name: ggr 20251209 aula beilage zusammenstellungplanungshonorare sia21-53

text:
Geschäftsnummer
Nr. 9763

Seite 1

SIA 21 SIA 31 SIA 32 SIA 33 SIA 41 SIA 51 SIA 52 SIA 53 Total Bemerkungen
Machbarkeits-

studie
Vorprojekt Bauprojekt

Bewilligungs-
verfahren

Ausschreibung
Ausführungs-

projekt
Ausführung Inbetriebnahme

Total 33'988.02 321'116.13 494'832.07 66'459.66 444'710.86 401'748.03 640'860.69 131'307.77 2'535'023.24

1 0.00 28'154.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28'154.75
10 0.00 28'154.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28'154.75

101.1 Planaufnahmen 14'971.85
101.2 Bauschadstoffuntersuchungen 13'182.90

2 32'680.79 284'223.01 477'600.93 64'151.95 429'409.95 387'601.20 617'146.14 126'952.64 2'419'766.61
29 32'680.79 284'223.01 477'600.93 64'151.95 429'409.95 387'601.20 617'146.14 126'952.64 2'419'766.61

291 Architekt 30'232.00 148'960.00 342'500.00 41'720.00 297'990.00 262'720.00 479'100.00 76'270.00 1'679'492.00
292 Bauingenieur 23'230.00 17'450.00 2'300.00 10'320.00 31'940.00 85'240.00

Rabatt 10% 2'323.00 1'745.00 230.00 1'032.00 0.00 3'194.00 0.00 8'524.00
293 Elektroingenieur 8'500.00 13'500.00 500.00 23'000.00 29'500.00 19'500.00 11'000.00 105'500.00
294 HLKS-Ingenieur 26'800.00 26'100.00 7'700.00 39'100.00 39'900.00 25'800.00 16'900.00 182'300.00

297.3 Bauphysiker 12'874.00 9'734.00 2'355.00 2'041.00 4'553.00 7'222.00 3'140.00 41'919.00 Optionen Akustik: CHF 7'700
297.7 Fassadeningenieur 33'885.00 22'275.00 22'815.00 6'885.00 5'535.00 5'130.00 96'525.00
298.5 Branschutzingenieur 8'000.00 12'000.00 5'000.00 3'000.00 15'000.00 5'000.00 5'000.00 53'000.00
299 Bühnenplanung 3'000.00 3'000.00

Mwst 8.1% 2'448.79 21'297.01 35'786.93 4'806.95 32'175.95 29'043.20 46'243.14 9'512.64 181'314.61

3 0.00

4 0.00

5 1'307.23 8'738.37 17'231.14 2'307.72 15'300.91 14'146.83 23'714.55 4'355.13 87'101.88
52 1'307.23 8'738.37 17'231.14 2'307.72 15'300.91 14'146.83 23'714.55 4'355.13 87'101.88

520.1 Nebenkosten Akrchitekt 1'209.28 5'958.40 13'700.00 1'668.80 11'919.60 10'508.80 19'164.00 3'050.80 67'179.68
520.2 Nebenkosten Bauingenieur 0.00 929.20 698.00 92.00 412.80 0.00 1'277.60 0.00 3'409.60
520.3 Nebenkosten Elektroingenieur 0.00 340.00 540.00 20.00 920.00 1'180.00 780.00 440.00 4'220.00
520.4 Nebenkosten HLKS-Ingenieur 0.00 536.00 522.00 154.00 782.00 798.00 516.00 338.00 3'646.00
520.5 Nebenkosten Bauphysiker 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
520.6 Nebenkosten Brandschutzingenieur 0.00 320.00 480.00 200.00 120.00 600.00 200.00 200.00 2'120.00

Mwst 8.1% 97.95 654.77 1'291.14 172.92 1'146.51 1'060.03 1'776.95 326.33 6'526.60

58 0.00
581
582 Reserve für Teuerung (2%)
583 Reserve für Unvorhergesehenes (10%)

9 0.00

Basis für die Honorarofferten ist die Annahme von einer Honorarberechtigten Bausumme von CHF 10'000'000.00
Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach der Planungsphase (SIA 31 Vorprojekt) erstellt werden.
Das definitive Honorar für die Phase 32 - 53 kann erst nach Erstellung der Phase 31 abgeschätzt werden.

Objekt: Gesamterneuerung Aula Alpenstrasse, Planungshonorare

BKP

Planung

CHF 355'104.15

Ausführung (Grobkostenschätzung)

CHF 2'179'919.09

Vorbereitungsarbeiten
Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen

Gebäude
Honorare

Betriebseinrichtungen

Umgebung

Rückstellungen und Reserven

Ausstattungen

Baunebenkosten und Überkangskonten
Dokumentation und Präsentation

Einwohnergemeinde Interlaken
Bereich Bauverwaltung

format: application/pdf

parent_type: agenda

category_harmonized: document