parent_type: meeting

name: Traktandum 8 Jugendbefragung Postulat Gruene Fraktion und Mitunterzeichnende P2506 /Traktandum 8 Antrag

category_de: Dokumente Traktanden

category_harmonized: document

format: application/pdf

text: \n \n\n1 von 2 \n\nAntrag Parlament 10.06.2025\n\n \n\nParlamentsbeschluss Nr.  \nLaufnummer CMI 7720 \nRegistraturplan 0-1-8 \nGeschäft Jugendbefragung - Postulat Grüne Fraktion und Mitunterzeichnende \n\n(P2506) \nRessort Bildung \nProtokollauszug • Abteilung Bau \n\n• Abteilung Bildung, Kultur und Sport \nBeilage • Originalvorstoss \n\n \n\nAusgangslage \n\n \nAm 21.01.2025 haben die Grüne Fraktion und Mitunterzeichnende ein Postulat mit folgendem Inhalt \neingereicht:  \nJugendbefragung \nWir alle wollen unsere Gemeinde zu einem attraktiven Lebensraum machen, wo man sich wohlfühlt und \nder sich nachhaltig entwickelt. Als vielfältige Gemeinde mit städtischen und ländlichen Elementen ist das \neine grosse Aufgabe. Um diese Herausforderung erfolgreich zu bewerkstelligen, müssen wir die Interes-\nsen und Bedürfnisse der Bevölkerung und insbesondere der jungen Generation kennen. Wir möchten, \ndass ein aktuelles Stimmungsbild der Kinder und Jugendlichen der Gemeinde Münsingen erhoben wird. \nZiel ist es, herauszufinden, welche Faktoren zum Wohlbefinden beitragen und was verbessert werden \nkönnte, sowie welche Ideen für die Entwicklung von Münsingen bestehen. Ein guter Partner für diese \nErhebung ist die Kinder- und Jugendfachstelle Aaretal, welche kürzlich eine Jugendbefragung in \nWichtrach gemacht hat. Die Resultate sollen in geeigneter Form kommuniziert werden. \n \n\nSachverhalt \n\n \nDie erklärte Absicht des Postulats ist grundsätzlich unbestritten. Es soll geklärt werden, wie Münsingen \nzum attraktiven Lebensraum gemacht werden kann und welche Ideen für die nachhaltige (räumliche) \nEntwicklung von Münsingen bestehen. Die Hauptfragen resp. die gewünschten Antworten betreffen also \ndie Schaffung von attraktivem Lebensraum und die nachhaltige raumplanerische Entwicklung von \nMünsingen. \n \nEntsprechende Grundlagen sind bereits in allen raumplanerischen Instrumenten der Gemeinde Münsin-\ngen enthalten, ebenfalls im Leitbild der Gemeinde. An der nationalen Gesundheitskonferenz vom \n30.01.2025 in Bern war das Beispiel Münsingen Inhalt eines Workshops. Ebenfalls ist am 08.02.2024 ein \nBeitrag in der Zeitschrift Schweizer Gemeinde erschienen, wo es um das Thema ging «wenn Raumpla-\nnung die Gesundheit fördert, ein Besuch in Münsingen». \n \nIm Rahmen der OPR Münsingen 2030 wurde am 21.08.2018 ein Schülerworkshop durchgeführt. Die Fra-\ngestellungen waren vergleichbar mit dem Anliegen des Postulats. Als generelles Fazit aus dem Schüler-\nworkshop wurde folgendes festgestellt: «Die Ansichten, wie sich Münsingen zu entwickeln hat, scheinen \nbei ihrer Jugend nicht so anders zu sein als bei ihrer älteren Generation - die Chancen stehen also gut, \ngemeinsam Münsingen gestalten zu können.». \n\n\n\n \n\n2 von 2 \n\nBei konkreten Themen oder Projekten der Abteilung Bau gehören partizipative Verfahren immer dazu. \nDarin können sich alle Teile der Bevölkerung, auch die Jugend, beteiligen. Auch beim geplanten Sportan-\nlagen- und Freizeitkonzept wird die Partizipation eine Rolle spielen. In diesem Zusammenhang kann auch \ngeprüft werden, ob entsprechende Fragestellungen aufgenommen werden können. Damit können Dop-\npelspurigkeiten oder Doppelbefragungen vermieden werden. Gewisse diesbezügliche Bedürfnisse sind \njedoch bereits bekannt aus einer internen Abschlussarbeit einer Mitarbeitenden für ein CAS.  \n \nAus Sicht des Gemeinderates ist eine gewisse Zurückhaltung geboten bei einer unspezifischen Erhebung \ndes Stimmungsbildes. Die Frage, welche Faktoren zum Wohlbefinden beitragen, wurde in vielen Studien \nbereits gestellt und beantwortet. Es gibt sehr viel einschlägige Literatur zu diesem Thema, auch auf die \nJugend bezogen. Ebenfalls werden regelmässige Jugendbefragungen, zum Beispiel von www.radix.ch o-\nder auch die eidgenössischen Jugendbefragungen www.chx.ch durchgeführt. Münsingen dürfte nicht \n«besonders» oder «anders» sein als andere Städte oder Gemeinden. Aus Sicht des Gemeinderates wird \nnicht erwartet, dass aus einer Befragung wesentliche neue Erkenntnisse generiert würden. Aus diesem \nGrund beantragt der Gemeinderat das Postulat als nicht erheblich zu erklären. \n \n\nAntrag Gemeinderat \n\n \nDer Gemeinderat beantragt dem Parlament folgenden \n \n\nBeschluss: \nDas Postulat «Jugendbefragung» der Grünen Fraktion und Mitunterzeichnenden (P2506) wird nicht \nerheblich erklärt. \n\n \n \n \nFür die Richtigkeit: \n \n \nThomas Krebs \nSekretär i.V. \n\n   \n\n \n\nhttp://www.radix.ch/\nhttp://www.chx.ch/\n\n


name: Traktandum 5 Projekt Neubau Gemeindehaus Muensingen Nachkredit/Traktandum 5.6 Neubau Gemeindehaus Nachkredit PPP Infoanlass

text: \nInformationsanlass Parlament vom 13. Mai 2025\n\n1Abteilung Bau\n\n\n\nInformationsanlass Parlament vom 13. Mai 2025\n\n2\n\nNeubau Gemeindehaus Münsingen – Stand der Arbeiten\n\nAbteilung Bau\n\n• Rückblick Projektentwicklung\n\n• Projektorganisation\n\n• Eindrücke/Visualisierungen\n\n• Nachkredit\n\n• Weiteres Vorgehen\n\n\n\nInformationsanlass Parlament vom 13. Mai 2025\n\n3\n\nRückblick\n\nAbteilung Bau\n\n• Volksabstimmung 28.11.2021 mit Verpflichtungskredit CHF 19.3 Millionen\n\n• Wettbewerbsverfahren mit Siegerprojekt «Unter einem Dach» im Frühling \n2023\n\n• Start Vorprojekt inkl. Konstitution Steuerungsausschuss, Projektteam, \nAuswahl Fachplaner im Sommer 2023\n\n• Schärfen Pflichtenheft, interne Bedürfnisse, künftige Arbeitsorganisation\n\n• Parallel Erarbeitung UeO Gemeindehaus\n\n\n\n4Abteilung Bau\n\nProjektorganisation\nGemeinderat\n\nSteuerungsausschuss\nStefanie Feller, Gemeinderätin (Leitung)\n\nBeat Moser, Gemeindepräsident\nMartin Niederberger, Leiter Abteilung Bau\n\nLukas Tschirren, Projektleiter\n\nProjektkommunikation\nKarin Däppen, Präsidiales\n\nBauherrenunterstützung\nEmch + Berger\n\nProjektadministration\nDésirée Brenzikofer, Bau\n\nGesamtprojektleitung\nLukas Tschirren, PL Liegenschaften\nAndreas Spring, PL Liegenschaften\n\nBegleitgruppe extern\n\nZukünftige Nutzung und Betrieb\nBarbara Werthmüller, Stv. Esther Mäusli,\n\nBegleitgruppe intern\n(IT, Archiv, Schalter, Büroorganisation, ...)\n\nProjekt Bau\nGesamtleitung Zenklusen Pfeiffer Architekten AG\n\nChange Management\nGeschäftsleitung\n\nUmwelt- und \nLiegenschaftskommission\n\nBauingenieur Bauphysik & \nMinergie\n\nHLKSArchitekt\n\nSpezialisten\nBaumanagement, \n\nLandschaft, \nBrandschutz, \nAkustik, etc.\n\nE/GA\n\nInformationsanlass Parlament vom 13.05.2025\n\nSNBS\n\n\n\nInformationsanlass Parlament vom 13. Mai 2025\n\n5Abteilung Präsidiales und Sicherheit\n\nZugang Bahnhofplatz\nReferenzbild, Änderungen im weiteren Projektverlauf sind möglich.\n\n\n\nInformationsanlass Parlament vom 13. Mai 2025\n\n6Abteilung Bau\n\nSeite Kreuzweg - Zugang 1. OG \nReferenzbild, Änderungen im weiteren Projektverlauf sind möglich.\n\n\n\n7\n\nUmgebung Seite Migros\n\nSeite \nBahnhofplatz\n\n\n\n8\n\nUG\n\n- Einstellhalle\n- Technikraum\n- Hauswartraum\n\n\n\n9\n\nEG\n\n- Empfangshalle\n- Welcome-Desk\n- Büros Präsidiales \n\n& IT\n- Sitzungszimmer\n- Velo-Raum\n- Garderoben\n- Lager\n- Archiv\n\n\n\nInformationsanlass Parlament vom 13. Mai 2025\n\n10\n\nEingangshalle\n\nAbteilung BauReferenzbild, Änderungen im weiteren Projektverlauf sind möglich.\n\nEingangshalle\nReferenzbild, Änderungen im weiteren Projektverlauf sind möglich.\n\n\n\nInformationsanlass Parlament vom 13. Mai 2025\n\n11\n\nSitzungszimmer\n\nAbteilung Bau\n\nSitzungszimmer EG\nReferenzbild, Änderungen im weiteren Projektverlauf sind möglich.\n\nSitzungszimmer EG\nReferenzbild, Änderungen im weiteren Projektverlauf sind möglich.\n\n\n\n12\n\n1. OG\n\n- Personaleingang\n- Büros Bau\n- Cafeteria & Loggia\n- Office Cafeteria\n- Sitzungszimmer\n- Galerie\n\n\n\nInformationsanlass Parlament vom 13. Mai 2025\n\n13Abteilung Bau\n\nSitzungszimmer EG\nReferenzbild, Änderungen im weiteren Projektverlauf sind möglich.\n\nBürogeschosse\nReferenzbild, Änderungen im weiteren Projektverlauf sind möglich.\n\n\n\nInformationsanlass Parlament vom 13. Mai 2025\n\n14\n\nOffener Cafeteria-Bereich\n\nAbteilung Bau\n\nSitzungszimmer EG\nReferenzbild, Änderungen im weiteren Projektverlauf sind möglich.\n\nCafeteria\nReferenzbild, Änderungen im weiteren Projektverlauf sind möglich.\n\n\n\nInformationsanlass Parlament vom 13. Mai 2025\n\n15\n\nLoggia neben Cafeteria-Bereich\n\nAbteilung Bau\n\nSitzungszimmer EG\nReferenzbild, Änderungen im weiteren Projektverlauf sind möglich.\n\nLoggia der Cafeteria \nReferenzbild, Änderungen im weiteren Projektverlauf sind möglich.\n\n\n\n16\n\n2. OG\n\n- Büros & Schalter\nSozialdienst\n\n- Sitzungszimmer\n- Fokus-Boxen\n- Galerie\n\n\n\n17\n\n3. OG\n\n- Büros Finanzen,\nSteuern, BIK, AHV\n\n- Sitzungszimmer\n- Fokus-Boxen\n- Galerie\n\n\n\n18\n\n4. OG\n\n- Flächen für\nDrittnutzung / \nVermietung \n(Rohbau)\n\n\n\n19\n\nSchnitt Ost-West\n\nUG: Einstellhalle\n\nEG: Präsidiales, IT, Welcome Desk\n\n2. OG: Soziales & Gesellschaft\n\n3. OG: Finanzen, \nBKS\n\n4. OG: Drittmieter\n\n1. OG: Bau, CafeteriaCafeteria\n\n\n\nInformationsanlass Parlament vom 13. Mai 2025\n\n20\n\nHerleitung Verpflichtungskredit Volksabstimmung 2021\n\nAbteilung Bau\n\n• Mengengerüst aufgrund Arbeitsplätze 2020 \n\n• Flächenbedarf unter Berücksichtigung reduzierter Anzahl Arbeitsplätze \n(Desk-Sharing)\n\n• Kostenrechnung mit Kennwerten \n\n• Schätzwerte für Abbrüche, Sicherungen, Baunebenkosten, Umgebung\n\n• Genauigkeit ± 25 %\n\n\n\nInformationsanlass Parlament vom 13. Mai 2025\n\n21\n\nEntwicklung nach Wettbewerb\n\nAbteilung Bau\n\n• Ausarbeitung Vorprojekt (bis Oktober 2024)\n\n• Bauteuerung/Anhebung MWST bis Ende Vorprojekt (Oktober 2024) \n\n• Beschluss ASK- und GR-Beschluss, dass Bauprojekt als Grundlage für \nNachkredit ausgearbeitet werden soll\n\n• Ausarbeitung Bauprojekt (Oktober 24 bis April 25)\n\n\n\nInformationsanlass Parlament vom 13. Mai 2025\n\n22\n\nProjektkonkretisierungen mit Kostenfolge\n\nAbteilung Bau\n\n• Baugrube/Sicherungen\n\n• Geländeanpassungen und Abschlüsse gegenüber Nachbarn\n\n• Umgebungsgestaltung, insb. Einhalten Vorschriften zur \nRegenwasserversickerung\n\n• Erhöhung Dachgeschoss (bessere Nutzbarkeit)\n\n• Heizung 100 % erneuerbar\n\n\n\nInformationsanlass Parlament vom 13. Mai 2025\n\n23\n\nBeispiele Massnahmen zur Kosteneinsparung\nin CHF\n\nAbteilung Bau\n\n• Verkleinerung Büroraster auf 5.4 m x 5.4 m - 1’600’000\n\n• Optimierung Elektro + PV-Anlage -300’000\n\n• Reduktion Innenausstattung -200’000\n\n• Optimierung Brandschutzkonzept -150’000\n\n• Materialwahl Fenster - 100’000\n\n• Anz. Dachfenster und Anp. Dachkonstruktion - 50’000\n\n• Reduktion Personenlift - 50’000\n\n• Summe - 2’450’000\n\n\n\nInformationsanlass Parlament vom 13. Mai 2025\n\n15\n\n20\n\n25\n\n30\n\nVerpflichtungskredit Zwischenstand\nVorprojekt\n\nAbschluss\nVorprojekt\n\nBauprojekt\n\n[M\nio\n\n. C\nH\n\nF]\n\nKostenungenauigkeit Erwartete Kosten\n\n24\n\nKostenentwicklung beeinflussbare Kosten: \n\nreine Projektkosten\n\nAbteilung Bau\n\n19.31 Mio.\n\n+ CHF 222’000\n\n\n\nInformationsanlass Parlament vom 13. Mai 2025\n\n25\n\nNicht beeinflussbare Kosten:\n\nAbteilung Bau\n\nTeuerung + Erhöhung MWST:\n\n+ 17.31 %\n\n+ CHF 3’343’000\n\n\n\nInformationsanlass Parlament vom 13. Mai 2025\n\n26\n\nKostenentwicklung inkl. Bauteuerung \n\nAbteilung Bau\n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\n30\n\nVerpflichtungskredit Zwischenstand\nVorprojekt\n\nAbschluss\nVorprojekt\n\nBauprojekt\n\n[M\nio\n\n. C\nH\n\nF]\n\nKostenungenauigkeit Erwartete Kosten\n\n19.31 Mio.\n\n\n\nInformationsanlass Parlament vom 13. Mai 2025\n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\n30\n\n35\n\nVerpflichtungskredit Zwischenstand\nVorprojekt\n\nAbschluss Vorprojekt Bauprojekt\n\n[M\nio\n\n. C\nH\n\nF]\n\nKostenungenauigkeit Teuerung Kosten inkl. Teuerung\n\n27\n\nKostenentwicklung inkl. Bauteuerung \n\nAbteilung Bau\n\nTeuerung + Erhöhung MWST\n+ 17.31 %\n\n= + CHF 3’343’000\n\n19.31 Mio.\n22.88 Mio.\n\n\n\nInformationsanlass Parlament vom 13. Mai 2025\n\n28\n\nNachkredit \n\nAbteilung Bau\n\nVerpflichtungskredit Urnenabstimmung 2021 19.310 Mio. 100.00 % \n\nTeuerung (nicht beeinflussbare Mehrkosten) 3.343 Mio. 17.31 %\n\nProjektkosten inkl. Teuerung, ohne Reserven 22.875 Mio. 118.46 %\n\nRisikoposition \n10 % auf BKP 1 – 4\n\n2.117 Mio.\n\nAktualisierter Kostenvoranschlag Bauprojekt 2025 24.992 Mio. 129.42 %\n\nBeantragter Nachkredit 10.06.2025 inkl. MWST 5.682 Mio. 29.42 %\n\nBeeinflussbare Mehrkosten Bauprojekt 0.222 Mio. 1.14 %\n\n\n\nInformationsanlass Parlament vom 13. Mai 2025\n\n29\n\nWeiteres Vorgehen\n\nAbteilung Bau\n\n• Auflage Überbauungsordnung Mai 2025\n\n• Nachkredit Parlament Juni 2025\n\n• Begleitgruppe extern 30. Juni 2025\n\n• Eingabe Baugesuch Sommer/Herbst 2025\n\n• Baubewilligung Frühling 2026\n\n• Baubeginn Frühling 2026\n\n• Bezug Frühling 2028\n\n\n\nInformationsanlass Parlament vom 13. Mai 2025\n\n30\n\nFragen & Diskussion\n\nAbteilung Bau\n\n\n


name: Traktandum 4 Neubau Gemeindehaus Muensingen Kreditabrechnung Machbarkeitsstudien/Traktandum 4 Neubau Gemeindehaus Muensingen Kreditabrechung Planungskredit Vorprojekt

text: \n575'000.00 325'238.10 249'761.90Kreditabrechnung brutto inkl. MwSt.\n\nOrt, Datum\n\nPos Rechnung Differenz\n\n40'441.351\n\n228'715.40\n\nStandort Neue Bahnhofstrasse 4/6 Winkelbau\n\nArbeitsgattung\n\nStandort Bahnhofplatz 7 alte Moschti\n\nKredit\n\n310'000.00\n\n265'000.002 36'284.60\n\n#DIV/0!\n\n86.31%\n\n3 248'512.15\n\nProjekt\n\nCMI Nummer\n\nKonto Nummer\n\nRessort\n\nAbteilung\n\nDatum und Beschluss Nr. Kreditgenehmigung GR / Parlament\n\nDatum und Beschluss Nr. Nachkredit Nr. GR / Parlament\n\nProjektleitung und Datum Nachführung\n\nVisum Finanzen\n\nKreditabrechnung brutto\n\nKreditabrechnung netto inkl. MwSt.\n\nAbzgüglich Beiträge Dritter\n\n-248'512.15\n\nBeiträge Dritter CHF\n\n0.00Bauherrenunterstützung (standortübergreifende Kosten)\n\nZellen ausfüllen\n\nZellen nicht verändern\n\nZellen nicht verändern\n\n%\n\n86.95%\n\n325'238.10\n\nNeubau Gemeindehaus Münsingen - Planungskredit Vorprojekt\n\nTotal Beiträge Dritter\n\nKreditabrechnung\n\n0.00\n\n325'238.10\n\n0.00\n\n43.44%\n\n3599\n\n0290.5290.04\n\nUmwelt und Liegenschaften\n\nBau\n\nLukas Tschirren (PL) & Andreas Spring (Stv. PL), 04.04.2025\n\n27.11.2019 / 21.01.2020\n\n-\n\nBegründung der Abweichung\n\n269'558.65\n\n\n