonten für Rückstellungen und Reserven 270'000 189'000 154'280 34'720 81'000\n583 Reserven (7% der Baukosten BKP 1 und 4) 270'000 189'000 154'280 34'720 81'000\n59 Uebergangskonten für Honorare 1'006'900 742'180 617'680 124'500 264'720\n591 Landschaftsarchitekt 636'500 472'550 382'550 90'000 163'950\n592 Bauingenieur 227'500 159'250 159'250 0 68'250\n593 Elektroingenieur Werke 6'500 4'550 4'550 0 1'950\n594 Elektroingenieur 22'750 15'925 15'925 0 6'825\n595 Sanitäringenieur 40'500 38'700 4'200 34'500 1'800\n596 Honorare Spezialisten 73'150 51'205 51'205 0 21'945\n\nHinweise:\n. dient als Übersicht, verbindlich sind die detaillierten Kostenschätzungen\n\n\n\n885_4_211008_KS_T3.xlsx - 15.10.21  |  Seite 1raderschallpartner ag\n                    landschaftsarchitekten bsla sia\n\nKostenschätzung, T3 Stadtplatz Süd\n885.4  Gest. öffentl. Raum Kloten; Stadtplatz Süd,Bahnhofstr., Marktgasse, 8302 Kloten  -  Kostenschätzung, T3 Stadtplatz Süd\n\nPos Bezeichnung BT-Nr eBKP-H Zwischentotal Total KV Prozent\n\nBKP Zusammenfassung\n\n1 Vorbereitungsarbeiten 350'000 8.3%\n4 Umgebung 2'600'200 61.4%\n5 Baunebenkosten 1'284'704 30.3%\n\nTotal Kostenschätzung, T3 Stadtplatz Süd  (inkl. MWSt) 4'234'904 100.0%\n\nMehrwertsteuer  (MWSt) 302'774\n\n\n\n885_4_211008_KS_T3.xlsx - 15.10.21  |  Seite 2raderschallpartner ag\n                    landschaftsarchitekten bsla sia\n\nPos Bezeichnung BT-Nr eBKP-H Zwischentotal Total KV Prozent\n\nBKP Zwischentotal\n\n11 Räumungen, Terrainvorbereitungen 190'000 4.5%\n12 Sicherungen, Provisorien 30'000 0.7%\n13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 130'000 3.1%\n42 Gartenanlagen 844'200 19.9%\n44 Installationen 492'500 11.6%\n45 Leitungen innerhalb Grundstück 96'500 2.3%\n46 Trassenbauten 1'167'000 27.6%\n51 Bewilligungen, Gebühren 10'500 0.2%\n52 Dokumentation und Präsentation 35'000 0.8%\n56 Übrige Baunebenkosten 5'250 0.1%\n57 Reserve 302'774 7.1%\n58 Rückstellungen und Reserven 189'000 4.5%\n59 Übergangskonten für Honorare 742'180 17.5%\n\nTotal Kostenschätzung, T3 Stadtplatz Süd 4'234'904\n\n\n\n885_4_211008_KS_T3.xlsx - 15.10.21  |  Seite 3raderschallpartner ag\n                    landschaftsarchitekten bsla sia\n\nPos Bezeichnung BT-Nr eBKP-H Zwischentotal Total KV Prozent\n\n1 Vorbereitungsarbeiten 350'000 8.3%\n\n11 Räumungen, Terrainvorbereitungen\n\n110  Räumungen, Terrainvorbereitungen\n\n110-01 Räumungen, Terrainvorbereitungen - T3, Stadtplatz Süd 190'000 4.5%\nA\n\n> Rodungen HE-01 B 6.1 8'000\nAbholzungen, Rodungen\n\nA\n\n> Abbrüche und Demontage HE-04 B 5.1 20'000\nFlächenabtrag\n\nA\n\n> Abbrüche und Demontage HE-07 B 5.1 133'000\nBeläge\n\nA\n\n> Abbrüche und Demontage HE-10 B 5.1 14'000\nRandabschlüsse\n\nA\n\n> Abbrüche und Demontage HE-16 B 5.1 15'000\nDiverses\n\n- SB, Strassenbau, Beläge\n\n12 Sicherungen, Provisorien\n\n120  Sicherungen, Provisorien\n\n120-01 Sicherungen, Provisorien - T3, Stadtplatz Süd 30'000 0.7%\nA\n\n> Provisorien PR-01 B 3 30'000\n\n- SB, Strassenbau, Beläge\n\n13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung\n\n\n\n885_4_211008_KS_T3.xlsx - 15.10.21  |  Seite 4raderschallpartner ag\n                    landschaftsarchitekten bsla sia\n\nPos Bezeichnung BT-Nr eBKP-H Zwischentotal Total KV Prozent\n\n130  Gemeinsame Baustelleneinrichtung\n\n130-01 Gemeinsame Baustelleneinrichtung - T3, Stadtplatz Süd 8'000 0.2%\nA\n\n> Baustelleneinrichtung BE-01 B 2 8'000\nBaustelleneinrichtung für Gärtnerarbeiten\n\n- GA, Gärtner\n\n130-02 Gemeinsame Baustelleneinrichtung - T3, Stadtplatz Süd 70'000 1.7%\nA\n\n> Baustelleneinrichtung BE-04 B 2 70'000\nBaustelleneinrichtung für Strassenbauarbeiten\n\n- SB, Strassenbau, Beläge\n\n130-03 Gemeinsame Baustelleneinrichtung - T3, Stadtplatz Süd 52'000 1.2%\nA\n\n> Baustelleneinrichtung BE-07 B 2 52'000\nBaustelleneinrichtung für Tiefbau\n\n- SB2, Strassenbau, Beläge\n\n1 Total  Vorbereitungsarbeiten 350'000 8.3%\n\n\n\n885_4_211008_KS_T3.xlsx - 15.10.21  |  Seite 5raderschallpartner ag\n                    landschaftsarchitekten bsla sia\n\nPos Bezeichnung BT-Nr eBKP-H Zwischentotal Total KV Prozent\n\n4 Umgebung 2'600'200 61.4%\n\n42 Gartenanlagen\n\n421  Gärtnerarbeiten\n\n421-01 Gärtnerarbeiten - T3, Stadtplatz Süd 119'200 2.8%\nA\n\n> Bepflanzung GF-01 I 3.3 78'200\nBaumgruben in Steinparkett\n\nA\n\n> Bepflanzung GF-03 I 3.3 41'000\nBaumgruben in Schotterrasen / Chaussierung\n\n- SB, Strassenbau, Beläge\n\n421-02 Gärtnerarbeiten - T3, Stadtplatz Süd 128'500 3.0%\nA\n\n> Vegetationsschicht GF-10 I 3.1 9'500\nPflanzflächen anlegen\n\nA\n\n> Bepflanzung GF-04 I 3.3 94'000\nPflanzenlieferung / Pflanzarbeit\n\nA\n\n> Bepflanzung GF-06 I 3.3 10'000\nUnterhaltsarbeiten während der Garantiefristen\n\nA\n\n> Bepflanzung GF-08 I 3.3 15'000\nAnpassungsarbeiten\n\n- GA, Gärtner\n\n423  Ausstattungen, Geräte\n\n423-01 Ausstattungen, Geräte - T3, Stadtplatz Süd 533'000 12.6%\nA\n\n> Ausstattungen, Geräte AG-01 I 7.1 185'000\nRössli-Brunnen\n\n\n\n885_4_211008_KS_T3.xlsx - 15.10.21  |  Seite 6raderschallpartner ag\n                    landschaftsarchitekten bsla sia\n\nPos Bezeichnung BT-Nr eBKP-H Zwischentotal Total KV Prozent\n\nA\n\n> Ausstattungen, Geräte AG-04 I 7.1 19'000\nSitzelement\n\nA\n\n> Ausstattungen, Geräte AG-05 I 7.1 53'000\nSitzstufen\n\nA\n\n> Ausstattungen, Geräte AG-06 I 7.1 11'000\nWC Anlage\n\nA\n\n> Ausstattungen, Geräte AG-07 I 7.1 61'500\nMöblierung\n\nA\n\n> Ausstattungen, Geräte AG-09 I 7.1 21'000\nPfosten\n\nA\n\n> Ausstattungen, Geräte AG-12 I 7.1 16'500\nAbsperrbügel\n\nA\n\n> Ausstattungen, Geräte AG-15 I 7.1 11'500\nPapierkorb\n\nA\n\n> Ausstattungen, Geräte AG-21 I 7.1 7'500\nDiverse Ausstattungen\n\nA\n\n> Ausstattungen, Geräte, Option AG-02 I 7.1 90'000\nWasserrinne\n\nA\n\n> Ausstattungen, Geräte Option AG-03 I 7.1 57'000\nWasserspielfeld\n\n- SB, Strassenbau, Beläge\n\n429 Baumpflege und Baumschutz\n\n429-01 Baumpflege und Baumschutz - T3, Stadtplatz Süd 63'500 1.5%\nA\n\n> Baumpflege und Baumschutz UE-35 I 5.2 63'500\nBaumpflege und Baumschutz\n\n- GA2, Gärtner\n\n\n\n885_4_211008_KS_T3.xlsx - 15.10.21  |  Seite 7raderschallpartner ag\n                    landschaftsarchitekten bsla sia\n\nPos Bezeichnung BT-Nr eBKP-H Zwischentotal Total KV Prozent\n\n44 Installationen\n\n443 Elektroanlagen\n\n443-01 Elektroanlagen, Leuchten - T3, Stadtplatz Süd 73'000 1.7%\nA\n\n> Elektroanlagen, Leuchten VE-39 B 4.2 46'500\nLeuchten\n\nA\n\n> Elektroanlagen, Leuchten Optional VE-40 B 4.2 26'500\nElektroanlagen, Leuchten Optional\n\n- LIP, Lichtplaner\n\n443-02 Elektroanlagen Kandelaber - T3, Stadtplatz Süd 182'000 4.3%\nA\n\n> Elektroanlagen, Kandelaber VE-43 B 4.2 182'000\nKandelaber\n\n- EL2, Elektro\n\n443-03 Elektroanlagen T3, Stadtplatz Süd 8'500 0.2%\nA\n\n> Elektroanlagen, Wasserelemente Optional VE-13 B 4.2 8'500\nElektroanlagen, Wasserelemente Optional\n\n- SI, Sanitäringenieur\n\n445 Sanitäranlagen\n\n445-01 Sanitäranlagen - T3, Stadtplatz Süd 229'000 5.4%\nA\n\n> Sanitäranlagen, Wasserelemente Optional VE-45 B 4.2 229'000\nSanitäranlagen, Wasserelemente Optional\n\n- SI, Sanitäringenieur\n\n45 Leitungen innerhalb Grundstück\n\n453 Elektroleitungen\n\n\n\n885_4_211008_KS_T3.xlsx - 15.10.21  |  Seite 8raderschallpartner ag\n                    landschaftsarchitekten bsla sia\n\nPos Bezeichnung BT-Nr eBKP-H Zwischentotal Total KV Prozent\n\n453-01 Elektroleitungen - T3, Stadtplatz Süd 73'500 1.7%\nA\n\n> Elektroleitung, Arbeit VE-21 B 4.2 14'100\nElektroleitung, Arbeit\n\nA\n\n> Elektroleitung, Arbeit VE-24 B 4.2 18'600\nElektroleitung, Arbeit\n\nA\n\n> Elektroleitung, Material VE-27 B 4.2 8'800\nElektroleitung, Material\n\nA\n\n> Elektroleitung, Material ibk VE-30 B 4.2 29'500\nElektroleitung, Material ibk\n\nA\n\n> Elektroleitung Fahrzeuge / Maschinen VE-33 B 4.2 1'500\nElektroleitung Fahrzeuge / Maschinen\n\nA\n\n> Elektroleitung Fahrzeuge / Maschinen ibk VE-36 B 4.2 1'000\nElektroleitung Fahrzeuge / Maschinen ibk\n\n- EL, Elektro\n\n455  Sanitärleitungen\n\n455-01 Sanitärleitungen - T3, Stadtplatz Süd 23'000 0.5%\nA\n\n> Wasserleitung VE-15 B 4.5 6'500\nAnschluss Stadtplatz\n\nA\n\n> Wasserleitung VE-16 B 4.5 9'000\nInstallationen Schacht und Brunnenanschluss\n\nA\n\n> Wasserleitung VE-17 B 4.5 3'500\nAnschluss Elektranden\n\nA\n\n> Wasserleitung VE-18 B 4.5 1'000\nAnschluss Hydrant\n\nA\n\n> Wasserleitung VE-19 B 4.5 1'000\nAnschluss WC\n\nA\n\n\n\n885_4_211008_KS_T3.xlsx - 15.10.21  |  Seite 9raderschallpartner ag\n                    landschaftsarchitekten bsla sia\n\nPos Bezeichnung BT-Nr eBKP-H Zwischentotal Total KV Prozent\n\n> Wasserleitung Option Wasserspiel VE-20 B 4.5 2'000\nInstallation Technikraum\n\n- SA, Sanitär\n\n46 Trassenbauten\n\n460  Trassenbauten in der Umgebung\n\n460-01 Kleinere Trassenbauten in der Umgebung - T3, Stadtplatz Süd 590'000 13.9%\nA\n\n> Fundationsschicht für Hartfläche HF-01 I 4.1 38'000\nFundationsschicht\n\nA\n\n> Abschlüsse für Hartflächen HF-13 I 4.2 43'500\nRandabschlüsse\n\nA\n\n> Hartflächenbelag HF-04 I 4.3 114'500\nAsphaltbeläge\n\nA\n\n> Hartflächenbelag HF-08 I 4.3 325'000\nNatursteinparkett dunkel (Mendiger Basaltlava)\n\nA\n\n> Hartflächenbelag HF-10 I 4.3 15'000\nNatursteinparkett mit Grünfugen, dunkel (Mendiger Basaltlava)\n\nA\n\n> Hartflächenbelag HF-11 I 4.3 19'000\nChaussierung / Schotterrasen\n\nA\n\n> Spezielle Schachtabdeckungen HF-23 I 4 35'000\nDeckel im Steinparkett\n\n- SB, Strassenbau, Beläge\n\n465 Werkleitungen und Kanalisationen\n\n465-01 Werkleitungen und Kanalisationen - T3, Stadtplatz Süd 577'000 13.6%\nA\n\n> Elektroleitung VE-01 B 4.2 55'500\nElektro\n\nA\n\n\n\n885_4_211008_KS_T3.xlsx - 15.10.21  |  Seite 10raderschallpartner ag\n                    landschaftsarchitekten bsla sia\n\nPos Bezeichnung BT-Nr eBKP-H Zwischentotal Total KV Prozent\n\n> Elektroleitung VE-02 B 4.2 19'000\nElektro (Schibli)\n\nA\n\n> Wasserleitung VE-03 B 4.5 34'500\nWasser\n\nA\n\n> Baumbewässerung VE-04 B 4.5 119'000\nBaumbewässerung\n\nA\n\n> Kanalisationsleitung VE-06 B 4.1 212'000\nKanalisation\n\nA\n\n> Beleuchtung VE-07 B 4.2 27'300\nBeleuchtung\n\nA\n\n> Swisscomleitung VE-08 B 4.3 4'700\nSwisscom\n\nA\n\n> Diverses VE-09 B 4.2 22'000\nDiverses\n\nA\n\n> Wasserspiel / Wasserrinne Option VE-05 B 4.5 83'000\nWasserspiel / Wasserrinne\n\n- SB2, Strassenbau, Beläge\n\n4 Total  Umgebung 2'600'200 61.4%\n\n\n\n885_4_211008_KS_T3.xlsx - 15.10.21  |  Seite 11raderschallpartner ag\n                    landschaftsarchitekten bsla sia\n\nPos Bezeichnung BT-Nr eBKP-H Zwischentotal Total KV Prozent\n\n5 Baunebenkosten 1'284'704 30.3%\n\n51 Bewilligungen, Gebühren\n\n511-01 Bewilligungen, Gebühren 3'500 0.1%\nA\n\n> Gebühren NE-01 W 1.2 3'500\nBewilligungen und Gebühren\n\n512-01 Anschlussgebühren 7'000 0.2%\nA\n\n> Gebühren NE-02 W 1.2 7'000\nAnschlussgebühren\n\n52 Dokumentation und Präsentation\n\n524-01 Vervielfältigungen, Plandokumente 35'000 0.8%\nA\n\n> Verfielfältigungen, Plankopien V 1 35'000\n5% vom Honorar\n\n56 Übrige Baunebenkosten\n\n566-01 Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung 5'250 0.1%\nA\n\n> Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung UE-01 W 4.1 5'250\nGrundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung\n\n57 Reserve\n\n570  Mehrwertsteuer (MWST)\n\n570-01 Mehrwertsteuer (MWSt) 75'609 1.8%\nA\n\n> Mehrwertsteuer (MWST) Z 1.1\n\n\n\n885_4_211008_KS_T3.xlsx - 15.10.21  |  Seite 12raderschallpartner ag\n                    landschaftsarchitekten bsla sia\n\nPos Bezeichnung BT-Nr eBKP-H Zwischentotal Total KV Prozent\n\n> Übriges, Rundung 75'609\n\n570-02 Mehrwertsteuer SB 117'979 2.8%\n\n- SB, Strassenbau, Beläge\n\n570-03 Mehrwertsteuer GA 10'511 0.2%\n\n- GA, Gärtner\n\n570-04 Mehrwertsteuer SA 1'771 0.0%\n\n- SA, Sanitär\n\n570-05 Mehrwertsteuer EL 5'660 0.1%\n\n- EL, Elektro\n\n570-06 Mehrwertsteuer LIP 5'621 0.1%\n\n- LIP, Lichtplaner\n\n570-07 Mehrwertsteuer EL2 14'014 0.3%\n\n- EL2, Elektro\n\n570-08 Mehrwertsteuer SB2 48'433 1.1%\n\n- SB2, Strassenbau, Beläge\n\n570-09 Mehrwertsteuer GA2 4'890 0.1%\n\n- GA2, Gärtner\n\n570-10 Mehrwertsteuer SI 18'288 0.4%\n\n- SI, Sanitäringenieur\n\n58 Rückstellungen und Reserven\n\n581-01 Rückstellungen für zu erwartende Kosten\nA\n\n\n\n885_4_211008_KS_T3.xlsx - 15.10.21  |  Seite 13raderschallpartner ag\n                    landschaftsarchitekten bsla sia\n\nPos Bezeichnung BT-Nr eBKP-H Zwischentotal Total KV Prozent\n\n> Rückstellungen für zu erwartende Kosten Y 1.1\n\n583-01 Reserven für Unvorhergesehenes 189'000 4.5%\nA\n\n> Reserven Y 1.1 189'000\nReserven (7% der Baukosten BKP 1 und 4)\n\n59 Übergangskonten für Honorare\n\n591 Landschaftsarchitekt\n\n591-01 Landschaftsarchitekt 382'550 9.0%\nA\n\n> Honorare UE-02 W 4.1 64'050\nLandschaftsarchitekt Phase 31\n\nA\n\n> Honorare UE-03 W 4.1 318'500\nLandschaftsarchitekt Phase 32 bis 5\n\n591-02  Landschaftsarchitekt - T3, Stadtplatz Süd 90'000 2.1%\nA\n\n> Honorare Option Wasserelement UE-12 W 4.1 90'000\nLandschaftsarchitekt Phase 32 bis 5\n\n592-01 Bauingenieur 159'250 3.8%\nA\n\n> Honorare UE-04 W 4.1 10'500\nBauingenieur Phase 31\n\nA\n\n> Honorare UE-05 W 4.1 148'750\nBauingenieur Phase 32 bis 5\n\n593-01 Elektroingenieur Werke 4'550 0.1%\nA\n\n> Honorare UE-06 W 4.1 1'750\nElektroingenieur Werke Phase 31\n\nA\n\n> Honorare UE-07 W 4.1 2'800\nElektroingenieur Werke Phase 32 bis 5\n\n\n\n885_4_211008_KS_T3.xlsx - 15.10.21  |  Seite 14raderschallpartner ag\n                    landschaftsarchitekten bsla sia\n\nPos Bezeichnung BT-Nr eBKP-H Zwischentotal Total KV Prozent\n\n594-01 Elektroingenieur 15'925 0.4%\nA\n\n> Honorare UE-08 W 4.1 1'575\nElektroingenieur Phase 31\n\nA\n\n> Honorare UE-09 W 4.1 14'350\nElektroingenieur Phase 32 bis 5\n\n595 Sanitäringenieur\n\n595-01 Sanitäringenieur 4'200 0.1%\nA\n\n> Honorare UE-10 W 4.1 1'400\nSanitäringenieur Phase 31\n\nA\n\n> Honorare UE-11 W 4.1 2'800\nSanitäringenieur Phase 32 bis 5\n\n595-02 Sanitäringenieur - T3, Stadtplatz Süd 34'500 0.8%\nA\n\n> Honorare Option Wasserelement UE-13 W 4.1 2'500\nSanitäringenieur Phase 31\n\nA\n\n> Honorare Option Wasserelement UE-14 W 4.1 32'000\nSanitäringenieur Phase 32 bis 5\n\n596 Honorare Spezialisten\n\n596-01 Spezialisten 51'205 1.2%\nA\n\n> Planung Spezialisten PK-14 V 1.4 51'205\nSpezialisten\n\n5 Total  Baunebenkosten 1'284'704 30.3%\n\n\n\n885_4_211008_KS_T4.xlsx - 15.10.21  |  Seite 1raderschallpartner ag\n                    landschaftsarchitekten bsla sia\n\nKostenschätzung, T4 Bahnhofstrasse\n885.4  Gest. öffentl. Raum Kloten; Stadtplatz Süd,Bahnhofstr., Marktgasse, 8302 Kloten  -  Kostenschätzung, T4 Bahnhofstrasse\n\nPos Bezeichnung BT-Nr eBKP-H Zwischentotal Total KV Prozent\n\nBKP Zusammenfassung\n\n1 Vorbereitungsarbeiten 165'000 12.0%\n4 Umgebung 744'900 54.1%\n5 Baunebenkosten 465'828 33.9%\n\nTotal Kostenschätzung, T4 Bahnhofstrasse  (inkl. MWSt) 1'375'728 100.0%\n\nMehrwertsteuer  (MWSt) 98'358\n\n\n\n885_4_211008_KS_T4.xlsx - 15.10.21  |  Seite 2raderschallpartner ag\n                    landschaftsarchitekten bsla sia\n\nPos Bezeichnung BT-Nr eBKP-H Zwischentotal Total KV Prozent\n\nBKP Zwischentotal\n\n11 Räumungen, Terrainvorbereitungen 79'000 5.7%\n12 Sicherungen, Provisorien 20'000 1.5%\n13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 66'000 4.8%\n42 Gartenanlagen 286'500 20.8%\n44 Installationen 60'500 4.4%\n45 Leitungen innerhalb Grundstück 43'500 3.2%\n46 Trassenbauten 354'400 25.8%\n51 Bewilligungen, Gebühren 4'500 0.3%\n52 Dokumentation und Präsentation 15'000 1.1%\n56 Übrige Baunebenkosten 2'250 0.2%\n57 Reserve 98'358 7.1%\n58 Rückstellungen und Reserven 81'000 5.9%\n59 Übergangskonten für Honorare 264'720 19.2%\n\nTotal Kostenschätzung, T4 Bahnhofstrasse 1'375'728\n\n\n\n885_4_211008_KS_T4.xlsx - 15.10.21  |  Seite 3raderschallpartner ag\n                    landschaftsarchitekten bsla sia\n\nPos Bezeichnung BT-Nr eBKP-H Zwischentotal Total KV Prozent\n\n1 Vorbereitungsarbeiten 165'000 12.0%\n\n11 Räumungen, Terrainvorbereitungen\n\n110  Räumungen, Terrainvorbereitungen\n\n110-01 Räumungen, Terrainvorbereitungen - T4, Bahnhofstrasse 79'000 5.7%\nA\n\n> Rodungen HE-02 B 6.1 1'000\nAbholzungen, Rodungen\n\nA\n\n> Abbrüche und Demontage HE-05 B 5.1 1'000\nFlächenabtrag\n\nA\n\n> Abbrüche und Demontage HE-08 B 5.1 64'000\nBeläge\n\nA\n\n> Abbrüche und Demontage HE-11 B 5.1 6'000\nRandabschlüsse\n\nA\n\n> Abbrüche und Demontage HE-17 B 5.1 7'000\nDiverses\n\n- SB, Strassenbau, Beläge\n\n12 Sicherungen, Provisorien\n\n120  Sicherungen, Provisorien\n\n120-01 Sicherungen, Provisorien - T4, Bahnhofstrasse 20'000 1.5%\nA\n\n> Provisorien PR-02 B 3 20'000\n\n- SB, Strassenbau, Beläge\n\n13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung\n\n\n\n885_4_211008_KS_T4.xlsx - 15.10.21  |  Seite 4raderschallpartner ag\n                    landschaftsarchitekten bsla sia\n\nPos Bezeichnung BT-Nr eBKP-H Zwischentotal Total KV Prozent\n\n130  Gemeinsame Baustelleneinrichtung\n\n130-01 Gemeinsame Baustelleneinrichtung - T4, Bahnhofstrasse 5'000 0.4%\nA\n\n> Baustelleneinrichtung BE-02 B 2 5'000\nBaustelleneinrichtung für Gärtnerarbeiten\n\n- GA, Gärtner\n\n130-02 Gemeinsame Baustelleneinrichtung - T4, Bahnhofstrasse 50'000 3.6%\nA\n\n> Baustelleneinrichtung BE-05 B 2 50'000\nBaustelleneinrichtung für Strassenbauarbeiten\n\n- SB, Strassenbau, Beläge\n\n130-03 Gemeinsame Baustelleneinrichtung - T4, Bahnhofstrasse 11'000 0.8%\nA\n\n> Baustelleneinrichtung BE-08 B 2 11'000\nBaustelleneinrichtung für Tiefbau\n\n- SB2, Strassenbau, Beläge\n\n1 Total  Vorbereitungsarbeiten 165'000 12.0%\n\n\n\n885_4_211008_KS_T4.xlsx - 15.10.21  |  Seite 5raderschallpartner ag\n                    landschaftsarchitekten bsla sia\n\nPos Bezeichnung BT-Nr eBKP-H Zwischentotal Total KV Prozent\n\n4 Umgebung 744'900 54.1%\n\n42 Gartenanlagen\n\n421  Gärtnerarbeiten\n\n421-01 Gärtnerarbeiten - T4, Bahnhofstrasse 161'000 11.7%\nA\n\n> Bepflanzung GF-02 I 3.3 161'000\nBaumgruben in Steinparkett\n\n- SB, Strassenbau, Beläge\n\n421-02 Gärtnerarbeiten - T4, Bahnhofstrasse 103'000 7.5%\nA\n\n> Vegetationsschicht GF-11 I 3.1 3'000\nPflanzflächen anlegen\n\nA\n\n> Bepflanzung GF-05 I 3.3 80'000\nPflanzenlieferung / Pflanzarbeit\n\nA\n\n> Bepflanzung GF-07 I 3.3 10'000\nUnterhaltsarbeiten während der Garantiefristen\n\nA\n\n> Bepflanzung GF-09 I 3.3 10'000\nAnpassungsarbeiten\n\n- GA, Gärtner\n\n423  Ausstattungen, Geräte\n\n423-01 Ausstattungen, Geräte - T4, Bahnhofstrasse 22'500 1.6%\nA\n\n> Ausstattungen, Geräte AG-08 I 7.1\nMöblierung\n\nA\n\n> Ausstattungen, Geräte AG-13 I 7.1 18'500\nAbsperrbügel\n\n\n\n885_4_211008_KS_T4.xlsx - 15.10.21  |  Seite 6raderschallpartner ag\n                    landschaftsarchitekten bsla sia\n\nPos Bezeichnung BT-Nr eBKP-H Zwischentotal Total KV Prozent\n\nA\n\n> Ausstattungen, Geräte AG-22 I 7.1 4'000\nDiverse Ausstattungen\n\n- SB, Strassenbau, Beläge\n\n44 Installationen\n\n443 Elektroanlagen\n\n443-01 Elektroanlagen, Leuchten - T4, Bahnhofstrasse 22'000 1.6%\nA\n\n> Elektroanlagen, Leuchten VE-41 B 4.2 22'000\nLeuchten\n\n- LIP, Lichtplaner\n\n443-02 Elektroanlagen Kandelaber - T4, Bahnhofstrasse 38'500 2.8%\nA\n\n> Elektroanlagen, Kandelaber VE-44 B 4.2 38'500\nKandelaber\n\n- EL2, Elektro\n\n45 Leitungen innerhalb Grundstück\n\n453 Elektroleitungen\n\n453-01 Elektroleitungen - T4, Bahnhofstrasse 43'500 3.2%\nA\n\n> Elektroleitung, Arbeit VE-22 B 4.2 8'000\nElektroleitung, Arbeit\n\nA\n\n> Elektroleitung, Arbeit VE-25 B 4.2 11'000\nElektroleitung, Arbeit\n\nA\n\n> Elektroleitung, Material VE-28 B 4.2 4'500\nElektroleitung, Material\n\nA\n\n> Elektroleitung, Material ibk VE-31 B 4.2 18'000\n\n\n\n885_4_211008_KS_T4.xlsx - 15.10.21  |  Seite 7raderschallpartner ag\n                    landschaftsarchitekten bsla sia\n\nPos Bezeichnung BT-Nr eBKP-H Zwischentotal Total KV Prozent\n\nElektroleitung, Material ibk\nA\n\n> Elektroleitung Fahrzeuge / Maschinen VE-34 B 4.2 1'500\nElektroleitung Fahrzeuge / Maschinen\n\nA\n\n> Elektroleitung Fahrzeuge / Maschinen ibk VE-37 B 4.2 500\nElektroleitung Fahrzeuge / Maschinen ibk\n\n- EL, Elektro\n\n46 Trassenbauten\n\n460  Trassenbauten in der Umgebung\n\n460-01 Kleinere Trassenbauten in der Umgebung - T4, Bahnhofstrasse 293'400 21.3%\nA\n\n> Fundationsschicht für Hartfläche HF-02 I 4.1 8'000\nFundationsschicht\n\nA\n\n> Abschlüsse für Hartflächen HF-14 I 4.2 20'000\nRandabschlüsse\n\nA\n\n> Hartflächenbelag HF-05 I 4.3 40'600\nAsphaltbeläge\n\nA\n\n> Hartflächenbelag HF-09 I 4.3\nNatursteinparkett dunkel (Mendiger Basaltlava)\n\nA\n\n> Hartflächenbelag HF-07 I 4.3 158'300\nNatursteinparkett hell (Cresciano Gneis)\n\nA\n\n> Hartflächenbelag HF-12 I 4.3 25'000\nPflästerung\n\nA\n\n> Spezielle Schachtabdeckungen HF-24 I 4 41'500\nDeckel im Steinparkett\n\n- SB, Strassenbau, Beläge\n\n465 Werkleitungen und Kanalisationen\n\n\n\n885_4_211008_KS_T4.xlsx - 15.10.21  |  Seite 8raderschallpartner ag\n                    landschaftsarchitekten bsla sia\n\nPos Bezeichnung BT-Nr eBKP-H Zwischentotal Total KV Prozent\n\n465-01 Werkleitungen und Kanalisationen - T4, Bahnhofstrasse 61'000 4.4%\nA\n\n> Baumbewässerung VE-10 B 4.5\nBaumbewässerung\n\nA\n\n> Kanalisationsleitung VE-11 B 4.1 55'000\nKanalisation\n\nA\n\n> Beleuchtung VE-12 B 4.2 6'000\nBeleuchtung\n\n- SB2, Strassenbau, Beläge\n\n4 Total  Umgebung 744'900 54.1%\n\n\n\n885_4_211008_KS_T4.xlsx - 15.10.21  |  Seite 9raderschallpartner ag\n                    landschaftsarchitekten bsla sia\n\nPos Bezeichnung BT-Nr eBKP-H Zwischentotal Total KV Prozent\n\n5 Baunebenkosten 465'828 33.9%\n\n51 Bewilligungen, Gebühren\n\n511-01 Bewilligungen, Gebühren 1'500 0.1%\nA\n\n> Gebühren NE-01 W 1.2 1'500\nBewilligungen und Gebühren\n\n512-01 Anschlussgebühren 3'000 0.2%\nA\n\n> Gebühren NE-02 W 1.2 3'000\nAnschlussgebühren\n\n52 Dokumentation und Präsentation\n\n524-01 Vervielfältigungen, Plandokumente 15'000 1.1%\nA\n\n> Verfielfältigungen, Plankopien V 1 15'000\n5% vom Honorar\n\n56 Übrige Baunebenkosten\n\n566-01 Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung 2'250 0.2%\nA\n\n> Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung UE-01 W 4.1 2'250\nGrundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung\n\n57 Reserve\n\n570  Mehrwertsteuer (MWST)\n\n570-01 Mehrwertsteuer (MWSt) 28'295 2.1%\nA\n\n> Mehrwertsteuer (MWST) Z 1.1\n\n\n\n885_4_211008_KS_T4.xlsx - 15.10.21  |  Seite 10raderschallpartner ag\n                    landschaftsarchitekten bsla sia\n\nPos Bezeichnung BT-Nr eBKP-H Zwischentotal Total KV Prozent\n\n> Übriges, Rundung 28'295\n\n570-02 Mehrwertsteuer SB 48'194 3.5%\n\n- SB, Strassenbau, Beläge\n\n570-03 Mehrwertsteuer GA 8'316 0.6%\n\n- GA, Gärtner\n\n570-04 Mehrwertsteuer SA\n\n- SA, Sanitär\n\n570-05 Mehrwertsteuer EL 3'350 0.2%\n\n- EL, Elektro\n\n570-06 Mehrwertsteuer LIP 1'694 0.1%\n\n- LIP, Lichtplaner\n\n570-07 Mehrwertsteuer EL2 2'965 0.2%\n\n- EL2, Elektro\n\n570-08 Mehrwertsteuer SB2 5'544 0.4%\n\n- SB2, Strassenbau, Beläge\n\n570-09 Mehrwertsteuer GA2\n\n- GA2, Gärtner\n\n570-10 Mehrwertsteuer SI\n\n- SI, Sanitäringenieur\n\n58 Rückstellungen und Reserven\n\n581-01 Rückstellungen für zu erwartende Kosten\nA\n\n\n\n885_4_211008_KS_T4.xlsx - 15.10.21  |  Seite 11raderschallpartner ag\n                    landschaftsarchitekten bsla sia\n\nPos Bezeichnung BT-Nr eBKP-H Zwischentotal Total KV Prozent\n\n> Rückstellungen für zu erwartende Kosten Y 1.1\n\n583-01 Reserven für Unvorhergesehenes 81'000 5.9%\nA\n\n> Reserven Y 1.1 81'000\nReserven (7% der Baukosten BKP 1 und 4)\n\n59 Übergangskonten für Honorare\n\n591-01 Landschaftsarchitekt 163'950 11.9%\nA\n\n> Honorare UE-02 W 4.1 27'450\nLandschaftsarchitekt Phase 31\n\nA\n\n> Honorare UE-03 W 4.1 136'500\nLandschaftsarchitekt Phase 32 bis 5\n\n592-01 Bauingenieur 68'250 5.0%\nA\n\n> Honorare UE-04 W 4.1 4'500\nBauingenieur Phase 31\n\nA\n\n> Honorare UE-05 W 4.1 63'750\nBauingenieur Phase 32 bis 5\n\n593-01 Elektroingenieur Werke 1'950 0.1%\nA\n\n> Honorare UE-06 W 4.1 750\nElektroingenieur Werke Phase 31\n\nA\n\n> Honorare UE-07 W 4.1 1'200\nElektroingenieur Werke Phase 32 bis 5\n\n594-01 Elektroingenieur 6'825 0.5%\nA\n\n> Honorare UE-08 W 4.1 675\nElektroingenieur Phase 31\n\nA\n\n> Honorare UE-09 W 4.1 6'150\nElektroingenieur Phase 32 bis 5\n\n\n\n885_4_211008_KS_T4.xlsx - 15.10.21  |  Seite 12raderschallpartner ag\n                    landschaftsarchitekten bsla sia\n\nPos Bezeichnung BT-Nr eBKP-H Zwischentotal Total KV Prozent\n\n595-01 Sanitäringenieur 1'800 0.1%\nA\n\n> Honorare UE-10 W 4.1 600\nSanitäringenieur Phase 31\n\nA\n\n> Honorare UE-11 W 4.1 1'200\nSanitäringenieur Phase 32 bis 5\n\n596 Honorare Spezialisten\n\n596-01 Spezialisten 21'945 1.6%\nA\n\n> Planung Spezialisten PK-14 V 1.4 21'945\nSpezialisten\n\n5 Total  Baunebenkosten 465'828 33.9%\n\n\n\n1\n\n2 3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n11\n12.1\n\n12.2\n\n13\n\n15\n\n14\n\n16\n\n17\n\n18\n\n19\n\n20\n\n21\n\n22\n\n23\n\n24\n\n25\n\nTo\nr\n\nUFC\n5m3\n\nUFC\n5m3\n\nHandlauf\n\nHandlauf\n\n8x(14/36)\n8x(14/36)\n\nHandlaufHandlauf\n\nBetonstufen \nhell/beige\n\n3x\n(17/30)\n\n2x\n(13/38)\n\n3x\n(1\n\n8/\n28\n\n)\n\nZw\nis\n\nch\nen\n\n-\npo\n\nde\nst\n\n 1\n%\n\nZw\nis\n\nch\nen\n\n-\npo\n\nde\nst\n\n 1\n%\n\n8x(14/36)\n\nTr\nep\n\npe\n, O\n\nrt\nbe\n\nto\nn\n\n15\nS x\n\n 1\n8,4\n\n7  x \n27\n\n  \n\n16S x  18.75  x 27  \n\n1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12\n\n13 14 15 16\n\n17 18 19 20\n\n21\n\n8.67  cm / 50.00  cm \n\n18.00 %\n3.00 % 15.00 %9.00 % 16.50 %\n\n14\nS \n\nx \n\n18\n.7\n\n1 \n x\n\n 2\n6 \n\n \n\n19S x  18.89  x 27  \n\n1\n2\n\n3\n4\n\n5 6\n\n17.00   cm \n/ 28.00  cm \n\n15\nS \n\nx \n18\n\n.4\n7 \n\n x\n 2\n\n7 \n \n\n1\n2\n\n3\n4\n\n5\n6\n\n7\n\n16S x  \n\n20  x 25  \n\n1234567891011121314151617181920\n\n21 22 23 24 25 26 271\n2\n\n3\n4 1\n\n2\n3\n\n16S x  18.75   x 27  \n\n1\n2\n\n3\n4\n\n5\n6\n\n1\n2\n3\n\n4\n5\n\n6\n7\n\n8\n9\n\n10\n11\n\nBah\nnh\n\nof\n\nPostgebäude\n\nLoorenweg\n\nKi\nrc\n\nhg\nas\n\nse\n\nLin\nde\n\nns\ntra\n\nss\ne\n\nK67\n\nBahnhofstrasse\n\nLi\nre\n\nnä\nch\n\ner\nw\n\neg\n\nObstgartenstrasse\n\nHo\nlb\n\ner\ngs\n\ntr\nas\n\nse\n\nSc\nha\n\nffh\nau\n\nse\nrs\n\ntr\nas\n\nse\n\nMarktgasse\n\nBeleuchtung\nBestand bleibt\n\nBlaue Promenade\n\nStadtplatz Vorzone   \nGeschäfte\n\nAu\nss\n\nen\nka\n\nnt\ne \n\nTi\nef\n\nga\nra\n\nge\n\nSitzbank\n\nTr\nep\n\npe\n\nAsphaltAsphalt\n\nKi\nrc\n\nhg\nas\n\nse\n\nSteinparkett, Granit hell\n\nSteinparkett, Basaltlava dunkel \n\nöffentliche \nToilette\n\nR\nin\n\nne\n\nR\nin\n\nne\n\nR\nin\n\nne\n\nBetonsteinpflästerung\n\nSchacht TG\n\nB+W\nB+W\n\n \n \n\nAbsperrpfosten\ndemontierbar\n\nSN\n\nB\n\nAbsperrpfosten\nnur Hülsen\n\nSN\n\nB\nB\n\nB\n\nAbfallkübel\n\nAbfallkübel\n\nAbfallkübel\n\nAbsperrpfosten\ndemontierbar\n\n3 Ruhehülsen\n\nB\net\n\non\nst\n\nei\nnp\n\nflä\nst\n\ner\nun\n\ng\nan\n\npa\nss\n\nen\nM\n\nIG\nRO\n\nS\n\nSQ\nU\n\nAR\nE\n\nPflanzfläche\n\nRasen\n\nba\nhn\n\nho\nfs\n\npl\nat\n\nz\n\nStadtparkett, Gneis\n\nTr\nom\n\npe\nte\n\nnb\nau\n\nm\n\nCa\nta\n\nlp\na \n\nbi\ngn\n\non\nio\n\nid\nes\n\nRössli-\nbrunnen\n\nSchotterrasen\n\nB ä c k e r e i / \nC a f e t e r i a \nF l e i s c h l i\n\nAhornreihe\n\nSchaffhauserstrasse\n\nLi\nre\n\nnä\nch\n\ner\nw\n\neg\n\nB+W, 3cm\n\nRN\n\nRN\n\nB+W\n\nB\n\nSN\n\nSN\n\nSN\n\nSN\n\nSN\n\nB+W\n\nB\n+W\n\nB\n+W\n\nB+W\n\nB+W\n\nSN\n\nSN\n\nSN\n\nSN\n\nSN\n\nRN+W\n\nRN+W\n\nB+W\n\nB+W\nB+W\n\nB+W\n\nSN\nSN\n\nSN\nSN\n\nSN\n\nGneis-Chaussierung\n\nStufen, Gneis\n\nSchnurbaum -\nStyphnolobium japonicum\n\nWasserspielfeld\n\nW\nas\n\nse\nrr\n\nin\nne\n\nB+W, 3cm\n\nRN\n\nRN\n\nB+W B\n\nRN\n\nSN8\n\nSN8\n\nR\nN\n\nSN\n8\n\nR\nN\n\nBaumscheiben nach Vorschlag\n\nLorenz Eugster\n\nBaumscheiben nach Vorschlag\n\nLorenz Eugster\n\nStadtplatz Süd\n\nVe\nrb\n\nin\ndu\n\nng\nss\n\ntr\nas\n\nse\n\nWeihnachtstanne \nbest.\n\nAsphalt\n\nWeisser Boulevard\n\nSmart-PP\n\nSN8  (10cm Anschlag)\n\nSmart-PP\n\nRollstuhl-PP\nRollstuhl-PP\n\nra\nde\n\nrs\nch\n\nal\nlp\n\nar\ntn\n\ner\n a\n\ng\nla\n\nnd\nsc\n\nha\nfts\n\nar\nch\n\nite\nkt\n\nen\n b\n\nsl\na \n\nsi\na\n\nIn\nde\n\nx\nR\n\nev\n.-\n\nD\nat\n\n.\nG\n\nez\n.\n\nEr\nst\n\nel\nld\n\nat\num\n\nbr\nue\n\nch\nst\n\nra\nss\n\ne \n12\n\n, p\nos\n\ntfa\nch\n\n 3\n10\n\n, c\nh-\n\n87\n06\n\n m\nei\n\nle\nn \n\n  t\nel\n\n +\n41\n\n 4\n4 \n\n92\n5 \n\n55\n 0\n\n0 \n  f\n\nax\n +\n\n41\n 4\n\n4 \n92\n\n5 \n55\n\n 0\n1 \n\n  i\nnf\n\no@\nra\n\nde\nrs\n\nch\nal\n\nl.c\nh \n\n  w\nw\n\nw\n.r\n\nad\ner\n\nsc\nha\n\nll.\nch\n\n   \n©\n\n r\n. r\n\nad\ner\n\nsc\nha\n\nll,\n\nFo\nrm\n\nat\nM\n\nas\nss\n\nta\nb\n\nB\nea\n\nrb\nei\n\nte\nr/\n\nin\nPh\n\nas\ne\n\nPl\nan\n\n-N\nr.\n\n20\n21\n\nD\nIN\n\n A\n3\n\n1:\n20\n\n0\n08\n\n85\n.4\n\n-G\n-1\n\n-1\n.1\n\nVo\nrp\n\nro\nje\n\nkt\n\n88\n5.\n\n4 \n- \n\nGe\nst\n\nal\ntu\n\nng\n ö\n\nff\nen\n\ntl\nic\n\nhe\nr \n\nR\nau\n\nm\n K\n\nlo\nte\n\nn;\n\nSt\nad\n\ntp\nla\n\ntz\n S\n\nüd\n, B\n\nah\nnh\n\nof\nst\n\nra\nss\n\ne\n, M\n\nar\nkt\n\nga\nss\n\ne\nG\n\nru\nnd\n\nri\nss\n\n  |\n  P\n\nrä\nse\n\nnt\nat\n\nio\nns\n\npl\nan\n\nVe\nrk\n\nle\nin\n\ner\nun\n\ng\n\n19\n.0\n\n3.\n21\n\ncw\n08\n\n.1\n0.\n\n21\ncw\n\nB\n\nN\n\n\n\n\n


parent_type: affair

format: application/pdf

text: \nSTADTKLOTEN\n\nPROTOKOLL STADTRAT KLOTEN\n\n22. August 2023 Beschluss 225-2023\n0.5.4 Parlamentarische Vorstösse\nDG-Status: öffentlich\n\nInterpellation; Thomas Schneider, SVP; Personalsituation, wie soll es mit der Schule Kloten weiter\ngehen? Antwort Stadtrat an Gemeinderat\n\nAusgangslage:\nThomas Schneider, SVP und Mitunterzeichnende haben am 15. Mai 2023 die folgende Interpellation eingereicht:\n\nWir haben mit Erschrecken die Fluktuationszahlen der Schule Kloten zur Kenntnis genommen. Wir stellen fest,\n\ndass diese so hoch ist wie noch nie. In den Erläuterungen wird daraufhingewiesen, dass dies dadurch begründet\n\nis dass die befristeten Anstellungen auslaufen. Das mag zwar einen Grund darstellen, ist aber bestimmt nicht\n\ndie abschliessende Begründung. Fakt is dass in Kloten jede 4te Lehrperson den Beruf wechselt und die Klasse\n\nauf das Schuahr 23/24 verlassen wird.\n\nWir erwarten vom Stadtrat und von der Schulbehörde Antworten auf die folgenden Fragen:\n\n• Wie begründet der Stadtrat die Fluktuation und damit meinen wir nicht eine erneute Nennung der\n\nZahlen unter der publizierten Grafik sondern eine weiterführende Begründung?\n\n• Welche konkreten Massnahmen wurden von der Schule Kloten getroffen, um die Fluktuation beim\n\nLehrpersonal zu beeinflussen und — damit verbunden — welche konkreten Massnahmen stecken\n\nhinter dem Projekt «Personal halten und gewinnen», welches als Lösungsansatz formuliert ist?\n\n• Welche gesetzlichen Möglichkeiten hat die Schule Kloten, Personal zu halten und zum Verbleib in\n\nKloten zu beeinflussen? Sind diese Möglichkeiten ausgeschöpft?\n\nIn den früheren Anfragen zu diesem Thema wurde auch immer wieder auf das in der Schule Kloten laufende\n\nProjekt FSL (Fokus starke Lernbeziehungen) eingegangen. Die Bildungsdirektion schreibt auf ihrer Webseite\n\nfolgendes: «Die Resultate zeigen au dass FSL die Schulorganisation vereinfacht einen Beitrag zur\n\nWeiterentwicklung des integrativen Unterrichts leistet und eine effizientere Zusammenarbeit ermöglicht. Die\n\nStärkung der Lernbeziehungen konnte hingegen nicht nachgewiesen werden. Deshalb beschloss der\n\nRegierungsra auf die flächendeckende Einführung des Modells zu verzichten. » Die Schule Kloten hat sich\n\nentschieden, trotz anderslautender Empfehlung an dem Projekt weiter festzuhalten.\n\nWir erwarten vom Stadtrat und von der Schulbehörde in diesem Zusammenhang Antworten auf die folgenden\n\nFragen:\n\n• Unter welchen Kriterien wurde entschieden, an dem Projekt festzuhalten trotz der anders lautendenden\n\nEmpfehlung der Bildungsdirektion?\n\n• Wie steht die Weiterführung des Schulversuchs in Zusammenhang mit der Fluktuation der Schule\n\nKloten?\n\nLaufnummer 8938 Protokoll Stadtrat Kloten Seite 1 von 11\nSignatur 2023.Kloten.442\n\n\n\n• Wie ist im Vergleich mit anderen an dem Versuch teilnehmenden Gemeinden die Fluktuation und wie\nsteht diese im Verhältnis mit allen anderen Gemeinden im KL Zürich und insbesondere der\nNachbargemeinden?\n\nDass durch Lehrpersonalwechsel innerhalb des Klassenzuges auch die Noten leiden und durch die\nBeibehaltung von Schulversuchen die Kosten für Betreuung steigen ist selbstredend da Ergänzungsunterricht\nund lntegrationsaufgaben zusehends an die Klassenlehrpersonen delegiert werden. So ist im FSL ausgeführl,\ndass auch DaZ (Deutsch als Zweitsprache) über die integrierte Schule unterrichtet wird. Im Bericht der\nBildungsdirektion wird festgehalten: ((Es zeigen sich bedeutsame Unterschiede in der Rechtschreibung\nzwischen FSL-Klassen und Vergleichsklassen: Schülerinnen und Schüler der Vergleichsklassen machen\nweniger Fehler als die Schülerinnen und Schüler in den FSL-Klassen, was vor allem auf das geringere\nLeistungsniveau der Schülerinnen und Schüler der Staffel 1 zurückzuführen ist, welche am längsten am\nSchulversuch teilnimmt». Aktuell ergibt sich dazu jetzt die Möglichkeit ebenfalls entsprechende Fragen zu\nstellen, welche den Zusammenhang zwischen Lehrerwechse Schulversuch und Schülerleistung und die damit\nverbundenen Kosten zeigen können.\n\nWir bitten daher den Stadtrat um folgende Antworten respektive Ergänzungen bestehender Unterlagen:\n\n• Wie haben sich die Kosten pro Kind in den letzten Jahren entwickelt und ist der Stadtrat in der Lage\nbasierend auf dem Beschluss 75-2016 vom 24. Mai 2016 den Berichtszeitraum auf Ende 2022 zu\nergänzen. Wenn nein, warum nicht und wie kann eine entsprechende Vergleichbarkeit über die letzten\nJahre im Hinblick auf die Kosten dargestellt werden?\n\n• Wie hat sich der Notenspiegel in den MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik)\nund den sprachlichen (Deutsch, Französisch, Englisch) Fächern im Berichtszeitraum oben (1999 bis\n2022) verändert?\n\n• Wie ist die Gymnasialquote in selbigem Berichtszeitraum und wie können allfällige Veränderungen\nbegründet werden?\n\n• Wie hat sich die Quote der Schulabgängerinnen und Abgänger entwickelt für die nach der\nobligatorischen Schule keine Lösung vorhanden ist?\n\n• Wie stehen die Schulabgängerinnen und Schulabgänger aus Kloten nach Einschätzungen der\nverantwortlichen Personen generell im Vergleich mit anderen Gemeinden da?\n\nWir danken dem Stadtrat der Schulbehörde und der Verwaltung für die Beantwortung der Fragen.\n\nMit dem Beschluss Nr. 72-2022/23 vom 06.07.2023 nahm die Schuipflege die Antwort auf die Interpellation Nr.\n8985 gemäss Erwägungen zuhanden des Stadtrats zur Kenntnis.\n\nErwägung:\n\n1. Weiterführende Begründung der Fluktuation per Ende Schuljahr 2023/24\n\nFragestellung: Wie begründet der Stadtrat die Fluktuation und damit meinen wir nicht eine erneute Nennung der\n\nZahlen unter der pubilzierten GrafiK sondern eine weiterführende Begründung?\n\nLaufnummer 8938 Protokoll Stadtrat Kloten Seite 2 von 11\nSignatur 2023.Kloten.442\n\n\n\nMit Schreiben vom 02.05.2023 wurde der Gemeinderat über das Monitoring des Lehrpersonals per 31.03.2023\ninformiert. Mit Stichtag 31.05.2023 wurde die Auswertung aktualisiert und zeigt folgendes Resultat:\n\nMonitoring Lehrpersonal Schuljahr 2022/23\n25.0%\n\n22.7%\n\n19.9%\n\nsso -. 14.0%\n\n100%\n\n201415 :215s 2C1 C!7/1 18/5 20221 2021/22\n\nGrrttft uswrtung •. :n urzh Mitarb. 0 : Sdiu Q Prrrjrr 0\n\nDurch den einheitlichen Kündigungstermin per 31. März sind die Kündigungen durch Mitarbeitende,\nKündigungen durch die Schule und Pensionierungen unverändert.\n\n1.1. Reduktion durch Weiterbeschäftigung von befristet angestellten Personen\nDer Wert von 9.3% von auslaufenden befristeten Anstellungen von Quereinsteigern, Personen ohne Lehrdiplom\nund Lehrpersonen in Ausbildung per 31.03.2023 sank bis zum 31.05.2023 auf 4.8%. Dies, da von den 34\nbefristeten Anstellungen per 31.03.202319 Personen im Schuljahr 2023/24 weiterbeschäftigt werden können.\n12 Personen durften aufgrund der gesetzlichen Vorgaben nicht mehr weiterbeschäftigt werden. 3 Personen mit\nbefristeten Anstellung sind ausgetreten.\n\n1.2. Auswertung der Kündigungen nach Kindergarten-, Primar- und Sekundarstufe\nDie 16.3 % Kündigungen von Mitarbeitenden mit einer unbefristeten Anstellung wurden — unabhängig der\neingereichten Interpellation — in Bezug auf die Funktion und Schulstufe analysiert. Da die Anzahl von\nLehrpersonen auf der Primarschule deutlich höher ist als auf der Kindergarten- oder Sekundarstufe, werden\ndiese prozentual verglichen. Die Kategorie “Lehrpersonen“ beinhaltet alle Klassen- und Fachlehrpersonen der\njeweiligen Stufe, während in der Kategorie “weitere Funktionen“ alle Fachpersonen Sonderpädagogik und die\nMusik- und Berufswahlschule abgebildet sind.\n\nLehrpersonen Lehrpersonen Lehrpersonen weitere\nKindergartenstufe Primarstufe Sekundarstufe Funkonen\n\nAnzahl Mitarbeitende,\nwelche in der Schule Kloten bleiben 47 141 53 72\nProzentanteil Mitarbeitende,\nwelche in der Schule Kloten bleiben 87.04% 84.43% 86.89% 87.80%\nAnzahl Mitarbeitende, welche die\nunbefristete Anstellung per 31.07.23 gekündigt haben 7 26 8 10\nProzentanteil Mitarbeitende, welche die\nunbefristete Anstellung per 31.07.23 gekündigt haben 12.96% 15.57% 13.11% 12.20%\n\nDer prozentuale Vergleich zeigt, dass die Kündigungen der unbefristeten Anstellungen per Ende Schuljahr\n\n2023/24 auf der Kindergarten-, und Sekundarstufe sowie derjenige der weiteren Funktionen mit bis zu 4 %-\nPunkten leicht tiefer als bei den Klassen- und Fachlehrpersonen auf der Primarstufe liegt.\n\nProtokoll Stadtrat Kloten Seite 3 von 11Laufnummer 8938\nSignatur• 2023.Kloten.442\n\n\n\n1.3. Auswertung der Kündigungsgründe\nIm laufenden Schuljahr 2022/23 wurde — im Zusammenhang mit dem Lehrkräftemangel und unabhängig der\neingereichten Interpellation — erstmals eine anonyme Online-Befragung zu den Austrittsgründen durchgeführt.\nDiese wurde in Zusammenarbeit mit der Coachingstelle erarbeitet.\n\nVon den 51 Mitarbeitenden, welche eine unbefristete Anstellung per Ende Schuljahr 2022/23 gekündigt haben,\nhaben 21 Mitarbeitende an der Online-Befragung teilgenommen (Zmax: 21). Entsprechend lassen sich nur\nbedingt repräsentative Aussagen ableiten.\n\nDie Frage “Wie stark (1=gar nicht 4=stark) haben die unten genannten Faktoren Ihre Entscheidung die Schule\nKloten zu verlassen mit beeinflusst?“ wurde beispielsweise wie folgt beantwortet:\n\n- Private Gründe (0: 2.63 Z: 19), wie z.B. Reisen, Auszeit oder Familienplanung, Umzug oder Chance\nfür berufliche Entwicklung oder Neuorientierung wurden von 11 Personen als starker Grund für ihre\nKündigung genannt. Die Auswertung der einzelnen Stufen zeigte keine markanten Unterschiede.\n\n- Schul- und Organisationsentwicklung (0: 2.21 Z: 19) wurde von 7 Personen als starker Grund für\nihre Kündigung genannt. Die Auswertung der einzelnen Stufen zeigte keine markanten Unterschiede.\nZusammenarbeit im Schulteam (0: 1.84 Z: 19) wurden von 5 Personen als starker Grund für ihre\nKündigung genannt. Die Auswertung der einzelnen Stufen zeigte, dass die Zusammenarbeit auf der\nKindergarten-, Unter- und Mittelstufe weniger stark als Grund bewertet wurde.\n\n- Anforderungen an den Lehrberuf (0: 1.89 Z: 19) wurden von 4 Personen als starker Grund für ihre\nKündigung genannt. Die Auswertung der einzelnen Stufen zeigte, dass die Anforderungen an den\nLehrberuf durch die Mittelstufe deutlich stärker als Grund für ihre Kündigung genannt wurden, als bei\nden anderen Stufen.\n\nAufgrund der geringen Anzahl von Lehrpersonen sind die Aussagen nicht repräsentativ. Trotzdem kann\nschlussgefolgert werden, dass für die teilnehmenden Lehrpersonen das Schulmodell FSL nur vereinzelt ein\nKündigungsgrund per Ende Schuljahr 2022/23 darstellte. Dies zeigt sich auch darin, dass in den\nEinzelkommentaren nur zwei Personen zum FSL Stellung nahmen. Dabei zeigen sich zwei unterschiedliche\nHaltung zum Schulmodell: “Das FSL System finde ich super‘ und “Vielleicht ist es Zeit, den FSL zu überdenken“.\n\n1.4. Vergleich mit anderen Gemeinden und Branchen\nFür einen Vergleich mit anderen Schulgemeinden wurden 9 Nachbarsgemeinden bzw. deren Schulverwaltungen\nangefragt. Drei meldeten zurück, dass keine Auswertung erstellt wird. Die Gemeinde Embrach meldete eine\nAustrittsquote (Kündigung von unbefristeten Anstellungen) von 10 % zurück. Von den restlichen 5\nNachbarsgemeinden erfolgte keine Rückmeldung. Im Zürcher Unterländer vom 13.06.2023 wurde für\nBachenbülach eine Austrittsquote von 33% bei Lehrpersonen gemeldet.\n\nDamit stehen im Schulbereich praktisch keine Vergleichswerte zur Verfügung. Allgemein steigt aber in vielen\nBranchen die Fluktuation. Beispielsweise publizierte die Migros-Gruppe, dass im Jahr 2022 die Bruttofluktuation\nauf 20.0% gestiegen ist (2021: 16.9%). Aus den Medien bekannt ist auch die steigende Fluktuation von\nverschiedenen Spital- und Pflegeeinrichtungen.\n\n1.5. Rekrutierung und Personalmonitoring für Start ins Schuljahr 2023/24\nDie Schulen Kloten haben im Hinblick auf den Schuljahresstart im August 2023 mit viel Engagement — wie\nbeispielsweise die Teilnahme der Schule Kloten an der kantonalen Stellenmesse — versucht, möglichst\ngeeignete und qualifizierte Lehrpersonen zu rekrutieren. Dabei konnte die grosse Mehrheit der vakanten Stellen\n\nLaufnummer 8938 Protokoll Stadtrat Kloten Seite 4 von 11\nSignatur 2023.Kloten.442\n\n\n\nbesetzt werden. Mit Stichtag 31.07.2023 waren noch 10 Stellen zwischen 5 und 27 Wochenlektionen bzw. rund\n4.9 STW ausgeschrieben. Das heisst, 2.6 % der Stellen insgesamt waren per 31.07.2023 noch vakant\n\nTrotz anspruchsvollen Rahmenbedingungen durch den Fachkräftemangel konnten bis Stichtag 31.07.2023\ninsgesamt 80 neue Lehr- und Fachpersonen angestellt werden; inklusive 18 Musiklehrpersonen der Musikschule\nOpfikon. Davon verfügen drei Viertel der rekrutierten Person über eine entsprechende Qualifikation bzw. finden\nsich in der entsprechenden berufsbegleitenden Aus- und Weiterbildung. 17 Personen wurden als Personen ohne\nLehrdiplom angestellt.\n\nAllgemein kann zur Rekrutierung von neuen Lehrpersonen festgehalten werden, dass sich das Schulmodell FSL\nfür die Schule Kloten als Standortvorteil erweist. Dies, da für Junglehrpersonen und Quereinsteiger das Modell\nmit zwei Lehrpersonen und Teamteachinglektionen an einer Klasse attraktiv ist. Auch können Personen ohne\nLehrdiplom im Teamteaching einfacher an die Aufgaben einer Lehrperson herangeführt werden.\n\n2. Massnahmen und Möglichkeiten der Schulen Kloten\n\nFragestellungen:\n• Welche konkreten Massnahmen wurden von der Schule Kloten getroffen, um die Fluktuation beim\n\nLehrpersonal zu beeinflussen und — damit verbunden — welche konkreten Massnahmen stecken\nhinter dem Projekt «Personal halten und gewinnen», welches als Lösungsansatz formuliert ist?\n\n• Welche gesetzlichen Möglichkeiten hat die Schule Kloten, Personal zu halten und zum Verbleib in\nKloten zu beeinflussen? Sind diese Möglichkeiten ausgeschöpft?\n\nAus Sicht der Schuipflege und des Stadtrats zeigt die vertiefte Auswertung in Kapitel 1, dass die Fluktuation\nsehr ernst genommen wird und die Austrittsgründe analysiert werden. Mit dem SPF-Beschluss 6-2022/23 vom\n29.09.2022 wurden folgende Legislaturziele für das Themenfeld «Personal halten und gewinnen» formuliert und\nerste Massnahmen im Rahmen der Organisations- und Schulentwicklung umgesetzt:\n\nZielsetzungen gemäss SPF-Beschkiss6-2022/23 Beispiele von Massnahmen im Schuljahr 2022-23\n\n-\n\nDie Schule Kloten wird als professionelle\nOrganisation mit schlanker Administration\nwahrgenommen. Alle Unterrichtenden werden in\nder Ausübung des Berufs im Rahmen der\nkantonalen Vorgaben und der damit verbundenen\nAus- und Weiterbildung unterstützt.\n\n- Überarbeitung des Sonderpädagogischen\nKonzeptes zur Klärung der Aufgaben,\nKompetenzen und Zuständigkeiten und den damit\nverbundenen Prozessen bis Ende 2023\n\n- Anpassung der Umsetzung des Berufsauftrags auf\ndie kantonalen Vorgaben\n\n- Vergabe Gesamt-Schulsoftware im Februar mit Ein-\nund Überführung von August 2023 bis Ende 2024\n\n- Einführung von Personalvertretungen pro Schulen,\nDurchführung von Austrittsbefragung und\nOptimierung der Einführung von neuen\nMitarbeitenden\n\nProtokoll Stadtrat Kloten Seite 5 von 11\n\nDie Schulen pflegen und vertiefen ihre - Jährliche Standortbestimmung in standardisierter\nindividuelle Identität/Spirit im Rahmen der Form zur Überprüfung der Schulentwicklung\nübergeordneten Vision, Vorgaben und Ziele. - Weiterführung der Teamentwicklungsanlässe\n\n- regelmässige Überprüfung der Zusammenarbeit im\nSchulteam_und_der_Schulführung\n\nLaufnummer 8938\nSignatur• 2023.Kloten.442\n\n\n\nDie interne und externe Kommunikation ist - Einführung einer “Kommunikations-Lehrperson“ (im\nzeitnah, transparent und zeigt die Identität, Rahmen des Berufsauftrags), um die Schule in der\ngelebte Innovation und die positive Zusammen- externen Kommunikation zu unterstützen\narbeitskultur der Schulen. - Teilnahme der Schule Kloten an der kantonalen\n\nStellenmesse\n- Start als Kooperationsschule der PHZH für das\n\nGewinnen von neuen Lehrpersonen.\n\nWeitere Massnahmen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Stellenplanung werden fortlaufend geprüft.\n\n3. Massnahmen und Möglichkeiten der Schulen Kloten\n\nFragestellung: Welche gesetzlichen Möglichkeiten hat die Schule Kloten, Personal zu halten und zum Verbleib\nin Kloten zu beeinflussen? Sind diese Möglichkeiten ausgeschöpft?\n\nKernanliegen aus Sicht der Schulpflege ist, dass für die anspruchsvolle Aufgabe als Lehrperson, soweit auf\nkantonaler und kommunaler Ebene möglich, genügend Stellen und Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.\n\nKeinen Einfluss hat die Schule Kloten auf die kantonalen Anstellungsbedingungen: Die Vollzeiteinheiten im\nStellenplan für Schulleitung, Klassen- und lF-Lehrpersonen werden durch den Kanton aufgrund der\nSchülerzahlen vorgegeben. Ebenso das Lohnangebot und dessen Entwicklung.\n\nIm Rahmen ihrer Finanzkompetenz hat die Schulpflege — entgegen der Leistungsüberprüfung der letzten zwei\nJahre - mit Beschluss 24-2022/23 und Beschluss 26-2022/23 die Stellenplanung für das Schuljahr 2023/24\nerhöht. Dies beinhaltet eine Erhöhung der Sonderschulkosten, der Heilpädagogen auf Primar- und\nSekundarstufe, der Therapien und den Pilot für den Einsatz von Klassenassistenzen.\n\nMit dem Budget / lnvestitionsrechnung 2024 sollen weitere kommunalen Massnahmen beantragt werden:\n\n- Der erfolgreiche Pilot für Klassenassistenzen soll erhöht werden. Damit können Lehrpersonen bei\nschwiegen Situationen rasch und niederschwellig unterstützt werden.\n\n- Die Ein- und Überführung der neuen Schulsoftware soll durch befristete Stellen in der Verwaltung und\nin den Schulen (PICTS) unterstützt werden.\n\n- Alle Mitarbeitenden sollen mit einem persönlichen Laptop ausgerüstet werden und die technische IT\nInfrastruktur für den Unterricht weiter punktuell optimiert werden.\n\n- Analog zum Verwaltungspersonal sollen die Teamentwicklung, die vergünstige ÖV-Nutzung und die\nMöglichkeiten der Aus- und Weiterbildung die Attraktivität der Schule Kloten als Arbeitgeber steigern.\n\nNicht mit Budget beantragt, aber eine noch nicht genutzte kantonale Massnahme ist die Erhöhung des\nZuweisungsfaktors für “Deutsch als Zweitsprache“ (DaZ):\n\n- Auf der Kindergartenstufe kann dieser von 0.6 auf 0.75 WL pro Schüler*in erhöht werden, was zu +1.4\n\nStellen führen würde. Die wiederkehrenden Kosten von rund Fr. 140000.00 liegen in der Kompetenz\ndesGR.\n\n- Auf der Primarstufe kann der Zuweisungsfaktor von 0.5 auf 0.75 WL pro Schüler*in erhöht werden, was\n\nzu +3.4 Stellen und wiederkehrenden Kosten von Fr. 340‘OOO.OO führen würde. Die Erhöhung bedingt\n\nLaufnummer 8938 Protokoll Stadtrat Kloten Seite 6 von 11\nSignatur 2023.Kloten.442\n\n\n\neine Volksabstimmung; eine Erhöhung von 0.5 auf 0.6 WL pro Schüler*in führt zu wiederkehrenden\nKosten von rund Fr. 140000.00 und läge in der Kompetenz des GR.\n\nMit der genannten Erhöhung könnte die Standortattraktivität für die Lehrpersonen, da mehr Teamteaching\nLektionen zur Verfügung stünden, gefördert werden. Damit kann die Qualität des Unterrichts für Schülerinnen\nund Schüler der Kindergarten- und Primarstufe weiter verbessert werden.\n\n4. Entscheid Weiterführung Schulmodell “Fokus starke Lernbeziehungen“ (FSL)\n\nFragestellungen\n• Unter welchen Kriterien wurde entschieden, an dem Projekt festzuhalten trotz der anders\n\nlautendenden Empfehlung der Bildungsdirektion?\n• Wie steht die Weiterführung des Schulversuchs in Zusammenhang mit der Fluktuation der Schule\n\nKloten?\n• Wie ist im Vergleich mit anderen an dem Versuch teilnehmenden Gemeinden die Fluktuation und wie\n\nsteht diese im Verhältnis mit allen anderen Gemeinden im Kt. Zürich und insbesondere der\nNachbargemeinden?\n\nMit dem Regierungsratsbeschluss (RRB Nr. 112/2021,) vom 03.02.2021 wurde die flächendeckende Einführung\ndes Schulversuchs nicht empfohlen. Den teilnehmenden Schulen des Schulversuchs wurde nach dessen Ende\nab Schuljahr 2022/2023 explizit die Möglichkeit der Weiterführung des Schulmodells FSL ermöglicht. Bei einer\nWeiterführung gelten die bestehenden Vorgaben der Verlängerung des Schulversuchs FSL (RRB Nr. 156/2017).\n\nDies bedeutet, dass bei einem Ausstieg die Vorgaben des ordentlichen kantonalen “Fachlehrpersonen-Modells“\neingehalten werden müssen; in welchen die integrative Förderung (IF) mit ausgebildeten Schulischen\nHeilpädagog*innen sowie der DaZ-Aufbauunterricht mit ausgebildeten DaZ-Lehrpersonen zu erfolgen hat. Die\ndurch den Kanton zur Verfügung gestellten personellen und finanziellen Mittel sind bei der Weiterführung wie\nauch beim einem Ausstieg identisch.\n\n4.1. Hauptgründe für Weiterführungsentscheid durch die Schuipflege\nIm Frühjahr 2021 wurden sowohl die “Weiterführung des Schulmodells FSL“ als auch der Wechsel ins\n“Fachlehrpersonen-ModeII“ analysiert. Aus folgenden Hauptgründen entschied die Schulpflege mit Beschluss\n44-2020/21 am 17.06.2021 die “Weiterführung des Schulmodells FSL“:\n\n- Kein Rückbau der Schul- und Unterrichtsentwicklung: Die bishege, grundsätzlich erfolgreiche und\nauf FSL ausgerichtete Schulentwicklung auf das Fachlehrpersonen-Modell und die darin enthaltene\nRollenteilung zwischen Klassen- und Fachlehrperson müsste neu ausgechtet werden. Insbesondere\nwurde mit gleichem Regierungsratsbeschluss (RRB Nr. 112/2021) das Nachfolgeprojekt “Mitteleinsatz\nflexibler gestalten“ (ME flex) lanciert. Das Projekt strebt an, dass die vorhandenen Mittel unter\nBerücksichtigung der kommunalen Schulqualität flexibler genutzt, ihre personellen und sozialen\nGegebenheiten besser zu berücksichtigen und ihre pädagogische Schulführung gezielter und\nnachhaltiger gestaltet werden können. Das Schulmodell FSL bietet — insbesondere nach\nProjektabschluss — bereits viele Möglichkeiten in dieser kantonal angestrebten Richtung.\n\n- Stabilität in der Personalentwicklung: Durch den Modell-Wechsel müssten rund 23 VZE der\naktuellen Klassenlehrpersonen durch ausgebildete Fachlehrpersonen ersetzt werden. Für die\nbetroffenen Klassenlehrpersonen bedeutet dies, dass sie entweder im Rahmen einer Übergangsfrist\ndie entsprechende Weiterbildung an einer pädagogischen Hochschule absolvieren oder durch eine\n\nLaufnummer 8938 ProtokoN Stadtrat Kloten Seite 7 von 11\nSignatur 2023.Kloten.442\n\n\n\nexterne Fachlehrperson ersetzt werden müssten. Es ist wahrscheinlich, dass damit auch gut\nharmonierende Klassen- und Stufenteams auseinandergerissen würden und dadurch die\nSchulentwicklung um mehrere Schuljahre zurückgeworfen würde.\n\n- Unterstützung durch Mehrheit der Lehrpersonen: Im September 2020 wurden die\nKlassenlehrpersonen zu ihrer Haltung zum Schulversuch bzw. Schulmodell FSL befragt. Die Frage\n“Möchtest du weiter im pädagogischen Setting wie FSL arbeiten?“ wurde mit einem Durchschnitt von\n7.8 Punkten (maximal 10 Punkte) beantwortet.\n\n4.2. Einschätzung von weiteren Schulen mit Schulmodell FSL\nDas Schulmodell FSL wird im Schuljahr 2022/23 unter anderen in den Schulen der Gemeinden Neftenbach,\nSchlieren und Zürich weitergeführt. Die Rückmeldungen der aufgrund der Interpellation durchgeführten\nBefragung kann wie folgt zusammengefasst werden:\n\nEin Zusammenhang zwischen der Fluktuation und dem Schulmodel “Fokus starke Lernbeziehung“ wird nicht\nerkannt. Stattdessen besteht der Eindruck, dass die Fluktuation u.a. gerade wegen FSL leicht tiefer liegt, als in\nherkömmlichen Regelschulen (wegen geteilter Klassenverantwortung).\nDie Erfahrungen mit FSL hängt stark von der Tandem-Zusammenarbeit ab. Die Tandem-Zusammenarbeit läuft\ngeschätzt in ca. 60% der Klassenteams sehr gut, in 30% der Fälle ist sie noch verbesserungsfähig, in ca. 10%\nder Tandems führt sie zu Herausforderung. Letztere 10% führen zu einer tieferen Unterrichtsqualität, sind für\ndie Schulführung und das Klassenteam anspruchsvoll und führen oft zu Austritten. Ansonsten ist das FSL-Modell\nbei den Lehrpersonen nach wie vor sehr beliebt.\n\n5. Entwicklung der Bildungskosten\n\nFragestellungen:\n• Wie haben sich die Kosten pro Kind in den letzten Jahren entwickelt und ist der Stadtrat in der Lage\n\nbasierend auf dem Beschluss 75-2016 vom 24. Mai 2016 den Berichtszeitraum auf Ende 2022 zu\nergänzen.\n\n• Wenn nein, warum nicht und wie kann eine entsprechende Vergleichbarkeit über die letzten Jahre im\nHinblick auf die Kosten dargestellt werden?\n\nDer Beschluss 75-2016 vom 23. Mai 2016 zeigt, dass die damalige Detaillierung nur mit sehr grossem Aufwand\nerhoben werden kann und wenig Aussagkraft hat. Dies insbesondere, da die Personalkosten als grösster\nKostenträger in den Primar- und Sekundarschule kantonal gesteuert werden.\n\nDie Schulpflege und der Stadtrat sind der Meinung, dass die finanzielle Steuerung der Schulen über den\njährlichen und ordentlichen Budget- und Rechnungslegungsprozess genügend ist. Damit besteht jeweils auch\nein Vergleich zu den Vorjahren.\n\n6. Entwicklung Notenspiegel\n\nFragestellung: Wie hat sich der Notenspiegel in den MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und\nTechnik) und den sprachlichen (Deutsch, Französisch, Englisch) Fächern im Berichtszeitraum oben (1999 bis\n2022) verändert?\n\nLaufnummer 8938 Protokoll Stadtrat Kloten Seite 8 von 11\nSignatur 2023.Kloten.442\n\n\n\nFür die geforderte Auswertung des Notenspiegels steht aus Sicht der Schuipflege der Aufwand und Ertrag in\nkeinem vernünftigen Verhältnis.\n\nDer Hauptgrund ist, dass eine Auswertung der Notenspiegel sich auf die jeweils subjektive Beurteilung der\nLehrperson bezieht. Dabei stützt sich diese in der Regel auf die Lernziele der Klasse, auf den Lehrplan und die\nBeurteilung aus den kantonalen Vorgaben. Diese ist aber jeweils eine “Moment-Aufnahme“ pro Semester und\nlässt keine Rückschlüsse auf die Entwicklung des Unterrichts in den letzten 20 Jahren in den Schulen Klotens\nzu.\n\nAuch wäre eine solche Auswertung technisch und inhaltlich (soweit möglich) fundiert nur durch eine kostspielige,\nexterne Analyse machbar.\n\n7. Entwicklung Gymnasialquote\n\nFragestellung: Wie ist die Gymnasialquote in selbigem Berichtszeitraum und wie können alifällige\nVeränderungen begründet werden?\n\nDas Langgymnasium schliesst an die 6. Klasse der Primarschule an und dauert 6 Jahre. In der folgenden Tabelle\nsind die Übertritte Schuljahre 2017/18 bis 2022/23 mit der Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler (SuS) der\n6. Klasse verglichen:\n\n2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23\n\nSuS in 6. Klasse 142 170 155 190 168 192\n\nÜbertrittinLangzeitGymnasium 13 11 20 12 18 14\n\nAnteil in Prozent 9% 6% 13% 6% 11% 7%I\n\nDas Kurzgymnasium schliesst an die 2. oder die 3. Klasse der Sekundarschule oder die 2. Klasse des\nLanggymnasiums an und dauert 4 Jahre. Zu den Übertritten Kurzgymnasium wird keine separate Statistik\ngeführt. Stattdessen kann die Gesamtzahl der SuS in der Sekundarstufe mit der Gesamtzahl der SuS im\nLangzeit- oder Kurzzeitgymnasium verglichen werden:\n\n2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23\n\nSuSin Sekundarstufe 454 447 428 426 461 471\n\nSuSinGymnasium 36 42 47 45 48 39\n\nAnteil in Prozent 7.9% 9.4% 11.0% 10.6% 10.4% 8.3%\n\nDie Auswertung zeigt, dass je nach Jahrgang zwar Schwankungen bestehen, aber über die Zeit keine deutliche\n\nVeränderung einer steigenden oder sinkenden Gymnasialquote beobachtet werden kann.\n\nDie Nutzung der Gymnasialquote als Indikator für die Schulqualität greift aber aus Sicht der Schulpflege und\n\ndes Stadtrats zu kurz. Beispielsweise kam Dr. Strahm im Buch “Die Akademisierungsfalle“ (hep, 2014) zum\n\nSchluss, dass eine hohe Gymnasialquote nicht primär ein Qualitätsmerkmal, sondern ein primär ein Abbild der\n\nBevölkerungszusammensetzung bezüglich Bildung und Finanzkraft sei.\n\nLaufnummer 8938 Protokoll Stadtrat Kloten Seite 9 von 11\nSignatur 2023.Kloten.442\n\n\n\n8. Entwicklung Übertritte nach Abschluss der obligatorischen Volkschule\n\nFragestellungen:\n• Wie hat sich die Quote der Schulabgängerinnen und Abgänger entwickelt für die nach der\n\nobligatorischen Schule keine Lösung vorhanden ist?\n• Wie stehen die Schulabgängerinnen und Schulabgänger aus Kloten nach Einschätzungen der\n\nverantwortlichen Personen generell im Vergleich mit anderen Gemeinden da?\n\nDie Schule Kloten wertet die Übertritte nach Abschluss der Sekundarstufe seit der Einführung des\nBerufswahlcoachs im Schuljahr 2020/2 1 aus:\n\n2O2Oj21‘2ØZ/\nAnteil Lehrvertrag und Anschlusslösung extern in % 77% 81% 81%\n\nAnteil BWS in % 21% 19% 17%\n\nAnteil ohne Anschlusslösung 1% 0% 2%\n\nPer Ende Schuljahr 2022/23 verfügten 80% der 3. Sekundar-Schülerinnen und —schüler (3. Sek SuS) über einen\nLehrvertrag oder eine externe Anschlusslösung (Gymnasium, Mittelschule, Praktikum); 17% der 3. Sek SuS\nbzw. 21 SuS waren für die Berufswahlschule Kloten (BWS) angemeldet und für 2% bzw. 2 SuS bestand per\n30.06.2023 noch keine Anschlussiösung.\n\nEin Vergleich mit anderen Gemeinden zu den Übertritten nach Abschluss der Sekundarstufe ist nur\neingeschränkt möglich, da keine der angefragten Nachbarsgemeinden eine Auswertung zurückgemeldet hat.\nIm Gemeinderatsbeschluss 40-2023 zur definitiven Einführung des Berufswahlcoachs konnte aber aufgezeigt\nwerden, dass in den letzten Jahren der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Anmeldung für die\nBerufswahlschule im Vergleich mit Opfikon reduziert werden konnte. Die obige Auswertung der Übertritte zeigt\nzudem, dass der Anteil von Schülennen und Schüler ohne Anschlusslösung sich auf wenige Einzelfälle pro\nJahr beschränkt.\n\nBasierend auf dieser positiven Entwicklung ziehen die Schulpflege und der Stadtrat grundsätzlich ein positives\nFazit. Wobei die Berufswahl im Rahmen der Schulentwicklung weiterhin ein zentrales Thema bleibt.\n\nBeschluss:\n\n1. Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat den folgenden Beschluss:\n\n1.1. Die Antwort des Stadtrats betreffend die Interpellation “Personalsituation, wie soll es mit der Schule\nKloten weitergehen?“ wird zur Kenntnis genommen und die Interpellation stillschweigend\nabgeschrieben.\n\nMitteilung an:\n• Gemeinderat\n• Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission\n• Bereichsleitung Bildung und Kind\n\nLaufnummer 8938 Protokoll Stadtrat Kloten Seite 10 von 11\nSignatur 2023.Kloten.442\n\n\n\nFür Rückfragen ist zuständig: Andreas Tinner Bereichsleiter B+K\n\nKLOTEN\n\ns\n\nT omas Peter\nVerwaltungsdirektor\n\nVersandt: 23 Aug. 2023\n\nProtokoll Stadtrat Kloten Seite 11 von 11\n\nPräsident\n\nLaufnummer 8938\nSignatur• 2023.Kloten.442\n\n\n


text: \n \n\n \n\n \n\n \n \n \n\n \n17. November 2014 � \nB3.3 Gemeinderat // B3.3.3 Parlamentsbetrieb, Büro, Kommissionen \n  \nMotion Tina Kasper, Ausgabenstopp Ausseneisfeld; Rückweisung \n\n \nMit Datum vom 4. November 2014 reichte GR Tina Kasper und 11 Mitunterzeichnende eine Motion mit \nfolgendem Wortlaut ein: \n \n„Der Stadtrat wird beauftragt, alle geplanten Ausgaben, welche im Zusammenhang mit der Überdachung des \nAusseneisfeldes stehen, per sofort einzustellen und keine weiteren diesbezüglichen Ausgaben mehr zu \nbewilligen.  \n \nAm 29. Januar 2008 hat der Stadtrat beschlossen, Fr. 2‘000‘000 in der Investitionsplanung 2008-2012 für eine \nÜberdachung des Ausseneisfeldes einzurechnen. Im Voranschlag 2008 waren dafür bereits Fr. 500‘000 \nbudgetiert. Für den Ideenwettbewerb wurden Fr. 55‘000 aufgewendet. Weiter  wurde für dieses Vorhaben am \n1. Juli 2014 erneut Fr. 70‘000 für ein Projektierungskredit gesprochen in welchem unter anderem \nMöglichkeiten für eine Überdachung des Ausseneisfeldes geprüft werden sollen. Für das 1. Quartal 2015 wird \nin diesem Zusammenhang Fr. 500‘000 in der Investitionsrechnung aufgeführt.  \nDie angespannte finanzielle Lage der Stadt Kloten erlaubt es zurzeit nicht solche Projekte weiterzuverfolgen.  \nIm Zentrum der Investitionen sollen nur dringende und notwendige Ausgaben stehen. Eine Überdachung des \nAusseneisfeldes soll erst wieder geprüft werden, wenn der Haushalt der Stadt Kloten insofern stabil ist, dass \nsolche Investitionen das Budget nicht weiter belasten und keinen Beitrag dazu leisten, dass dafür \nSteuererhöhungen notwendig sind. Dringende Sanierungsmassnahmen, welche im Rahmen dieses Kredites \nenthalten sind, sollen jedoch vorgenommen werden. Es dürfen keine unnötigen Risiken mit einer \nAufschiebung solcher Sanierungen eingegangen werden.“ \n\n \nGemäss Geschäftsreglement des Gemeinderates Kloten, Art. 59 kann mit einer Motion dem Stadtrat der \nAuftrag erteilt werden, „den Entwurf eines Beschlusses über eine Angelegenheit, die in den Aufgabenbereich \nder Gemeinde fällt, vorzulegen, insbesondere für Erlass, Änderung oder Aufhebung eines Beschlusses“. \n \nDie Motion gehört zu den sogenannt „besonderen parlamentarischen Instrumenten“, welche einerseits dem \nZweck der Aufsicht über Behörden und Verwaltung (kleine Anfrage und Interpellation) und andererseits dem \nZweck der Anregung neuer Tätigkeiten dienen (Postulat und Motion). Diesen besonderen parlamentarischen \nInstrumenten sind aber auch rechtliche Grenzen gesetzt und sie dürfen nicht zur unkontrollierten Einmischung \nin die Verwaltungstätigkeit bzw. in den Kompetenzbereich der Exekutivbehörde missbraucht werden. Aus \nGründen der Gewaltenteilung sind Angelegenheiten, welche in die Kompetenz der Exekutivbehörden fallen, \nausgeschlossen (H.R. Thalmann, Kommentar zum Zürcher Gemeindegesetz, 3. Auflage 2000, N.5.2.1. zu \n§105). Bereits aus diesem Grund ist die obenstehende Motion als unzulässig zu bewerten. \n \nEin weiterer Unzulässigkeitsgrund ergibt sich aus dem Antragsrecht der Exekutivbehörden. Unzulässig sind \ndeshalb Motionen, welche den Behörden verbieten wollen, bestimmte Projekte an die Hand zu nehmen, denn \nsie beschneiden damit das Antragsrecht dieser Behörden und verletzen damit das Gewaltenteilungsprinzip \nebenfalls (Thalmann, N.5.2.2. zu § 105).  \n \n\nPROTOKOLL RATSLEITUNG GEMEINDERAT KLOTEN \n\n\n\n \n\nLaufnummer � 2664 Protokoll Ratsleitung Kloten Seite 2 von 2 \n\nSignatur � \n\nAufgrund der vorstehenden Erwägungen ist die eingereichte Motion in doppelter Hinsicht unzulässig, da sie \ndem Stadtrat explizit verbieten will, in einem bestimmten Projekt weiterhin tätig zu sein bzw. weitere Ausgaben \nfür die Projektierung zu bewilligen. \n \nDie Ratsleitung hat im Rahmen ihrer Prüfungspflicht, gemäss Art. 5 lit. c des Geschäftsreglements GR, die \nMotion als unzulässig befunden. \n \n \n \nBeschluss: \n\n \n1. Die Ratsleitung ist nicht bereit, die Motion entgegenzunehmen bzw. weiterzuleiten.  \n\nSie wird deshalb im Rat nicht weiter behandelt. \n \n \nMitteilungen an: \n\n� Motionärin Tina Kasper, Reutlenring 6, 8302 Kloten \n� Alle Gemeinderäte (Mail) \n� Alle Stadträte (Mail) \n� Alle Bereichsleiter (Axiomaüberweisung) \n \n \n \n \nFür getreuen Auszug: \nPetra Wicht \nRatssekretärin \n\n\n


name: GR-Beschluss 59-2020 vom 06.10.2020 mit Unterschrift; Coaching Mitarbeitende Bereich Bildung+Kind

text: \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


text: \nSTÄDTKLOTEN\n\nPROTOKOLL GEMEINDERAT KLOTEN\n\n4. Juni 2019• Beschluss Nr. 24-2019 Wahl der Ratsleitung; 13. Legislatur 2018 bis 2022; Amtsjahr 2019/2020\n0.5.1 Versammlungen / Sitzungen\n\nRatsleitung Gemeinderat\n\nDas Wahlprozedere für alle Wahlen wird von der amtierenden Ratspräsidentin erläutert: Zuerst wird der\nRatspräsident, dann der 1. und danach der 2. Vizepräsident gewählt. Jeweils im ersten Wahlgang ist das\nabsolute Mehr, das heisst die massgebenden Stimmen durch 2 plus 1, notwendig. Sollte es zu einem zweiten\nWahlgang kommen, zählt die Stimmenmehrheit.\n\nGeheime Wahl des Ratspräsidierenden für das Amtsjahr 201912020\n\nIm Namen der Interfraktionellen Konferenz (IFK) schlägt deren Präsident, Christoph Fischbach, den bisherigen\nerste Vizepräsident Hein Brändli, EVP, zur Wahl zum Ratspräsident vor.\n\nDer Wahlvorschlag wird nicht vermehrt.\n\nDie Stirn menzählenden stellen die Anwesenheit von 28 Ratsmitgliedern fest.\n\nWahlergebnis\n\nAusgeteilte Wahlzettel 28\n\nEingegangene Wahlzettel 28\n\n- leere Wahlzettel 2\n\n- ungültige Wahlzettel 1\n\nZahl der massgebenden Stimmen 25\n\nabsolutes Mehr 13\n\nStimmen erhalten:\n\nHein Brändli 25\n\nVereinzelte 0\n\nGewählt zum neuen Gemeinderatspräsidenten ist mit 25 Stimmen: Hein Brändli, EVP. Maja Hiltebrand\ngratuliert ihm herzlich zur Wahl und fragt ihn, ob er die Wahl annimmt. Hein Brändli nimmt die Wahl an.\n\nGeheime Wahl der 1. Vizepräsidentin I des 1. Vizepräsidenten für das Amtsjahr 201912020\n\nIm Namen der Interfraktionellen Konferenz (IFK) schlägt deren Präsident, Christoph Fischbach, den bisherigen\n2. Vizepräsident, Oliver Streuli, SVP zur Wahl zum 1. Vizepräsident vor.\n\nDer Wahlvorschlag wird nicht vermehrt.\n\nDie Stimmenzählenden stellen die Anwesenheit von 28 Ratsmitgliedern fest.\n\nLaufnummer 2664 Protokoll Gemeinderat Kloten Seite 1 von 2\nSignatur\n\n\n\nWahlergebnis\n\nAusgeteilte Wahlzettel 28\n\nEingegangene Wahlzettel 28\n\n- leere Wahlzettel 3\n\n- ungültige Wahlzettel 1\n\nZahl der massgebenden Stimmen 24\n\nabsolutes Mehr 13\n\nStimmen erhalten:\n\nOliver Streuli 23\n\nVereinzelte 1\n\nGewählt zum neuen 1. Vizepräsident ist mit 23 Stimmen: Oliver Streuli, SVP. Hein Brändli gratuliert ihm\nherzlich zur Wahl und fragt ihn, ob er die Wahl annimmt. Oliver Streuli nimmt die Wahl an.\n\nGeheime Wahl der 2. Vizepräsidentin I des 2. Vizepräsidenten für das Amtsjahr 201912020\n\nIm Namen der Interfraktionellen Konferenz (IFK) schlägt deren Präsident, Christoph Fischbach, Irene\nFrischknecht, FDP, zur Wahl zur 2. Vizepräsidentin vor.\n\nDer Wahlvorschlag wird nicht vermehrt.\n\nDie Stimmenzählenden stellen die Anwesenheit von 28 Ratsmitgliedern fest.\n\nWahlergebnis\n\nAusgeteilte Wahlzettel 28\n\nEingegangene Wahlzettel 28\n\n- leere Wahlzettel 3\n\n- ungültige Wahlzettel 2\n\nZahl der massgebenden Stimmen 23\n\nabsolutes Mehr 12\n\nStimmen erhalten:\n\nIrene Frischknecht 23\n\nVereinzelte 0\n\nGewählt zur neuen 2. Vizepräsidentin mit 23 Stimmen: Irene Frischknecht, FDP. Hein Brändli gratuliert ihr\nherzlich zur Wahl und fragt sie, ob sie die Wahl annimmt. Irene Frischknecht nimmt die Wahl an.\n\nFür getreuen Auszug:\n\nVersandt - 6. Juni 2019\n\nSimon Keller\nRatssekretär\n\nLaufnummer 2664 Protokoll Gemeinderat Kloten Seite 2 von 2\nSignatur\n\n\n