parent_type: meeting

name: Traktandum 4 Neubau Gemeindehaus Muensingen Kreditabrechung Planungskredit Vorprojekt

category_de: Dokumente Traktanden

category_harmonized: document

format: application/pdf

text: \n575'000.00 325'238.10 249'761.90Kreditabrechnung brutto inkl. MwSt.\n\nOrt, Datum\n\nPos Rechnung Differenz\n\n40'441.351\n\n228'715.40\n\nStandort Neue Bahnhofstrasse 4/6 Winkelbau\n\nArbeitsgattung\n\nStandort Bahnhofplatz 7 alte Moschti\n\nKredit\n\n310'000.00\n\n265'000.002 36'284.60\n\n#DIV/0!\n\n86.31%\n\n3 248'512.15\n\nProjekt\n\nCMI Nummer\n\nKonto Nummer\n\nRessort\n\nAbteilung\n\nDatum und Beschluss Nr. Kreditgenehmigung GR / Parlament\n\nDatum und Beschluss Nr. Nachkredit Nr. GR / Parlament\n\nProjektleitung und Datum Nachführung\n\nVisum Finanzen\n\nKreditabrechnung brutto\n\nKreditabrechnung netto inkl. MwSt.\n\nAbzgüglich Beiträge Dritter\n\n-248'512.15\n\nBeiträge Dritter CHF\n\n0.00Bauherrenunterstützung (standortübergreifende Kosten)\n\nZellen ausfüllen\n\nZellen nicht verändern\n\nZellen nicht verändern\n\n%\n\n86.95%\n\n325'238.10\n\nNeubau Gemeindehaus Münsingen - Planungskredit Vorprojekt\n\nTotal Beiträge Dritter\n\nKreditabrechnung\n\n0.00\n\n325'238.10\n\n0.00\n\n43.44%\n\n3599\n\n0290.5290.04\n\nUmwelt und Liegenschaften\n\nBau\n\nLukas Tschirren (PL) & Andreas Spring (Stv. PL), 04.04.2025\n\n27.11.2019 / 21.01.2020\n\n-\n\nBegründung der Abweichung\n\n269'558.65\n\n\n


name: Traktandum 6 Bauabrechnung H R Architekten AG nach BKP

text: \nProjekt: 1094\nEWG Münsingen / Erweiterung-Neubau Schulhaus Schlossmatt\n\nObjekt: GP\n\nBauherr: Gemeindeverwaltung Münsingen, Thunstr. 1, 3110 Münsingen\n\nArchitekt: H+R Architekten AG, Sonneggweg 11, 3110 Münsingen\n\nBauleitung: H+R Architekten AG, Sonneggweg 11, 3110 Münsingen\n\nBauabrechnung per 02.10.2023\n\n\n\nSeite: 2\n02.11.2023\n\nProjekt: 1094\nEWG Münsingen / Erweiterung-Neubau Schulhaus Schlossmatt\n\nObjekt: GP\n\nBauabrechnung per 02.10.2023 inkl. MWSTZusammenstellung nach Hauptgruppen\n\nBKP Bezeichnung Vertrag Rechnung Zahlung Vertr.-Zlg.\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext VAU ZANW BU R-Datum RA\n\n1 Vorbereitungsarbeiten 31'247.35 27'446.55 27'446.55 3'800.80\n2 Gebäude 5'006'086.30 5'191'918.70 5'191'918.70 -185'832.40\n4 Umgebung 333'802.80 392'829.05 392'829.05 -59'026.25\n5 Baunebenkosten und Uebergangskonten 144'106.80 138'184.20 138'184.20 5'922.60\n9 Ausstattung 348'590.45 328'688.45 328'688.45 19'902.00\n\nPROJEKT TOTAL 5'863'833.70 6'079'066.95 6'079'066.95 -215'233.25\n\n\n\nSeite: 3\n02.11.2023\n\nProjekt: 1094\nEWG Münsingen / Erweiterung-Neubau Schulhaus Schlossmatt\n\nObjekt: GP\n\nBauabrechnung per 02.10.2023 inkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung Vertrag Rechnung Zahlung Vertr.-Zlg.\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext VAU ZANW BU R-Datum RA\n\n1 Vorbereitungsarbeiten\n10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen\n101 Bestandesaufnahmen 2'162.25 2'162.25 2'162.25\n\n99999 Direkte Zahlungen D\narpe ag  \\ 1311556 2 2 2 07.10.16 952.55 RC 952.55\nArpe AG  \\ 1314810 9 12 12 01.05.17 560.80 RC 560.80\nArpe AG  \\ 3393 / 2040330 52 223 279 01.11.18 648.90 RC 648.90\nTotal Arpe AG  (1'209.70)  (1'209.70)\n\n12 Sicherungen, Provisorien\n122 Provisorien\n\n13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung\n135 Provisorische Installationen\n136 Kosten für Energie, Wasser und dgl. 2'562.45 2'562.45 2'562.45\n\n99999 Direkte Zahlungen D\nInfraWerkeMünsingen  \\ 171045 22 66 78 11.12.17 742.60 RC 742.60\nInfraWerkeMünsingen  \\ Schlussrg. 1.11.17-31.12.17 / 179024 24 83 100 12.02.18 1'819.85 RC 1'819.85\n\n15 Anpassungen an bestehende \nErschliessungsleitungen\n\n150 Elektro/Wasser/Medien\n152 Kanalisationsleitungen\n155 Erschliessen von Leitungen 26'522.65 22'721.85 22'721.85 3'800.80\n\n155 Erschliessen Elektrozuleitung/Fernwärme 16'336.15 A 12'535.35 12'535.35 3'800.80\nKästli Bau AG \n309757_1607 18 51 63 20.10.17 12'535.35 SR f 12'535.35\n\n1550 Erschliessung Fernwärme 10'186.50 A 10'186.50 10'186.50\nVaterlaus AG Münsingen \n17010151 12 24 29 28.07.17 10'186.50 SR f 10'186.50\n\n\n\nSeite: 4\n02.11.2023\n\nProjekt: 1094\nEWG Münsingen / Erweiterung-Neubau Schulhaus Schlossmatt\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung Vertrag Rechnung Zahlung Vertr.-Zlg.\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext VAU ZANW BU R-Datum RA\n\n2 Gebäude\n20 Baugrube\n201 Baugrubenaushub 90'242.35 85'050.70 85'050.70 5'191.65\n\n201 Baugrubenaushub\nKästli AG Bauunternehmung 84'500.55 A\n   1 Mehr-/Minderkosten 5'741.80 NA\n1. Akonto / D120-00331 10 14 15 11.05.17 AC 58'093.70\n2. Akonto / D-120-00876 12 23 28 31.07.17 AC 13'499.15\nD120-01535 18 50 62 23.10.17 85'050.70 SR f 13'457.85\n\n21 Rohbau 1\n211 Baumeisterarbeiten 889'629.20 891'906.30 891'906.30 -2'277.10\n211.0 Baumeisterarbeiten 841'629.20 838'406.30 838'406.30 3'222.90\n\n2110 Baumeisterarbeiten\nFrutiger AG 820'260.00 A\n   1 Vollflächig Abdichten Wand UG 4'820.05 NA\n   2 Kabelbrücke über Strasse 5'371.80 NA\n   3 Hydrophobierung Treppe 1'676.60 NA\n   4 Betonsortenwechsel Sichtbeton 3'051.75 NA\n   5 Einlagen, Wandverjüng., Nische 4'888.60 NA\n   6 Spez.ausführungen Bewehrung 1'185.35 NA\n   7 Betonsortenwechsel Aussentrepp 375.05 NA\n1. Akonto / 200'227 / 80110 / 85058 10 15 16 09.05.17 AC 167'400.00\n2. Akonto / 200'274 / 801110 / 85058 11 17 22 31.05.17 AC 194'400.00\n3. Akonto / 200'340 / 80110 / 85058 12 28 33 30.06.17 AC 183'600.00\n4. Akonto / 200'422 / 801110 / 85058 15 35 42 31.07.17 AC 156'600.00\n5. Akonto / 200'498 / 80110 / 85058 16 38 45 31.08.17 AC 64'800.00\n201'617 / 801100 / 85058 41 180 233 22.08.18 838'406.30 SR f 71'606.30\n\n211.1 Gerüste 48'000.00 53'500.00 53'500.00 -5'500.00\n2111 Gerüste P\nSchwarzenbach Gerüstbau AG \n1. Akonto / 20171160 / 4090 12 29 34 24.07.17 AC 20'000.00\n2. Akonto / 20171244 7 4090 16 39 46 14.09.17 AC 15'000.00\n3. Akonto / 20181024 / 4090 25 84 101 15.03.18 AC 8'000.00\n20181132 / 4090 31 114 139 05.06.18 53'500.00 SR f 10'500.00\n\n214 Montagebau in Holz 413'332.35 435'000.00 435'000.00 -21'667.65\n\n\n\nSeite: 5\n02.11.2023\n\nProjekt: 1094\nEWG Münsingen / Erweiterung-Neubau Schulhaus Schlossmatt\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung Vertrag Rechnung Zahlung Vertr.-Zlg.\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext VAU ZANW BU R-Datum RA\n\n214 214 Montagebau in Holz\nFriederich Holzbau AG 375'498.85 P\n   1 Fassaden-Muster 1'514.95 NA\n   2 Diverses 8'051.50 NA\n   3 Behandlung Aussenschalung 4'363.45 NA\n   4 Oblichter, Stürze, Innenverkl. 6'180.35 NA\n   5 DSP in KIGA 1'040.25 NA\n   6 Behandlung DSP 8'693.85 NA\n   7 Div. Arbeiten innen u. aussen 7'168.55 NA\n   8 Lattung bei Fenstern südseitig 820.60 NA\n1. Akonto 15 36 43 26.07.17 AC 50'000.00\n2. Akonto 16 40 47 04.09.17 AC 40'000.00\n3. Akonto 16 40 48 09.10.17 AC 30'000.00\n4. Akonto 19 52 64 09.11.17 AC 45'000.00\n5. Akonto 21 61 73 08.12.17 AC 50'000.00\n6. Akonto 23 71 84 21.01.18 AC 30'000.00\n7. Akonto 25 91 111 21.02.18 AC 50'000.00\n8. Akonto 26 92 112 21.03.18 AC 40'000.00\n9. Akonto 28 100 123 18.04.18 AC 10'000.00\n10. Akonto 33 128 171 09.07.18 AC 35'000.00\n\n39 168 219 05.08.18 435'000.00 SR f 55'000.00\n\n215 Montagebau als Leichtkonstruktionen 201'372.85 203'104.30 203'104.30 -1'731.45\n215.2 Fassadenbau 201'372.85 203'104.30 203'104.30 -1'731.45\n\n215 Fassadenbau Alucobond 180'317.25 182'048.70 182'048.70 -1'731.45\nBernaRoof AG 168'565.90 A\n   1 Bemusterung Fensterdetail 1'328.95 NA\n   2 Anpassungen 9'377.55 NA\n   3 Leibungs-Unterkonstruktion 1'044.85 NA\n1. Akonto / 57149 17 45 53 05.10.17 AC 50'000.00\n2. Akonto / 57165 19 53 65 24.11.17 AC 25'000.00\n3. Akonto / 57171 21 62 74 08.12.17 AC 20'000.00\n4. Akonto / 58089 24 82 99 09.02.18 AC 20'000.00\n5. Akonto / 58094 25 85 102 02.03.18 AC 20'000.00\n6. Akonto / 58108 27 96 117 06.04.18 AC 25'000.00\n58117 30 110 134 27.04.18 182'048.70 SR f 22'048.70\n\n99999 Direkte Zahlungen 21'055.60 D 21'055.60 21'055.60\n\n\n\nSeite: 6\n02.11.2023\n\nProjekt: 1094\nEWG Münsingen / Erweiterung-Neubau Schulhaus Schlossmatt\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung Vertrag Rechnung Zahlung Vertr.-Zlg.\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext VAU ZANW BU R-Datum RA\n\n215.2 metall + handwerk ag  \\ Blechabschluss b. Treppen / 6602 68 279 348 28.04.21 5'897.65 RC 5'897.65\nmetall + handwerk ag  \\ SR / 6660 68 279 357 21.06.21 15'045.95 RC 15'045.95\nmetall + handwerk ag  \\ Brücke_Zusatzblech / 6770 68 279 361 24.08.21 112.00 RC 112.00\n\n22 Rohbau 2\n221 Fenster, Aussentüren, Tore 218'782.55 223'269.60 223'269.60 -4'487.05\n221.1 Fenster aus Holz/Metall 218'782.55 223'269.60 223'269.60 -4'487.05\n\n2211 Fenster aus Holz-Metall\nSommer AG 215'517.85 A\n   1 Muster Schulhaus 1'000.00 NA\n   2 Einbau Drehkippsperre 2'264.70 NA\n1. Akonto / 85123 18 46 54 26.10.17 AC 129'000.00\nTeilrg. / 85180 18 46 55 03.11.17 1'000.00 RC 1'000.00\n2. Akonto / 85179 19 54 66 03.11.17 AC 64'500.00\n86258 32 119 153 28.06.18 220'782.50 SR f 27'282.50\nDrehsperren / 87354 60 242 301 04.02.19 1'029.45 RC 1'029.45\nZusatzauftrag Fluchtwegtüre / 88832 65 251 312 05.12.19 457.65 RC 457.65\n\n224 Bedachung/Spengler/Blitzschutz 185'000.00 187'787.30 187'787.30 -2'787.30\n224 Bedachung, Spengler, Blitzschutz inkl. Nachtrag 1\nGrowe AG 185'000.00 P\n   1 Oblichter Mehr- + Minderkosten\n1. Akonto / 11540 17 44 52 24.10.17 AC 43'200.00\n2. Akonto / 11644 19 55 67 21.11.17 AC 54'000.00\nTeilschlussrechnung per 31.12.17 / 11821 23 72 85 29.12.17 TR 10'800.00\n4. Akonto / 11955 25 86 103 13.03.18 AC 26'925.00\n5. Akonto / 12189 29 108 131 15.05.18 AC 16'155.00\n12369 32 120 154 19.06.18 185'000.00 SR f 33'920.00\nEinbau Scherentreppe / 210607-17956 68 287 359 28.07.21 2'787.30 RC 2'787.30\n\n225 Spezielle Dichtungen und Dämmungen 2'710.25 2'710.25 2'710.25\n99999 Direkte Zahlungen D\nHofmann Fugendichtungen GmbH  \\ 18-07645 37 155 201 08.08.18 640.45 RC 640.45\nHofmann Fugendichtungen GmbH  \\ 21-10342 68 282 351 08.05.21 718.85 RC 718.85\nTotal Hofmann Fugendichtungen GmbH  (1'359.30)  (1'359.30)\nISOTEAM Dämmtechnik GmbH  \\ 2018-4-16197 32 125 166 22.06.18 530.95 RC 530.95\nvistona ag  \\ 1803743 36 151 196 17.07.18 820.00 RC 820.00\n\n\n\nSeite: 7\n02.11.2023\n\nProjekt: 1094\nEWG Münsingen / Erweiterung-Neubau Schulhaus Schlossmatt\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung Vertrag Rechnung Zahlung Vertr.-Zlg.\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext VAU ZANW BU R-Datum RA\n\n226 Fassadenputze 64'558.30 68'090.70 68'090.70 -3'532.40\n226.2 Verputzte Aussenwärmedämmungen 64'558.30 68'090.70 68'090.70 -3'532.40\n\n2262 Verputzte Aussenwärmedämmung\nIso-Bau AG 53'271.05 A\n   1 Flankendämmung 3'116.50 NA\n   2 Var. 3 Sockelabschluss 6'085.30 NA\n   3 Steigzonen-Dämmung 955.40 NA\n   4 Fensterbänke Metall 1'130.05 NA\n1. Akonto / 17140 11 22 27 23.06.17 AC 25'000.00\n2. Akonto / 18016 23 73 86 05.02.18 AC 30'000.00\n18101 31 115 140 11.06.18 61'145.10 SR f 6'145.10\nGehört zu Schlussrg. / 18102 31 115 141 11.06.18 3'478.80 RG 3'478.80\n18183 43 199 252 11.09.18 3'466.80 RG 3'466.80\n\n228 Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz 57'519.15 57'225.20 57'225.20 293.95\n228.2 Raffstoren 57'519.15 57'225.20 57'225.20 293.95\n\n2282 Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz 21'746.25 A 21'452.30 21'452.30 293.95\nGriesser AG \n1. Akonto / 1276741 24 80 97 16.02.18 AC 5'492.70\n2. Akonto / 1294796 29 104 127 04.05.18 AC 3'984.90\n3. Akonto / 1313136 33 129 172 10.07.18 AC 5'815.80\n\n42 186 239 29.08.18 21'452.30 SR f 6'158.90\n\n99999 Direkte Zahlungen 35'772.90 D 35'772.90 35'772.90\nBähler Elektro Neon GmbH  \\ Arbeiten an Sonnenstore / 230619 68 263 370 15.08.23 1'181.40 RC 1'181.40\nStodo GmbH  \\ AK / 11709 68 280 349 30.04.21 6'462.00 RC 6'462.00\nStodo GmbH  \\ SR / 4003558 68 280 362 25.08.21 7'129.50 RC 7'129.50\nTotal Stodo GmbH  (13'591.50)  (13'591.50)\nZaugg Storenbau AG  \\ Wintergartenbeschattung / 608242 68 292 371 19.08.23 21'000.00 RC 21'000.00\n\n23 Elektroanlagen\n230 Elektroanlagen 208'879.15 242'104.70 242'104.70 -33'225.55\n\n230 Elektroinstallationen 198'634.85 A 232'596.40 232'596.40 -33'961.55\nElektro Neon Bähler GmbH \n1. Akonto / 171568 12 26 31 17.07.17 AC 10'000.00\n2. Akonto / 171746 16 41 49 05.10.17 AC 30'000.00\n3. Akonto / 172025 22 68 80 29.12.17 AC 40'000.00\n172026 22 68 81 03.01.18 358.95 RC 358.95\n\n\n\nSeite: 8\n02.11.2023\n\nProjekt: 1094\nEWG Münsingen / Erweiterung-Neubau Schulhaus Schlossmatt\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung Vertrag Rechnung Zahlung Vertr.-Zlg.\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext VAU ZANW BU R-Datum RA\n\n230 4. Akonto / 180123 29 103 126 01.03.18 AC 50'000.00\n5. Akonto / 180239 27 97 118 12.04.18 AC 30'000.00\n180263 29 103 132 23.04.18 3'713.00 RG 3'713.00\n180640 43 197 250 05.09.18 209'602.60 SR f 49'602.60\nMP Mont. Beleuchtungskörper / 180904 54 226 283 20.11.18 8'693.60 RC 8'693.60\n180989 57 238 297 11.12.18 5'287.60 RC 5'287.60\n190104 62 246 307 06.02.19 1'252.40 RC 1'252.40\nSkateplatz / 190353 68 263 333 02.05.19 3'688.25 RC 3'688.25\n\n2301 Steuerung Brandschutztüren 924.50 A 188.50 188.50 736.00\nSiemens Schweiz AG \nBrandmeldesystem Sinteso / 77876265 39 171 222 07.08.18 188.50 RC 188.50\n\n99999 Direkte Zahlungen 9'319.80 D 9'319.80 9'319.80\nBering AG  \\ KNX Programmierung / 7434631 61 243 304 28.02.19 2'132.45 RC 2'132.45\nBähler Elektro Neon GmbH  \\ Pausenglocke / 180756 56 233 291 29.10.18 1'386.50 RC 1'386.50\nBähler Elektro Neon GmbH  \\ Waschkü. Lager Mange TR / 180755 56 233 292 29.10.18 1'707.30 RC 1'707.30\nBähler Elektro Neon GmbH  \\ Steuerung Schiebetür UG / 180794 56 233 290 23.11.18 308.60 RC 308.60\nBähler Elektro Neon GmbH  \\ Inst. f. zusätzl. Ventilator / 210385 68 263 352 10.05.21 1'295.00 RC 1'295.00\nBähler Elektro Neon GmbH  \\ Zuleitung f. 2 Storen / 210794 68 263 364 19.10.21 2'489.95 RC 2'489.95\nTotal Bähler Elektro Neon GmbH  (7'187.35)  (7'187.35)\n\n231 Apparate Starkstrom 333.35 333.35 333.35\n231.2 Gong- und Uhrenanlage 333.35 333.35 333.35\n\n99999 Direkte Zahlungen D\nMOBATIME AG  \\ 90368201 33 126 167 28.06.18 333.35 RC 333.35\n\n233 Leuchten und Lampen 108'650.95 115'357.95 115'357.95 -6'707.00\n233 Beleuchtung 85'730.00 A 100'573.00 100'573.00 -14'843.00\nTechnolux AG \n223576 41 181 234 18.04.18 1'414.05 RC 1'414.05\n223603 31 116 142 14.05.18 16'574.45 RC 16'574.45\n223604 31 116 143 14.05.18 8'364.10 RC 8'364.10\n223605 31 116 144 14.05.18 18'958.90 RC 18'958.90\n223606 31 116 145 14.05.18 23'747.85 RC 23'747.85\n223607 31 116 146 14.05.18 16'574.45 RC 16'574.45\n223624 31 116 147 23.05.18 212.05 RC 212.05\n223636 31 116 148 29.05.18 1'308.30 RC 1'308.30\n\n\n\nSeite: 9\n02.11.2023\n\nProjekt: 1094\nEWG Münsingen / Erweiterung-Neubau Schulhaus Schlossmatt\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung Vertrag Rechnung Zahlung Vertr.-Zlg.\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext VAU ZANW BU R-Datum RA\n\n233 223637 31 116 149 29.05.18 2'522.20 RC 2'522.20\n223638 31 116 150 29.05.18 1'308.30 RC 1'308.30\n223706 33 127 168 28.06.18 879.60 RC 879.60\n223705 33 127 169 29.06.18 262.35 RC 262.35\n223710 33 127 170 29.06.18 454.35 RC 454.35\n223730 40 175 226 31.07.18 5'288.10 SR f 5'288.10\nTreppenhaus / 223924 58 239 298 11.12.18 2'703.95 RC 2'703.95\n\n2330 Notlichtanlage 8'636.20 A 9'581.35 9'581.35 -945.15\nALMAT AG \n25024867 19 56 68 13.11.17 120.40 RC 120.40\n25027116 24 78 93 09.02.18 400.45 RC 400.45\n25027201 24 78 94 12.02.18 7'388.85 RC 7'388.85\n25031351 34 132 175 11.07.18 1'671.65 RC 1'671.65\n\n2331 Nachtrag 1_Mehrzweckraum 9'081.15 A 9'081.15\nTechnolux AG \n\n99999 Direkte Zahlungen 5'203.60 D 5'203.60 5'203.60\nMOBATIME AG  \\ Uhre-, Pausengong / 90366104 68 259 321 18.05.18 4'945.05 RC 4'945.05\nRegent Beleuchtungskörper AG  \\ 1884180 11 20 25 23.05.17 258.55 RC 258.55\n\n237 Gebäudeautomation 9'907.80 17'984.30 17'984.30 -8'076.50\n237.7 Schaltgerätekombination 9'907.80 17'984.30 17'984.30 -8'076.50\n\n2377 Schaltgerätekombination\nSchär + Leuenberger Schaltanlagen AG 6'820.50 A\n   1 HV Selbstbaurahmen 3'087.30 NA\n18094 34 142 186 28.06.18 9'907.80 SR f 9'907.80\nZusatz zu Auftrag / 18095 34 142 187 28.06.18 2'707.80 RC 2'707.80\n180831001 50 217 272 25.10.18 5'368.70 RC 5'368.70\n\n239 Photovoltaikanlage 63'332.20 66'528.75 66'528.75 -3'196.55\n239 PV-Anlage 62'793.70 A 65'990.25 65'990.25 -3'196.55\nBaumann Elektro AG \n217159 34 138 182 04.07.18 65'990.25 SR f 65'990.25\n\n99999 Direkte Zahlungen 538.50 D 538.50 538.50\nMEGAOHM  \\ 15000 41 184 237 21.08.18 538.50 RC 538.50\n\n\n\nSeite: 10\n02.11.2023\n\nProjekt: 1094\nEWG Münsingen / Erweiterung-Neubau Schulhaus Schlossmatt\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung Vertrag Rechnung Zahlung Vertr.-Zlg.\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext VAU ZANW BU R-Datum RA\n\n24 Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen\n240 Heizungsanlagen 43'372.45 43'372.45 43'372.45\n\n240 Heizungsinstallationen\nVaterlaus AG Münsingen 37'000.00 P\n   1 Freecooling_Übergabestation 1'283.85 NA\n   2 Mehraufwand Fussbodenheizung 5'088.60 NA\n1. Akonto / 17010269 18 47 56 07.11.17 AC 16'000.00\n2. Akonto / 17010314 21 63 75 15.12.17 AC 11'200.00\n18010178 40 179 232 07.08.18 43'372.45 SR f 16'172.45\n\n244 Lüftungsanlagen 216'657.85 207'531.50 207'531.50 9'126.35\n244 Lüftungsinstallationen 214'590.00 205'463.65 205'463.65 9'126.35\nKlimag AG 194'888.45 A\n   1 Neue Schlitzauslässe 1.+2. OG 7'671.30 NA\n   2 Brandabschottungen 8'117.15 NA\n   3 Neue Schlitzauslässe EG,OG1+2 3'913.10 NA\n1. Akonto / 2171001 19 57 69 06.11.17 AC 78'000.00\n2. Akonto / 2180080 24 79 95 12.02.18 AC 38'900.00\n3. Akonto / 2180088 24 79 96 13.02.18 AC 38'943.55\n2180784 43 198 251 11.09.18 200'108.80 SR f 44'265.25\nMassnahmen Wäscherei UG / 2210402 68 283 353 20.05.21 5'354.85 RC 5'354.85\n\n99999 Direkte Zahlungen 2'067.85 D 2'067.85 2'067.85\nSchütz Service AG  \\ Schlussrg. / 1446318 41 183 236 20.08.18 2'067.85 RC 2'067.85\n\n25 Sanitäranlagen\n250 Sanitäranlagen 253'347.55 257'165.75 257'165.75 -3'818.20\n\n250 Sanitärinstallationen 220'891.25 224'709.45 224'709.45 -3'818.20\nVaterlaus AG Münsingen 192'675.50 A\n   1 Hauswasserzuleit.Hauptschieber 1'440.75 NA\n   2 Warmwasserleitungen Schulräume 1'305.55 NA\n   3 Regenabwasserleitungen Aussen 9'805.35 NA\n   4 Waschtisch Spez.unterricht 5'072.15 NA\n   5 Wasserenthärtung_Wäscherei UG 10'591.95 NA\n1. Akonto / 17050182 12 24 35 30.06.17 AC 20'000.00\n2. Akonto / 17050271 16 42 50 15.09.17 AC 20'000.00\n3. Akonto / 17050316 18 47 57 13.10.17 AC 40'000.00\n\n\n\nSeite: 11\n02.11.2023\n\nProjekt: 1094\nEWG Münsingen / Erweiterung-Neubau Schulhaus Schlossmatt\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung Vertrag Rechnung Zahlung Vertr.-Zlg.\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext VAU ZANW BU R-Datum RA\n\n250 4. Akonto / 17050391 18 47 58 03.11.17 AC 20'000.00\n5. Akonto / 17050442 19 58 70 24.11.17 AC 30'000.00\nTeilrg. 27.4.-31.12.17 / 17050530 22 69 82 20.12.17 TR 1'500.00\nTeilrg. bis 31.12.17 / 18050019 23 74 87 31.12.17 466.70 RC 466.70\n6.12.-14.12.17 / 18050014 23 74 88 17.01.18 163.85 RC 163.85\n1. Akonto 2018 / 18050035 24 81 98 02.02.18 AC 15'000.00\n18050052 25 87 104 08.03.18 810.55 RC 810.55\n18050053 25 87 105 08.03.18 163.40 RC 163.40\n18050058 25 87 106 09.03.18 317.55 RC 317.55\n2. Akonto 2018 / 18050083 26 93 113 29.03.18 AC 20'000.00\n18050165 30 111 135 23.05.18 287.70 RC 287.70\nPutzraum De- u. Wiedermont. K+W / 18050232 32 124 165 13.06.18 215.30 RC 215.30\n3. Akonto 2018 / 18050232 32 124 164 15.06.18 AC 25'000.00\n18050297 40 179 231 19.07.18 221'455.30 SR f 29'955.30\nzusätzl. Haltegriffe IV-WC / 18050373 47 212 266 09.10.18 316.90 RC 316.90\n19050058 63 248 309 19.03.19 512.20 RC 512.20\n\n99999 Direkte Zahlungen 32'456.30 D 32'456.30 32'456.30\nSchulthess Maschinen AG  \\ CD11126517 12 30 36 10.07.17 3'699.15 RC 3'699.15\nSchulthess Maschinen AG  \\ CD11231336 34 141 185 20.07.18 28'757.15 RC 28'757.15\n\n258 Kücheneinrichtungen 78'919.30 80'167.65 80'167.65 -1'248.35\n258 Kücheneinrichtungen\nGraf Team AG 68'673.75 A\n   1 Mehrbestellungen Küche 8'320.00 NA\n   2 Küche KIGA_Küchen Rückwand 1'925.55 NA\n1. Akonto / 76009 28 99 122 19.04.18 AC 53'850.00\n76163 48 215 269 05.10.18 80'167.65 SR f 26'317.65\n\n26 Transportanlagen\n261 Aufzüge 49'510.65 51'059.90 51'059.90 -1'549.25\n\n261 Aufzüge 49'004.45 A 50'553.70 50'553.70 -1'549.25\nAS Aufzüge AG \n1. Akonto / 217077431 8 11 11 12.04.17 AC 14'701.35\n2. Akonto / 217079868 19 59 71 15.11.17 AC 15'022.75\n317065860 34 140 184 19.07.18 49'936.70 SR f 20'212.60\n317066016 40 177 228 13.08.18 178.80 RC 178.80\n483772883 62 247 308 23.01.19 184.15 RC 184.15\n\n\n\nSeite: 12\n02.11.2023\n\nProjekt: 1094\nEWG Münsingen / Erweiterung-Neubau Schulhaus Schlossmatt\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung Vertrag Rechnung Zahlung Vertr.-Zlg.\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext VAU ZANW BU R-Datum RA\n\n261 483782448 68 270 334 16.05.19 254.05 RC 254.05\n\n99999 Direkte Zahlungen 506.20 D 506.20 506.20\nEmch Aufzüge AG Bern  \\ Rep. Lift / 9010115139 68 272 337 11.07.19 506.20 RC 506.20\n\n27 Ausbau 1\n271 Gipserarbeiten 23'351.80 11'409.05 11'409.05 11'942.75\n\n271 Gipserarbeiten A\nFarbwerk Herren AG \n1. Akonto / R17-01789 21 64 76 08.12.17 AC 8'262.00\nR18-02448 32 118 152 22.06.18 11'409.05 SR f 3'147.05\n\n272 Metallbauarbeiten 162'765.25 166'184.25 166'184.25 -3'419.00\n272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten) 68'691.65 69'114.00 69'114.00 -422.35\n\n2722 Metallbauarbeiten allgemein 51'369.50 51'791.85 51'791.85 -422.35\nmetall + handwerk ag 29'211.50 A\n   1 Vordach 16'268.05 NA\n   2 Spanndrähte 2'983.40 NA\n   3 Unterkonstrukt. Fensterbänke 2'906.55 NA\n1. Akonto / 4905 25 88 107 02.03.18 11'135.00 RC 11'135.00\n2. Akonto / 4898 27 98 121 23.03.18 2'857.05 RC 2'857.05\n3. Akonto / 4899 27 98 119 11.04.18 AC 3'900.00\n4. Akonto / 4968 29 109 133 26.04.18 888.70 RC 888.70\ninkl. Glasvordach Nachtrag 1 / 5077 40 173 224 20.07.18 34'599.70 SR f 30'699.70\n5258 55 229 286 28.11.18 2'030.15 RC 2'030.15\n5441 64 250 311 11.03.19 281.25 RC 281.25\n\n99999 Direkte Zahlungen 17'322.15 D 17'322.15 17'322.15\nSchäfer H. AG  \\ Schlussrechnung / 600655 37 156 202 27.07.18 17'322.15 RC 17'322.15\n\n272.3 Innere Verglasungen aus Metall 94'073.60 97'070.25 97'070.25 -2'996.65\n2723 Metallbauarbeiten Glasabschlüsse A\nmetall + handwerk ag \n1. Akonto / 4906 25 88 108 02.03.18 AC 35'650.00\n2. Akonto / 4907 27 98 120 11.04.18 AC 39'350.00\n5076 39 167 218 08.08.18 97'070.25 SR f 22'070.25\n\n\n\nSeite: 13\n02.11.2023\n\nProjekt: 1094\nEWG Münsingen / Erweiterung-Neubau Schulhaus Schlossmatt\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung Vertrag Rechnung Zahlung Vertr.-Zlg.\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext VAU ZANW BU R-Datum RA\n\n273 Schreinerarbeiten 431'187.25 477'162.20 477'162.20 -45'974.95\n273.0 Innentüren aus Holz 85'351.30 83'508.20 83'508.20 1'843.10\n\n2730 Innentüren aus Holz\nHerzog Bau und Holzbau AG 82'140.55 A\n   1 Türfront UG 3'210.75 NA\n1. Akonto / 11020 23 76 90 30.01.18 AC 20'000.00\n2. Akonto / 11085-S 26 94 114 27.03.18 AC 20'000.00\n3. Akonto 30 112 137 24.05.18 AC 20'000.00\n11262-S 37 153 198 23.07.18 83'508.20 SR f 23'508.20\n\n273.1 feste Einrichtungen 97'321.50 150'533.10 150'533.10 -53'211.60\n2731 Feste Einrichtungen\nTanner Schreinerei GmbH 81'130.10 A\n   1 Brandschutzverkleidungen 3'951.85 NA\n   2 Mehrpreise Oberflächenbehandl. 7'249.50 NA\n   3 Mehrbestellungen 4'990.05 NA\n1. Akonto / 100571 29 107 130 08.05.18 AC 32'310.00\n2. Akonto / 100583 32 122 157 12.06.18 AC 64'620.00\n3. Akonto / 100601 34 135 178 26.07.18 AC 26'925.00\n100614 42 187 240 28.08.18 149'549.90 SR f 25'694.90\n\n68 269 375 18.11.19 983.20 RC 983.20\n\n273.2 Wandtafeln/Medienboard 40'796.50 39'703.85 39'703.85 1'092.65\n2732 Wandtafeln / Medienboard A\nARVIS AG \nRG1800139 37 157 203 03.07.18 39'703.85 SR f 39'703.85\n\n273.3 Garderobeneinrichtungen 57'333.80 56'427.00 56'427.00 906.80\n2733 Garderobeneinrichtungen\nGraf Team AG 52'567.85 A\n   1 Oberflächen Mehrpreis 4'765.95 NA\n1. Akonto / 76120 36 150 195 26.07.18 AC 48'465.00\n76164 48 215 270 05.10.18 56'427.00 SR f 7'962.00\n\n273.4 Allgmeine Schreinerarbeiten 127'225.25 122'855.50 122'855.50 4'369.75\n2734 Schreinerarbeiten allgemein 81'638.15 77'268.40 77'268.40 4'369.75\nHerzog Bau und Holzbau AG 66'990.90 A\n   1 Vormauerung WC-Küche 2'222.70 NA\n   2 MP Oberfläche 3'900.80 NA\n\n\n\nSeite: 14\n02.11.2023\n\nProjekt: 1094\nEWG Münsingen / Erweiterung-Neubau Schulhaus Schlossmatt\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung Vertrag Rechnung Zahlung Vertr.-Zlg.\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext VAU ZANW BU R-Datum RA\n\n273.4    3 Fenstersimse 8'523.75 NA\n1. Akonto / 11021 23 76 91 30.01.18 AC 16'500.00\n2. Akonto / 11087-S 26 94 115 27.03.18 AC 16'500.00\n3. Akonto 30 112 136 24.05.18 AC 16'500.00\n11275-S 37 153 199 02.08.18 67'914.45 SR f 18'414.45\n101790 68 288 365 27.02.22 9'353.95 RC 9'353.95\n\n99999 Direkte Zahlungen 45'587.10 D 45'587.10 45'587.10\nSchreinerei Dubs AG  \\ 218244 / 18337 68 265 328 31.08.18 9'910.45 RC 9'910.45\nTanner Schreinerei GmbH  \\ Verkleidungen / RE-2019067 68 269 332 29.04.19 5'112.45 RC 5'112.45\nTanner Schreinerei GmbH  \\ Rollkorpus / RE-2019160 68 269 341 13.09.19 2'755.80 RC 2'755.80\nTanner Schreinerei GmbH  \\ Wandschrank SSA 1. Stock / RE-2019191 68 269 342 30.10.19 8'536.30 RC 8'536.30\nTanner Schreinerei GmbH  \\ Schiebetüre Schulhaus / RE-2020299 68 269 346 31.12.20 4'004.45 RC 4'004.45\nTanner Schreinerei GmbH  \\ Akustikwand / RE-2021141 68 269 360 15.08.21 15'267.65 RC 15'267.65\nTotal Tanner Schreinerei GmbH  (35'676.65)  (35'676.65)\n\n273.5 Brandschutztüren 23'158.90 24'134.55 24'134.55 -975.65\n2735 Brandschutztüren\nGraf Team AG 17'905.85 A\n   1 Treppenfüllungen "farbig" 5'253.05 NA\n1. AK / 76082 32 121 155 25.06.18 18'881.50 RC 18'881.50\n2. AK Treppenfüllungen farbig / 76081 32 121 156 25.06.18 5'253.05 RC 5'253.05\n\n274 Spezialverglasungen (innere) 8'079.35 8'201.35 8'201.35 -122.00\n274 Türschilder_Beschriftungen\nSchneider Schriften AG 7'119.10 A\n   1 Sichtschutzfolie Türfront 960.25 NA\n500-195 54 227 284 22.11.18 8'201.35 SR f 8'201.35\n\n275 Schliessanlagen 34'791.15 34'791.15 34'791.15\n99999 Direkte Zahlungen D\nHänni Sicherheitstechnik AG  \\ 5632 44 208 262 25.08.18 1'751.70 RC 1'751.70\nHänni Sicherheitstechnik AG  \\ Schlussrechnung / 5646 42 189 242 30.08.18 31'094.40 RC 31'094.40\nHänni Sicherheitstechnik AG  \\ Schlussrg. / 5952 59 241 300 27.12.18 1'641.45 RC 1'641.45\nHänni Sicherheitstechnik AG  \\ Türschliesser abgerissen / 6157 64 249 310 19.03.19 303.60 RC 303.60\n\n277 Elementwände 22'385.50 22'323.30 22'323.30 62.20\n277 Elementwand\n\n\n\nSeite: 15\n02.11.2023\n\nProjekt: 1094\nEWG Münsingen / Erweiterung-Neubau Schulhaus Schlossmatt\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung Vertrag Rechnung Zahlung Vertr.-Zlg.\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext VAU ZANW BU R-Datum RA\n\n277 Sager Mobilesystem-Wand AG 17'403.45 A\n   1 Schiebewand 4'982.05 NA\n1. Akonto / 1772-18 23 75 89 01.02.18 AC 5'492.70\n1815-18 37 158 204 07.08.18 22'323.30 SR f 16'830.60\n\n28 Ausbau 2\n281 Bodenbeläge 203'882.30 220'566.25 220'566.25 -16'683.95\n281.0 Unterlagsböden 79'993.95 86'319.60 86'319.60 -6'325.65\n\n2810 Unterlagsböden A\nWalo Bertschinger AG \n1. Akonto / 66017403 / 660724087 / 1 22 67 79 21.12.17 AC 49'854.25\n660820019 24 77 92 15.02.18 86'319.60 SR f 36'465.35\n\n281.1 Fugenlose Bodenbeläge 75'367.30 78'316.45 78'316.45 -2'949.15\n2811 Bodenbeläge Guss / PU A\nWalo Bertschinger AG \n1. Akonto / 66017608 / 660824030 / 1 29 105 128 03.05.18 AC 30'403.70\n2. Akonto / 66017608 / 660824034 / 2 30 113 138 22.05.18 AC 21'716.90\n66017608 / 660820228 34 136 179 25.07.18 78'316.45 SR f 26'195.85\n\n281.2 Bodenbeläge Linoleum 48'521.05 55'930.20 55'930.20 -7'409.15\n2812 Bodenbeläge Linoleum 43'864.10 51'273.25 51'273.25 -7'409.15\nGerber AG Münsingen 42'092.35 A\n   1 Schmutzschleuse 1'771.75 NA\n1. Akonto / 1804-37594 28 101 124 18.04.18 AC 25'000.00\n1808-38048 40 178 229 10.08.18 44'165.60 SR f 19'165.60\nSchleusen / 1808-38049 40 178 230 10.08.18 4'631.65 RC 4'631.65\nSchmutzschleusen / 6001315 68 276 343 31.12.19 2'476.00 RC 2'476.00\n\n99999 Direkte Zahlungen 4'656.95 D 4'656.95 4'656.95\nHäri-Moser AG  \\ Schmutzschleuse / 4953 68 278 347 09.01.21 4'656.95 RC 4'656.95\n\n282 Wandbeläge, Wandbekleidungen 46'877.15 41'309.00 41'309.00 5'568.15\n282 Wandbeläge Plattenarbeiten\nAeberhard AG 34'885.25 A\n   1 Mehrbestellungen 11'991.90 NA\n18-09518-RG 48 214 268 12.10.18 41'309.00 SR f 41'309.00\n\n\n\nSeite: 16\n02.11.2023\n\nProjekt: 1094\nEWG Münsingen / Erweiterung-Neubau Schulhaus Schlossmatt\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung Vertrag Rechnung Zahlung Vertr.-Zlg.\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext VAU ZANW BU R-Datum RA\n\n283 Deckenbekleidungen 127'159.25 154'000.00 154'000.00 -26'840.75\n283.3 Deckenbekleidungen aus Mineralfasern 127'159.25 154'000.00 154'000.00 -26'840.75\n\n2833 Deckenbekleidungen aus Mineralfasern\nDewaisol AG 118'778.40 A\n   1 Deckenabschlüsse Klassenzimmer 5'004.70 NA\n   2 Küche Erdgeschoss 3'376.15 NA\n1. Akonto / 101802-01 / 20171561 25 89 109 16.02.18 AC 61'663.00\n2. Akonto / 101802-02 / 20171561 28 102 125 25.04.18 AC 41'108.65\n3. Akonto / 101802-03 / 20171561 34 134 177 17.07.18 AC 20'554.35\n101802-04 / 20171561 57 237 296 10.12.18 154'000.00 SR f 30'674.00\n\n285 Innere Oberflächenbehandlungen 8'880.95 8'880.95 8'880.95\n99999 Direkte Zahlungen D\nBatt Malerei AG  \\ R18-0096 43 195 248 09.07.18 1'051.70 RC 1'051.70\nFarbwerk Herren AG  \\ R18-02498 33 130 173 09.07.18 1'718.85 RC 1'718.85\nFarbwerk Herren AG  \\ R18-02552 40 174 225 14.08.18 2'249.90 RC 2'249.90\nFarbwerk Herren AG  \\ Markierung Treppentritte / R18-02935 55 228 285 03.12.18 1'280.90 RC 1'280.90\nTotal Farbwerk Herren AG  (5'249.65)  (5'249.65)\nNeuenschwander AG Malermeister  \\ R18-01387 39 172 223 09.08.18 2'579.60 RC 2'579.60\n\n286 Bauaustrocknung\n287 Baureinigung 7'968.00 8'307.30 8'307.30 -339.30\n\n287 Baureinigung KD\nMarimex AG \n\n41 185 238 20.08.18 8'307.30 SR f 8'307.30\n\n29 Honorare\n290 Generalplanerhonorare 766'800.00 797'118.90 797'118.90 -30'318.90\n\n290 Generalplaner_Architekt A\nH+R Architekten AG \n1. Akonto / 16-1094-01 1 1 1 22.02.16 69'984.00 RC 69'984.00\n2. Akonto / 16-1094-2 2 4 4 24.10.16 194'616.00 RC 194'616.00\n3. Akonto / 17-1094-1 4 6 6 20.02.17 102'600.00 RC 102'600.00\n4. Akonto / 17-1094-2 9 13 13 09.05.17 129'600.00 RC 129'600.00\n5. Akonto / 17-1094-4 14 34 41 22.08.17 64'800.00 RC 64'800.00\n6. Akonto / 18-1094-2 26 95 116 05.04.18 53'850.00 RC 53'850.00\n7. Akonto / 18-1094-3 34 143 188 30.07.18 86'160.00 RC 86'160.00\nSchlussrechnung / 19-1094-01 66 252 313 12.12.19 45'940.00 RC 45'940.00\n\n\n\nSeite: 17\n02.11.2023\n\nProjekt: 1094\nEWG Münsingen / Erweiterung-Neubau Schulhaus Schlossmatt\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung Vertrag Rechnung Zahlung Vertr.-Zlg.\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext VAU ZANW BU R-Datum RA\n\n290 Korrektur SR / 22-1094-01 67 253 315 19.12.22 43'080.00 RC 43'080.00\nZusatzarbeiten 2021 / 22-1094.3-01 68 266 376 25.12.22 6'488.90 RC 6'488.90\n\n296 Spezialisten 1'260.10 1'260.10 1'260.10\n99999 Direkte Zahlungen D\nZeugin Bauberatungen AG  \\ 40026 42 188 241 21.08.18 1'260.10 RC 1'260.10\n\n297 Geologe 4'640.00 4'654.25 4'654.25 -14.25\n297 Sickerversuch 3'020.00 A 3'034.25 3'034.25 -14.25\nGeotest AG \n25302 11 19 24 22.05.17 3'034.25 SR f 3'034.25\n\n99999 Direkte Zahlungen 1'620.00 D 1'620.00 1'620.00\nGeotest AG  \\ 22730 2 3 3 20.10.16 1'620.00 RC 1'620.00\n\n4 Umgebung\n40 Terraingestaltung\n400 Umgebungsarbeiten 333'802.80 392'829.05 392'829.05 -59'026.25\n\n400 Umgebungsarbeiten 292'862.30 351'888.55 351'888.55 -59'026.25\nSchmid & Partner Gartenbau AG 241'671.35 A\n   1 Plattendruckversuch 1'294.00 NA\n   2 Spielhaus Waldhütte 5'974.85 NA\n   3 Fugenprofil+Mehrausm. Belagsfl 7'608.00 NA\n   4 Deckschicht Vorplatz 20'987.55 NA\n   5 Demont. Sportplatzbeleuchtung 2'465.45 NA\n   6 Rasengitterplatten 1'652.40 NA\n   7 Zaunarbeiten 6'367.65 NA\n   8 Schmutzschleuse 1'146.20 NA\n   9 Mehrausm. Bundst. Vorpl./Skati 1'338.70 NA\n   10 Mehrpreis Drainbelag 2'356.15 NA\n1. Akonto / 82612817 18 48 59 03.11.17 AC 4'320.00\n2. Akonto / 82613288 29 106 129 30.04.18 AC 64'620.00\n3. Akonto / 82613424 31 117 151 29.05.18 AC 64'620.00\nNA 1 Plattendruckversuch / 82613532 32 123 158 21.06.18 AC 1'290.40\nNA 2 Spielhaus Waldhütte / 82613533 32 123 159 21.06.18 AC 5'817.50\nNA 6 Rasengitterplatten / 82613534 32 123 160 21.06.18 AC 1'652.40\nNA 8 Schmutzschleuse / 82613535 32 123 161 21.06.18 AC 1'146.20\n4. Akonto / 82613536 32 123 162 21.06.18 AC 64'620.00\n\n\n\nSeite: 18\n02.11.2023\n\nProjekt: 1094\nEWG Münsingen / Erweiterung-Neubau Schulhaus Schlossmatt\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung Vertrag Rechnung Zahlung Vertr.-Zlg.\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext VAU ZANW BU R-Datum RA\n\n400 Unwetterschäden Sickermulde / 82613537 32 123 163 21.06.18 AC 545.60\n82613628 34 137 180 24.07.18 AC 2'465.45\n82613630 34 137 181 24.07.18 AC 8'316.65\n5. Akonto / 82613701 37 154 200 08.08.18 AC 16'693.50\n82614096 55 230 287 05.12.18 342'847.90 SR f 106'740.20\nBelagsarb. u. Anpassung Matschbereich / 82614238 58 240 299 19.12.18 7'073.55 RC 7'073.55\n181000370 68 286 358 22.07.21 1'967.10 RC 1'967.10\n\n99999 Direkte Zahlungen 40'940.50 D 40'940.50 40'940.50\nBaumat AG  \\ 230336762 68 291 368 10.03.23 444.90 RC 444.90\nBaumat AG  \\ 230338564 68 291 369 10.03.23 197.75 RC 197.75\nTotal Baumat AG  (642.65)  (642.65)\nBay Cäsar AG  \\ Befestigung 2 Kiesplätze / 121.261 / 90110 68 281 350 04.05.21 10'266.00 RC 10'266.00\nFS Fallschutzbelag AG  \\ 500879 68 274 339 07.08.19 15'117.80 RC 15'117.80\nFuchs Thun AG  \\ Tagesschule / 89336 / 121656 / 0 68 285 355 01.06.21 6'482.70 RC 6'482.70\nKieswerk Daepp AG  \\ Splitter / 165'369 68 290 367 28.02.23 136.75 RC 136.75\nRothen Hans GmbH  \\ 19298 68 273 338 18.07.19 7'730.60 RC 7'730.60\nZaunteam Kiesen AG  \\ Doppeltore nachrüsten / 2210844 68 284 354 28.05.21 564.00 RC 564.00\n\n44 Installationen\n443 Elektroanlagen\n\n5 Baunebenkosten und Uebergangskonten\n51 Bewilligungen, Gebühren\n511 Bewilligungen, Baugespann (Gebühren) 24'351.20 24'351.20 24'351.20\n\n99999 Direkte Zahlungen D\nGemeinde Münsingen  \\ Baugesuch / 304'062 68 258 336 23.05.19 2'325.00 RC 2'325.00\nGemeinde Münsingen  \\ Baugesuch / 311'352 68 258 356 03.06.21 325.00 RC 325.00\nTotal Gemeinde Münsingen  (2'650.00)  (2'650.00)\nGeobau Ingenieure AG  \\ 9124 12 25 37 07.07.17 3'311.65 RC 3'311.65\nGeobau Ingenieure AG  \\ Gebäuderevision / 12184 68 277 345 30.07.20 2'077.10 RC 2'077.10\nGeobau Ingenieure AG  \\ 13342 68 277 363 08.09.21 1'149.75 RC 1'149.75\nTotal Geobau Ingenieure AG  (6'538.50)  (6'538.50)\nKeller+Steiner AG  \\ Restmiete 27.10.16-1.3.17 / 217030223 5 8 8 06.03.17 321.70 RC 321.70\nMINERGIE Zertifizierungsstelle des Kantons Bern \\ 9851272 4 7 7 14.02.17 2'916.00 RC 2'916.00\nRegierungsstatthalteramt Bern-Mittelland  \\ 1580-1702034 6 9 9 23.03.17 11'925.00 RC 11'925.00\n\n512 Anschlussgebühren 64'612.40 64'612.40 64'612.40\n\n\n\nSeite: 19\n02.11.2023\n\nProjekt: 1094\nEWG Münsingen / Erweiterung-Neubau Schulhaus Schlossmatt\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung Vertrag Rechnung Zahlung Vertr.-Zlg.\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext VAU ZANW BU R-Datum RA\n\n512 99999 Direkte Zahlungen D\nInfraWerkeMünsingen  \\ 159'493 12 27 32 27.07.17 58'000.00 RC 58'000.00\nInfraWerkeMünsingen  \\ 194'668 45 210 264 28.09.18 6'612.40 RC 6'612.40\n\n52 Muster, Modelle, Vervielfältigungen, \nDokumentation\n\n524 Vervielfältigungen, Plankopien 32'432.10 32'432.10 32'432.10\n99999 Direkte Zahlungen D\nacquedotto gmbh  \\ Ph. Ausschreibung+Ausführung / 100964 13 32 39 07.08.17 502.20 RC 502.20\nBering AG  \\ 7434625 61 243 302 28.02.19 1'219.70 RC 1'219.70\nBering AG  \\ 7434628 61 243 303 28.02.19 500.60 RC 500.60\nTotal Bering AG  (1'720.30)  (1'720.30)\nGeobau Ingenieure AG  \\ 9231 12 25 30 02.08.17 654.35 RC 654.35\nGeobau Ingenieure AG  \\ 9678 22 70 83 22.12.17 1'497.95 RC 1'497.95\nTotal Geobau Ingenieure AG  (2'152.30)  (2'152.30)\nH+R Architekten AG  \\ Spesen 1_4.8.15-16.11.16 / 16-1094-3 3 5 5 24.11.16 9'062.60 RC 9'062.60\nH+R Architekten AG  \\ 17-1094-3 9 13 14 08.05.17 8'254.50 RC 8'254.50\nH+R Architekten AG  \\ 17-1094-5 20 60 72 05.12.17 4'949.20 RC 4'949.20\nH+R Architekten AG  \\ 5.12.17-5.8.18 / 18-1094-04 36 152 197 06.08.18 2'169.15 RC 2'169.15\nH+R Architekten AG  \\ Schlussrechnung / 19-1094-02 66 252 314 12.12.19 1'446.70 RC 1'446.70\nTotal H+R Architekten AG  (25'882.15)  (25'882.15)\nPlot24 AG  \\ 15033103 10 16 21 31.03.17 380.60 RC 380.60\nPlot24 AG  \\ 15038363 10 16 17 30.04.17 68.05 RC 68.05\nPlot24 AG  \\ 15036383 10 16 18 30.04.17 176.50 RC 176.50\nPlot24 AG  \\ 15036384 10 16 19 30.04.17 15.15 RC 15.15\nPlot24 AG  \\ 15036378 10 16 20 30.04.17 154.90 RC 154.90\nPlot24 AG  \\ 15039080 11 18 23 31.05.17 59.55 RC 59.55\nPlot24 AG  \\ 15041939 12 31 38 30.06.17 224.55 RC 224.55\nPlot24 AG  \\ 15045092 13 33 40 31.07.17 232.20 RC 232.20\nPlot24 AG  \\ 15048011 15 37 44 31.08.17 40.20 RC 40.20\nPlot24 AG  \\ 15048316 16 43 51 31.08.17 77.35 RC 77.35\nPlot24 AG  \\ 15054228 18 49 60 31.10.17 101.10 RC 101.10\nPlot24 AG  \\ 15057023 21 65 77 30.11.17 58.95 RC 58.95\nPlot24 AG  \\ 15066576 25 90 110 28.02.18 89.50 RC 89.50\nPlot24 AG  \\ 15084823 43 200 253 31.08.18 328.50 RC 328.50\nPlot24 AG  \\ 15085145 43 200 254 31.08.18 76.35 RC 76.35\nPlot24 AG  \\ 15090631 52 222 278 31.10.18 91.70 RC 91.70\nTotal Plot24 AG  (2'175.15)  (2'175.15)\n\n\n\nSeite: 20\n02.11.2023\n\nProjekt: 1094\nEWG Münsingen / Erweiterung-Neubau Schulhaus Schlossmatt\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung Vertrag Rechnung Zahlung Vertr.-Zlg.\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext VAU ZANW BU R-Datum RA\n\n53 Versicherungen\n530 Bauzeitversicherung/Spezialversicherungen 865.15 865.15 865.15\n\n99999 Direkte Zahlungen D\nGebäudeversicherung Bern  \\ 6483848 68 255 317 27.03.17 865.15 RC 865.15\n\n532 Spezialversicherungen 5'283.05 5'283.05 5'283.05\n99999 Direkte Zahlungen D\nacquedotto gmbh  \\ Wasserschaden / 101144 68 264 327 30.08.18 2'294.00 RC 2'294.00\nAllianz Suisse  Versicherungen AG 7 10 10 30.03.17 5'887.30 RC 5'887.30\nAllianz Suisse  Versicherungen AG  \\ Entschädigung Wasserschaden 68 294 373 29.06.18 -50'000.00 GS -50'000.00\nAllianz Suisse  Versicherungen AG  \\ Entschädigung Wasserschaden 68 294 374 02.11.18 -9'417.35 GS -9'417.35\nTotal Allianz Suisse  Versicherungen AG  (-53'530.05)  (-53'530.05)\nArpe AG 68 267 330 05.11.18 1'072.15 RC 1'072.15\nAS Aufzüge AG  \\ Wasserschaden / 317065764 68 270 379 06.07.18 641.90 RC 641.90\nBähler Elektro Neon GmbH  \\ Wasserschaden / 180556 68 263 326 08.08.18 1'241.95 RC 1'241.95\nH+R Architekten AG  \\ Wasserschaden UG / 18.1094.1-01 68 266 329 06.09.23 7'335.45 RC 7'335.45\nKrüger+Co. AG  \\ Wasserschaden UG / 25894 68 261 323 27.06.18 19'034.85 RC 19'034.85\nWalo Bertschinger AG  \\ Wasserschaden UG / 66017608 / 660820191 68 262 324 28.06.18 27'192.80 RC 27'192.80\n\n56 Uebrige Baunebenkosten\n560 Übrige Baunebenkosten 4'717.70 4'717.70 4'717.70\n\n99999 Direkte Zahlungen D\nEggimann Roland  \\ Festtischmiete 38 164 210 04.07.18 100.00 RC 100.00\nRest. Bären   \\ Essen Baukommission / 00254 68 256 318 06.12.17 662.80 RC 662.80\nRosebeck  \\ 2754 35 149 194 03.07.18 3'780.00 RC 3'780.00\nSchmid-Weber Béatrice  \\ Seifenblasen Einweihung 68 268 331 13.12.18 174.90 RC 174.90\n\n568 Baureklame 11'845.20 5'922.60 5'922.60 5'922.60\n568 Baureklametafel 5'922.60 A 5'922.60\nSchneider Schriften AG \n\n99999 Direkte Zahlungen 5'922.60 D 5'922.60 5'922.60\nSchneider Schriften AG  \\ 500-184 11 21 26 20.06.17 5'922.60 RC 5'922.60\n\n\n\nSeite: 21\n02.11.2023\n\nProjekt: 1094\nEWG Münsingen / Erweiterung-Neubau Schulhaus Schlossmatt\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung Vertrag Rechnung Zahlung Vertr.-Zlg.\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext VAU ZANW BU R-Datum RA\n\n58 Uebergangskonten für Rückstellungen und \nReserven\n\n583 Reserven für Unvorhergesehenes\n\n9 Ausstattung\n90 Möbel\n900 Möbel und Einrichtungen 243'093.15 214'336.00 214'336.00 28'757.15\n\n900 Waschmaschine 28'757.15 A 28'757.15\nSchulthess Maschinen AG \n\n99999 Direkte Zahlungen 214'336.00 D 214'336.00 214'336.00\nAG für Schule & Raum  \\ ADS17066 44 206 260 03.08.18 439.75 RC 439.75\nBannholzer AG  \\ 1605319 38 161 207 12.07.18 2'240.85 RC 2'240.85\nBannholzer AG  \\ 30287 44 207 261 20.07.18 711.85 RC 711.85\nTotal Bannholzer AG  (2'952.70)  (2'952.70)\nBeck Michaela  \\ Einrichtung Kiga Prisma_Div. 47 213 267 08.10.18 1'055.05 RC 1'055.05\nBerther Büromöbel GmbH  \\ Bürodrehstühle Logopädie / 6231 / 53852 68 260 322 21.06.18 959.40 RC 959.40\nBerther Büromöbel GmbH  \\ 6403 / 53911 38 165 211 13.07.18 1'730.20 RC 1'730.20\nBerther Büromöbel GmbH  \\ 6401 / 53912 38 165 212 13.07.18 3'254.30 RC 3'254.30\nBerther Büromöbel GmbH  \\ 6232 / 53914 38 165 214 13.07.18 9'343.90 RC 9'343.90\nBerther Büromöbel GmbH  \\ 6375 / 53908 38 165 215 13.07.18 7'645.05 RC 7'645.05\nBerther Büromöbel GmbH  \\ 6402 / 53910 38 165 216 13.07.18 5'500.80 RC 5'500.80\nBerther Büromöbel GmbH  \\ 6399 / 53915 38 165 213 16.07.18 2'600.70 RC 2'600.70\nBerther Büromöbel GmbH  \\ 6374 / 53966 40 176 227 09.08.18 29'878.95 RC 29'878.95\nBerther Büromöbel GmbH  \\ 6609 / 54063 44 203 257 13.09.18 4'025.30 RC 4'025.30\nTotal Berther Büromöbel GmbH  (64'938.60)  (64'938.60)\nBähler Elektro Neon GmbH  \\ 180652 44 202 256 11.09.18 503.45 RC 503.45\nCoop B+H 56 236 295 20.11.18 296.75 RC 296.75\nDiversey Europe  \\ 153090536 43 196 249 17.07.18 23'180.00 RC 23'180.00\nGehrig Group AG  \\ 150-573152 38 163 209 23.07.18 200.30 RC 200.30\nGehrig Group AG  \\ 150-577799 44 201 255 24.08.18 302.10 RC 302.10\nTotal Gehrig Group AG  (502.40)  (502.40)\nGenossenschaft Migros Aare  \\ 802199467 68 271 335 21.05.19 1'222.40 RC 1'222.40\nGilgen Door Systems AG  \\ 4561075038 56 234 293 24.10.18 323.65 RC 323.65\nHediger Markus AG  \\ R18-0610 45 209 263 25.09.18 5'989.15 RC 5'989.15\nHummel Viviane  \\ Kisten 35 147 192 26.06.18 179.50 RC 179.50\nKiechler Svenja  \\ Diverses 51 221 277 01.10.18 426.50 RC 426.50\nKinder+Jugend Fachstelle Aaretal  \\ Einkäufe B+H Münsingen 44 205 259 01.09.18 117.85 RC 117.85\n\n\n\nSeite: 22\n02.11.2023\n\nProjekt: 1094\nEWG Münsingen / Erweiterung-Neubau Schulhaus Schlossmatt\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung Vertrag Rechnung Zahlung Vertr.-Zlg.\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext VAU ZANW BU R-Datum RA\n\n900 Knobel Schuleinrichtungen AG 68 293 372 15.05.18 23'850.00 RC 23'850.00\nKnobel Schuleinrichtungen AG  \\ 1. Akonto / 18.13479 35 144 189 06.07.18 7'100.00 RC 7'100.00\nKnobel Schuleinrichtungen AG  \\ 18.13488 38 166 217 11.07.18 47'666.80 RC 47'666.80\nKnobel Schuleinrichtungen AG  \\ Stühle Compass-VF / 18.13565 42 190 243 16.08.18 14'184.20 RC 14'184.20\nTotal Knobel Schuleinrichtungen AG  (92'801.00)  (92'801.00)\nLayup GmbH 44 204 258 31.08.18 499.95 RC 499.95\nMast Metallbau GmbH 33 131 174 04.07.18 775.20 RC 775.20\nMiele AG  \\ 2200804430 42 194 247 31.07.18 2'326.30 RC 2'326.30\nMiele AG  \\ 2200868904 51 218 273 21.09.18 941.30 RC 941.30\nMiele AG  \\ 2201041375 62 245 306 30.01.19 817.60 RC 817.60\nTotal Miele AG  (4'085.20)  (4'085.20)\nPorzellanfabrik Langenthal  \\ Teller / 418530 35 146 191 12.07.18 401.00 RC 401.00\nPro-Lehrsysteme AG  \\ 64515 51 219 274 24.10.18 3'450.70 RC 3'450.70\nSchmid-Weber Béatrice  \\ Suppenschalen, Geschirr 38 162 208 20.07.18 874.20 RC 874.20\nSchule Schlossmatt  \\ Steelbandauftritt 53 225 282 27.10.18 300.00 RC 300.00\nSST Schaltschranktechnik GmbH  \\ Feldbeschriftung Schrank / 14164 68 289 366 23.12.22 360.80 RC 360.80\nTrigonorm AG  \\ 1 18 401 42 192 245 18.07.18 3'656.15 RC 3'656.15\nTrigonorm AG  \\ 1 19 035 62 244 305 06.02.19 913.25 RC 913.25\nTotal Trigonorm AG  (4'569.40)  (4'569.40)\nVaterlaus AG Münsingen  \\ 18080999 56 235 294 24.10.18 98.20 RC 98.20\nWetrok AG  \\ 16306119 42 191 244 15.08.18 1'352.65 RC 1'352.65\nZesar.ch SA  \\ 1800744 42 193 246 03.08.18 2'639.95 RC 2'639.95\n\n902 Skateanlagen 18'410.40 18'410.40 18'410.40\n99999 Direkte Zahlungen D\nGemeinde Münsingen  \\ Skaterbox / 300'226 68 258 320 17.05.18 92.60 RC 92.60\nGemeinde Münsingen  \\ 302'301 56 232 289 22.11.18 1'792.25 RC 1'792.25\nTotal Gemeinde Münsingen  (1'884.85)  (1'884.85)\nK. Schären AG  \\ Podest Skate Park 38 160 206 13.07.18 974.70 RC 974.70\nKinder- u. Jugendfachstelle  \\ Spesen Graffitis / 30/2018 56 231 288 28.11.18 400.00 RC 400.00\nSchneider Schriften AG  \\ 80951 46 211 265 19.09.18 460.10 RC 460.10\nVertical Technik AG  \\ Skateanlage Akonto / 2018-076 35 145 190 26.06.18 7'245.75 RC 7'245.75\nVertical Technik AG  \\ Skateanlage Schlussrg. / 2018-126 53 224 280 13.11.18 7'245.75 RC 7'245.75\nTotal Vertical Technik AG  (14'491.50)  (14'491.50)\nWittwer Oliver 49 216 271 15.10.18 199.25 RC 199.25\n\n\n\nSeite: 23\n02.11.2023\n\nProjekt: 1094\nEWG Münsingen / Erweiterung-Neubau Schulhaus Schlossmatt\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung Vertrag Rechnung Zahlung Vertr.-Zlg.\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext VAU ZANW BU R-Datum RA\n\n92 Textilien\n921 Vorhänge und Innendekorationsarbeiten 37'689.95 40'396.15 40'396.15 -2'706.20\n\n921 Akustik-Vorhänge Mehrzweckraum Teil 1+2+Bühne A\nGerber AG Münsingen \n1. Akonto / 1806-2988 34 139 183 08.06.18 AC 21'540.00\n1808-3000 39 169 220 03.08.18 40'396.15 SR f 18'856.15\n\n93 Geräte, Apparate\n933 Musikanlage 19'632.85 35'729.40 35'729.40 -16'096.55\n\n933 Musikanlage A\nscreenpro AG \n18600564 41 182 235 22.08.18 19'696.50 SR f 19'696.50\n1. Akonto / 19600595 68 275 340 19.08.19 8'016.45 RC 8'016.45\nRackumbau_Videotechnik / 20600100 68 275 344 06.02.20 8'016.45 RC 8'016.45\n\n94 Kleininventar\n940 Bühneneinrichtung portabel 8'929.85 8'905.05 8'905.05 24.80\n\n940 Bühnenpodeste A\nB+O Bankett- & Objektmöbel GmbH \n206026 39 170 221 03.08.18 8'905.05 SR f 8'905.05\n\n96 Transportmittel\n960 Transportmittel  / Umzugskosten 20'834.25 10'911.45 10'911.45 9'922.80\n\n960 Umzug 10'060.95 A 138.15 138.15 9'922.80\nReidhaar P. AG \nUmzugskisten / 18523 68 257 319 04.05.18 138.15 RC 138.15\n\n99999 Direkte Zahlungen 10'773.30 D 10'773.30 10'773.30\nEichenberger Susanne 68 295 378 12.10.18 135.00 RC 135.00\np. reidhaar ag  \\ 17464 34 133 176 26.07.18 8'523.15 RC 8'523.15\np. reidhaar ag  \\ 18800 38 159 205 27.07.18 1'072.80 RC 1'072.80\nTotal p. reidhaar ag  (9'595.95)  (9'595.95)\nSchmid-Weber Béatrice  \\ Aufwand zügeln 68 268 377 19.09.18 80.00 RC 80.00\nWittwer Oliver  \\ Tranpsort Skateanlage 68 254 316 26.03.17 599.40 RC 599.40\nZaugg Belp AG  \\ Mulde / 4327167 35 148 193 30.06.18 362.95 RC 362.95\n\nPROJEKT TOTAL 5'863'833.70 6'079'066.95 6'079'066.95 -215'233.25\n\n\n


Traktandum 1 Mitteilungen

text: \n \n\n1 von 3 \n\nAntrag Parlament 21.01.2025\n\n \n\nParlamentsbeschluss Nr.  \nLaufnummer CMI 4204 \nRegistraturplan 0-1-5 \nGeschäft Mitteilungen \nRessort Präsidiales \n\n \nStand am: 21.01.2025 \n \n \nSchriftliche Mitteilungen von Thekla Huber, Ressortvorsteherin Infrastruktur \n\n• Neues Dorfzentrum Münsingen (NDM) \nBaustart auf dem Dorfplatz ist am 10.02.2025. Die Bevölkerung wird mit Plakaten vor Ort und über \ndie Website/App der Gemeinde auf dem Laufenden gehalten. Das Bauareal wird zugleich als Instal-\nlationsplatz genutzt – es wird über die Bauphase von drei bis vier Monaten wechselnde Zugänge zu \nden Geschäften und Hauseingängen geben. Wir achten darauf, dass die Umtriebe für die Anwoh-\nnenden, Dienstleistern und die Bevölkerung so klein wie möglich gehalten werden können.  \n\n \n\n• Neue Schützenfahrbrücke \nBis Ende Januar 2025 sind Montage der Brücke und Anschluss aller Werkleitungen fertiggestellt. An-\nfangs Februar kann das Bauwerk für den Verkehr freigegeben werden. Bis 05.02.2025. sind alle Vo-\ngelschutzmassnahmen erfüllt. Ab 06.02.2025 Rückbau des Oberbaus der alten Brücke (Drei Tage) - \nKnackpunkt ist der Aarepegel: Wenn genug niedrig, erfolgt im Anschluss der Ausbau der alten Pfei-\nler. In der 2. Februarhälfte erfolgen Umgebungsarbeiten durch Gärtner und die Renaturierung des \nDeltas Cheergraben. Ende März 2025 wird der endgültige Deckbelag eingebaut. \n\n \nSchriftliche Mitteilungen von Stefanie Feller, Ressortvorsteherin Umwelt und Liegenschaften \nHinweis auf kommende Veranstaltungen \nÖffentlicher Informationsanlass Energiestrategie Münsingen  \n\n• Save the date: 01.04.2025, 19.30, Gemeindesaal Schlossgut \n\n• Weitere Informationen folgen \n \nAbgeschlossene Umbau-, Neubau- oder Nutzungsprojekte an Gemeindeliegenschaften: \nVergabe Baurecht an der Thunstrasse 2 – Einzug Klick+  \nAm 19.12.2024 führte der Baurechtsnehmer der Gemeinde, der Verein Klick+, einen Eröffnungsanlass \nfür sein saniertes Gebäude an der Thunstrasse 2 durch. Die Gemeinde hat diese Parzelle im Baurecht ab-\ngegeben. Die Umbauten sind sehr gelungen, heben den historischen Wert des Gebäudes hervor und bie-\nten den künftigen Bewohnenden zweckmässige und gemütliche Räumlichkeiten. Anfang Januar 2025 \nsind die ersten Jugendlichen eingezogen. Der Kaufpreis für das Gebäude wurde der Gemeinde fristge-\nrecht überwiesen.  \n \nLaufende Projekte an Gemeindeliegenschaften:  \nWasserbauplan Stampfelibach - Kredit Planerleistungen Vorprojekt \n\n• In Trimstein fanden in den vergangenen Jahren vermehrt Unwetterereignisse statt. Der eingedolte \nStampfelibach kann das anfallende Wasser bei starkem Niederschlag nicht ableiten, was zu Schäden \nim Dorf führte. Als Sofortmassnahme baute die Gemeinde im Jahr 2015 eine Furt in der Strasse, um \ndas übertretende Wasser Richtung Gäuerwald abzuleiten. Im Ereignisfall entstehen heute Schäden \n\n\n\n \n\n2 von 3 \n\nam Kulturland, welche die Gemeinde den betroffenen Landwirten entschädigt. Die Situation soll \nnun nachhaltig gelöst werden. \n\n• Das lancierte Hochwasserschutzprojekt soll im Rahmen eines Wasserbauplanverfahrens definiert \nund planrechtlich gesichert werden. Dazu wurden mit Gemeinderatsbeschluss vom 07.02.2024 das \nMandat für die Bauherrenunterstützung (BHU) für die SIA-Teilphasen 31 – 53 an eine Ingenieurge-\nmeinschaft Flussbau AG und ingenta ag erteilt. Es wird ein Vorprojekt für den Wasserbauplan \nStampfelibach erarbeitet. Das Projekt wird auf Basis einer Vorstudie aus den Jahren 2015/20219 \nweiterentwickelt und die Möglichkeiten mit den aktuellen Erkenntnissen überprüft. Das für die \nPlanerleistungen ausgewählte Ingenieurbüro Emch+Berger AG erarbeitet die Planungsgrundlagen.  \n\n• Am 27.11.2024 hat der Gemeinderat den dafür benötigten Investitionskredit für die Vorpro-\njektphase von insgesamt CHF 247'000 beschlossen. Der Kreditantrag für die darauffolgenden Pla-\nnungsphasen (SIA-Teilphasen 32 Bauprojekt – 33 Bewilligungsverfahren) wird dem Parlament zur \nBeschlussfassung unterbreitet. \n\n \nPumptrack-Projekt des Vereins Freestyle Münsingen – Unterstützungsbeitrag Gemeinde  \n\n• Am 11.12.2024 hat der Gemeinderat beschlossen, dem Verein Freestyle die Spycher-Wiese für die \nErstellung eines Pumptracks kostenlos zur Verfügung zu stellen und zusätzlich einen finanziellen Ge-\nsamtbeitrag von CHF 220'000.00 in Aussicht zu stellen. Dieser Beitrag setzt sich aus verschiedenen \nTeilbeträgen zusammen, namentlich aus einem Kulturbeitrag von CHF 20'000.00 (Entnahme aus der \nSpezialfinanzierung Kultur/Sport), aus einem Unterhaltsbeitrag für die notwendige Erneuerung des \nVorplatzes des Spychers (Gemeindeliegenschaft) von CHF 60’00.00 und aus einem finanziellen Bei-\ntrag von CHF 140'000.00 (Entnahme aus der Spezialfinanzierung altrechtliche Mehrwertabschöp-\nfung). Zudem bot der Gemeinderat an, die anderen Mitgliedgemeinden des Vereins Jugendfach-\nstelle Aaretal für Unterstützungsbeiträge anzufragen.  \n\n• Der Verein Freestyle hat das Baugesuch beim Regierungsstatthalteramt eingereicht und gemeinsam \nmit der Gemeinde und dem Verein Kinder- und Jugendfachstelle Aaretal ein Betriebskonzept erar-\nbeitet.  \n\n \nFörderprogramm Energiewende vom 15.3.2022 – Verlängerung  \n\n• Am 15.03.2022 hat der Gemeinderat das Förderprogramm Energiewende einführt. Seit damals för-\ndert Münsingen Projekte im Bereich erneuerbare Energien, Heizungsersatz, energetische Sanierun-\ngen und Beratung. Das Förderprogramm Energiewende basiert auf dem vom Parlament verabschie-\ndeten Reglement und der Verordnung über den Ausgleich von Planungsvorteilen. Die finanziellen \nMittel des laufenden Förderprogramms sind auf CHF 250‘000.00 begrenzt.  \n\n• Bis zum Stichtag am 27.11.2024 gingen insgesamt 88 Fördergesuche ein. Die meisten betrafen ei-\nnen Heizungsersatz (40 Gesuche). Gesuche zu energetischen Gebäudesanierungen gab es erstmals \nim Jahr 2024 mit fünf Gesuchen. Eine Förderung für die Erstellung eines GEAK-Plus wurde in dieser \nZeit 43 Mal gesprochen. Insgesamt wurden bis zum Stichtag CHF 101'570.00 ausgezahlt.  \n\n• Da die Mittel noch nicht ausgeschöpft sind, hat der Gemeinderat hat am 08.01.2025 beschlossen, \ndas Förderprogramm Energiewende bis zum 31.12.2026 zu verlängern.  \n\n \nLeitbild Natur und Umwelt – Ergänzung \n\n• Am 08.01.2025 hat der Gemeinderat beschlossen, das Leitbild Natur und Umwelt zu ergänzen, so \ndass künftig auch der Umgang mit Klimawandelfolgen als Handlungsanweisung in das Leitbild inte-\ngriert ist. Dabei geht es darum, die gemäss Schweizer Klimaszenarien (Schweizer Klimaszenarien des \nBundes) belegte Veränderung des Klimas und deren lokalen negativen Folgen (bspw. «Trockene \nSommer», «Heftige Niederschläge», «Mehr Hitzetage» und «Schneearme Winter») mit für Münsin-\ngen geeigneten Anpassungsmassnahmen zu mildern.  \n\n• Unsere Projektleiterin Umwelt und Energie, Melanie Gerber, wird dazu eine Betroffenheitsanalyse \n«Klimarisiken» erarbeiten. Dank ihrer Ausbildung und den inzwischen zahlreich vorhandenen Hilfs-\nmitteln (Klimaanalysekarten, Karte Oberflächenabflüsse, Gefahrenkarten etc.) kann Melanie Gerber \ndiese Betroffenheitsanalyse in für Münsingen geeigneter und pragmatischer Form ohne externe \nHilfe und Kosten selbst erstellen. \n\n \n  \n\n\n\n \n\n3 von 3 \n\nStand Bau neues Gemeindehaus (fortlaufende Information) \nNeues \n\n• Im November 2024 führte das Projektleitungsteam eine Umfrage bei allen Mitarbeitenden der Ge-\nmeindeverwaltung durch, um herauszufinden, in welcher Form das Personal am geeignetsten in die \nArbeiten bezüglich Betrieb und Organisation einbezogen werden kann. An einer Personal-Informa-\ntion am 03.12.2024 wurden die Ergebnisse präsentiert. Die Mitarbeitenden stehen dem neuen Ge-\nmeindehaus grossmehrheitlich positiv gegenüber und möchten sich konstruktiv in den Prozess ein-\nbinden lassen.  \n\n• Am 06.12.2024 fand eine Besichtigung des zwischengenutzten Sockelgeschosses des Galenica-Are-\nals in Bern statt. Die Mitarbeitenden der Galenica arbeiten in verschiedenen Open Spaces und kön-\nnen vertrauliche Telefonate und Besprechungen in kleineren und grösseren Sitzungszimmern und \nBoxen führen. Das Konzept ist ähnlich dem Benutzungskonzept für das neue Gemeindehaus. Die \nGestaltung der Transformation von Einzel- in Open Space-Büros und die Erfahrungen aus diesem \nProzess und den heutigen Räumlichkeiten sind für die neue Gemeindeverwaltung sehr hilfreich.  \n\n \n \nFür die Richtigkeit: \n \n \nBarbara Werthmüller \nSekretärin \n\n   \n\n \n\n\n


name: Traktandum 7 Kreditabrechnung vom 18.09.2024

text: \nArchiv Nummer\n\nKonto Nummer FiBu mit Visum Finanzabteilung\n\nGeschäft\n\nRessort\n\nAbteilung\n\nDatum Kreditgenehmigung GR / Parlament\n\nDatum Nachkredit GR / Parlament\n\nArbeitsgattung inkl. Mehrwertsteuer\n\nBKP 11 Vorbereitung\n\nBKP 21 Rohbau 1 (Spitz-, Fräs- u. Maurerarbeiten)\n\nBKP 22 Rohbau 2 (Spengler- u. Bedachungsarbeiten)\n\nBKP 230 Elektro\n\nBKP 231 Photovoltaik\n\nBKP 237 MSRL (messen, steuern, regeln, leiten)\n\nBKP 240 Heizung / Kälte\n\nBKP 245 Lüftung\n\nBKP 247 Spezialanlagen\n\nBKP 250 Sanitär\n\nBKP 29 Honorare\n\nBKP 5 Baunebenkosten\n\nTotal inklusive Mehrwertsteuer\n\nBewilligter Kredit inklusive Mehrwertsteuer\n\nUnterschreitung Kredit\n\n11 104'470.00\n\n9 87'240.00 0.00 -87'240.00 -100.00\n\n6 85'620.00\n\n5 171'370.00\n\n7\n\n2173.5040.10\n\nAxioma Nr. 3916\n\nKredit (gemäss \n\nBeschluss)\nRechnung\n\nKosten +/-     \n\nKredit\n%\n\n-83.8529'080.00 4'695.70\n\nUmwelt und Liegenschaften\n\nBau\n\n22.09.2021 / 16.11.2021\n\n-\n\nP\no\n\nsi\nti\n\no\nn\n\nBegründung der Abweichung\n\n1\n\n2 24'780.00\n\n-24'384.30\n\n39.91\n\n1'025'760.00 947'529.30 -78'230.70\n\n3 62'470.00\n\n8 107'310.00\n\n-7.63\n\n-78'230.70\n\n1'025'760.00\n\n34'670.65 9'890.65\n\n4 233'070.00 -31'380.20\n\n44'830.00\n\n10 25'550.00\n\n12 49'970.00 1'391.30 -48'578.70 -97.22\n\n43.03\n\n347.41\n\n-1.03\n\n105'829.10\n\n103'026.50 -68'343.50 -39.88\n\n23.60\n\n-13.46\n\n12'627.6557'457.65\n\n201'689.80\n\n28.17\n\n68'825.75 6'355.75 10.17\n\n20'209.10\n\n106'204.40 -1'105.60\n\n114'313.45 88'763.45\n\n149'425.00 44'955.00\n\nSZ Schlossmatt, Lehrschwimmbecken - Kreditabrechnung Sanierungsmassnahmen Badtechnik\n\n\n


name: Traktandum 12.1 Parlamentarische Vorstoesse Neueingaenge

text: \n \n\n1 von 1 \n\nAntrag Parlament 10.06.2025\n\n \n\nParlamentsbeschluss Nr.  \nLaufnummer CMI 5083 \nRegistraturplan 0-1-5 \nGeschäft Parlamentarische Vorstösse - Neueingänge \nRessort Präsidiales \n\n \nStand am: 10.06.2025 \n \nVerbreitung und mögliche Kosten und Gefahren durch per- und polyfluorierte Alkylverbindungen \n(PFAS) in Münsingen – Interpellation Grüne Fraktion  \n \nTemporäre Begrünung, Beschattung und Sitzmöglichkeiten am Busbahnhof – Überparteiliche Motion \n \nSchulbus Tägertschi – Motion Markus Hänni, SVP und Mitunterzeichnende \n \nKreislaufwirtschaft in der Bewirtschaftung und Beschaffung – Postulat Grüne \n \nEntschärfung Verkehrsknoten beim Bahnhof Seite: Senevita-Industriestrasse-Sägegasse-Dorfmattweg \n– Postulat Grüne \n \nFür die Richtigkeit: \n \n \nThomas Krebs \nSekretär i.V. \n\n   \n\n \n\n\n

doc_text_tsv_de: '-1':14 '-5':15 '0':13 '1':1,3 '10.06.2025':6,24 '5083':11 'alkylverbind':35 'antrag':4 'bahnhof':70 'begrun':43 'beim':69 'beschaff':64 'beschatt':44 'bewirtschaft':62 'busbahnhof':48 'cmi':10 'dorfmattweg':76 'entscharf':67 'fraktion':41 'gefahr':30 'geschaft':16 'grun':40,66,78 'hanni':55 'i.v':85 'industriestrass':74 'interpellation':39 'kost':28 'kreb':83 'kreislaufwirtschaft':59 'laufnumm':9 'markus':54 'mitunterzeichn':58 'moglich':27 'motion':50,53 'munsing':38 'neueingang':19 'nr':8 'parlament':5 'parlamentar':17 'parlamentsbeschluss':7 'per':32 'pfas':36 'polyfluoriert':34 'postulat':65,77 'prasidial':21 'registraturplan':12 'ressort':20 'richtig':81 'sagegass':75 'schulbus':51 'seit':71 'sekretar':84 'senevita':73 'senevita-industriestrasse-sagegasse-dorfmattweg':72 'sitzmog':46 'stand':22 'svp':56 'tagertschi':52 'temporar':42 'thomas':82 'uberpartei':49 'verbreit':25 'verkehrsknot':68 'vorstoss':18

doc_text_tsv_it: '-1':14 '-5':15 '0':13 '1':1,3 '10.06.2025':6,24 '5083':11 'alkylverbindungen':35 'am':23,47 'antrag':4 'bahnhof':70 'begrünung':43 'beim':69 'beschaffung':64 'beschattung':44 'bewirtschaftung':62 'busbahnhof':48 'cmi':10 'der':61 'die':80 'dorfmattweg':76 'durc':31 'entschärfung':67 'fraktion':41 'für':79 'gefahren':30 'geschäft':16 'grüne':40,66,78 'hänni':55 'i.v':85 'industriestr':74 'interpellation':39 'kosten':28 'krebs':83 'kreislaufwirtschaft':59 'laufnummer':9 'markus':54 'mitunterzeichn':58 'motion':50,53 'möglic':27 'münsingen':38 'neueingäng':19 'nr':8 'parlament':5 'parlamentarisc':17 'parlamentsbeschluss':7 'pfas':36 'polyfluoriert':34 'postulat':65,77 'präsidiales':21 'registraturplan':12 'ressort':20 'richtigkeit':81 'schulbus':51 'seit':71 'sekretär':84 'senev':73 'senevita-industriestrasse-sägegasse-dorfmattweg':72 'sitzmöglichkeiten':46 'stand':22 'svp':56 'sägeg':75 'temporär':42 'thomas':82 'tägertsc':52 'und':26,29,33,45,57,63 'verbreitung':25 'verkehrsknoten':68 'von':2 'vorstöss':18 'überparteil':49