parent_type: meeting

name: 5_Neubau Fusswegverbindung Neugutweg – Kreditabrechnung

format: application/pdf

text: \n \n\n \n\n \n\n \n\n1  \n\n \n\n \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\nUmwelt und Infrastruktur \n\nNeubau Fusswegverbindung Neugutweg \n\nKreditabrechnung \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nAntrag und Weisung  \n\nan das Stadtparlament \n\n8. September 2021 \n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n2  \n\n \n\nAntrag  \n\n \n\n \n\nDer Stadtrat beantragt dem Stadtparlament, es wolle beschliessen: \n\n \n\n1. Die Kreditabrechnung über den Neubau der Fusswegverbindung Neugutweg, Wendeplatz \n\nFrohburgweg bis Zufahrt Neugut, mit Baukosten von 389'141 Franken (inkl. MwSt.), einer \n\nKreditunterschreitung von Fr. 11'728.15 und einer Nettobelastung von 148'261 Franken, Konto \n\n6150.5010.00/INV00050 (alt 620.5010.217), wird genehmigt. \n\n \n\n2. Mitteilung an: \n\na) Stadtrat \n\nb) Markus Wanner, Leiter Finanzen und Informatik \n\nc) Dirk Kauffeld, Leiter Umwelt und Infrastruktur \n\nd) André Räber, Leiter Tiefbau \n\ne) Hanspeter Gossweiler, Tiefbau \n\n \n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n3  \n\n \n\nBericht/Weisung \n\n \n\nDas Wichtige in Kürze \n\nMit dem Neubau der Fusswegverbindung «Neugutweg», Wendeplatz Frohburgweg bis Zufahrt Neugut, \n\nkonnte eine Netzlücke geschlossen und der Zugang zum Bahnhof Bülach aus dem Quartier verbessert \n\nwerden. Die Kosten liegen innerhalb des bewilligten Kredits. Aufgrund des koordinierten Vorgehens mit \n\ndem privaten Hochbauvorhaben, dank den Beiträgen seitens der Grundeigentümer und den Geldern \n\naus den Agglomerationsprogrammen des Bundes ergab sich für den Steuerzahler eine wirtschaftlich \n\ngünstige Realisierung. \n\n \n\nAusgangslage \n\nMit Beschluss vom 23. Mai 2016 bewilligte das Stadtparlament (vormals Gemeinderat) den \n\nObjektkredit von brutto 395'000 Franken (Disp. Ziff. 1) zulasten der Investitionsrechnung, Konto \n\n6150.5010.00/INV00050 (alt 620.5010.217). Gemäss Disp. Ziff. 2 erhöht oder vermindert sich der \n\nKredit um eine allfällige Teuerung; Preisbasis ist Februar 2016. \n\n \n\nAm 4. Juli 2016 unterzeichnete der Stadtrat Bülach die Finanzierungsvereinbarung betreffend die \n\nAgglomerationsprogramme des Bundes, 2. Generation. Dementsprechend erhält Bülach unter der ID-\n\nNr. 367 Beiträge für Langsamverkehrsmassnahmen. Der Neubau Neugutweg ist Bestandteil davon. \n\n  \n\nRealisierung \n\nDer Bau der neuen öffentlichen Fusswegverbindung (Treppenweg) erfolgte zwischen September und \n\nDezember 2016. \n\n \n\nBeiträge Dritter, Subventionen \n\nGestützt auf § 62 lit. d) Strassengesetz wurden von den Grundeigentümern Mehrwertbeträge von \n\ninsgesamt 159'160 Franken für den neuen Fussweg erhoben. \n\n \n\nAm 2. Dezember 2019 reichte das Amt für Verkehr des Kantons Zürich (AfV) dem Bundesamt für \n\nStrassen (ASTRA) die Schlussabrechnung inkl. Schlussbericht über die Erstellung des Neugutwegs ein. \n\nMit Schreiben vom 7. Februar 2020 genehmigte das ASTRA die Schlussabrechnung. Insgesamt wurde \n\nein Bundesbeitrag (samt Teuerung und MwSt.) von 81'720 Franken ausbezahlt (zwei Akontozahlungen \n\nvon 37'000 Franken und 11'000 Franken sowie der Restbetrag von 33'720 Franken). \n\n \n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n4  \n\n \n\n  \n\nKreditabrechnung \n\nBerechnung Teuerung / Preisänderung \n\nDie Bauleitung ermittelte folgende Preisänderung zwischen April und Oktober 2016 gemäss \n\nSchweizerischem Baupreisindex, Grossregion Zürich, Sparte Tiefbau: +1.49 % \n\n \n\nKostenvoranschlag (exkl. MwSt.): Fr. 365'740.75 \n\nPreisänderung (exkl. MwSt.) Fr. 365'740.75 x 1.49 % = Fr. 5'449.55 \n\nMehrwertsteuer 7.7 % Fr. 5'449.55 x 7.7 % =  Fr. 419.60 \n\nPreisänderung (inkl. MwSt.) Fr. 5'869.15 \n\nBereinigter Objektkredit (inkl. MwSt.) Fr. 400'869.15 \n\n \n\nDie Kreditabrechnung der Gossweiler Ingenieure AG, datiert vom 4. Juni 2021, über den Neubau der \n\nFusswegverbindung Neugutweg, Wendeplatz Frohburgweg bis Zufahrt Neugut, weist Kosten von \n\n389'141 Franken (inkl. MwSt.) aus. Dies entspricht einer Kreditunterschreitung von Fr. 11'728.15 bzw. \n\n2.9 %. Nach Abzug der Einnahmen von 240'880 Franken verbleibt für die Stadt Bülach eine \n\nNettobelastung von 148'261 Franken. Im Buchhaltungsnachweis des Bereichs Finanzen vom 29. Juni \n\n2021 wird dies bestätigt. \n\n \n\nKostenübersicht (inkl. MwSt.): \n\n \n\n Kostenvoranschlag Ausführung Abweichung \n\n Fr. Fr. Fr. % \n\nGrund und Rechte 95'000.- 91'487.65 -3'512.35 -3.7 \n\nBauarbeiten 115'000.- 121'118.35 6'118.35 5.3 \n\nNebenarbeiten 85'000.- 52'029.60 -32'970.40 -38.8 \n\nTechnische Arbeiten 100'000.- 124'505.40 24'505.40 24.5 \n\nObjektkredit 395'000.- 389'141.- -5'859.00 -1.5 \n\nTeuerung 5'869.15    \n\nBereinigter Objektkredit 400'869.15 389'141.- -11'728.15 -2.9 \n\n \n\n  \n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n5  \n\n \n\n \n\nKontaktpersonen \n\nFür weitere Auskünfte steht gerne zur Verfügung:  \n\nDirk Kauffeld, Leiter Umwelt und Infrastruktur, 044 863 14 51, oder dirk.kauffeld@buelach.ch \n\n \n\n \n\nBehördliche Referentin: Stadträtin Andrea Spycher \n\n \n\n \n\n \n\nStadtrat Bülach \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nMark Eberli Lorenz Bönicke \n\nStadtpräsident Stadtschreiber-Stv. \n\n \n\n \n\n \n\n(SRB-Nr. 350) \n\n \n\n \n\nBeilagen: \n\n1. Gesamtabrechnung Gossweiler Ingenieure AG, Bülach, dat. 4. Juni 2021 \n\n2. Buchhaltungsnachweis Bereich Finanzen, dat. 29. Juni 2021 \n\n3. Situationsplan 1:200 des ausgeführten Bauwerks, dat. 2. Mai 2017 \n\n \n\n \n\n\n\nsat Butch ]\n\nRealisierung\n\nNeubau Fusswegverbindung Neugutweg\nWendeplatz Frohburgweg bis Zufahrtsweg Neugut\n\nTiefbauarbeiten\n\nGesamtabrechnung Konto-Nr. 6150.5010.00 / I NV00050 (alt 620.5010.217)\n\nBülach, 4. Juni 2021 / bl.2021 / Bac\n\n(C Gossweiler\n\nGossweiler Ingenieure AG\nSchaffhauserstrasse 55\n8180 Bülach\nTelefon 044 872 32 00\nwwwgOSweiler_Qm\n\n\n\nInhaltsverzeichnis\n\n1 Objektbeschrieb 3\n\n2 Kredit 4\n2.1 Teuerung/ Preisänderung 4\n\n3 Neugutweg 4\n3.1 Kostenvergleich 4\n3.2 Bundesbeiträge Agglomerationsprogramm 4\n3.3 Grundeigentümerbeiträge 5\n\n4 Termine 5\n\n5 Fotodokumentation 6\n\nAnhang 1: Rechnungszusammenstellung Neugutweg,\nKonto-Nr. 6150.5010.00 I INV000S0 (alt 620.5010.217)\n\n4.Juni2021\n\n7\n\n2/7\n\n\n\n1 Objektbeschrieb\n\nIm kommunalen Richtplan Verkehr, Fuss- und Wanderwege, genehmigt durch die Baudirektion des Kantons\nZürich vom 25. Februar 2011, ist zwischen dem Wendeplatz Frohburgweg und der Kernstrasse eine Fuss\nwegverbindung als "geplant" eingetragen. Diese Netzergänzung ist ebenfalls im kommunalen Gesamtver\nkehrskonzept vom Februar 2012 (FV Nr. 5) enthalten.\nIn Koordination mit dem Bauvorhaben auf dem Grundstück Nr. 8841 wurde nun zwischen dem Kehrplatz\nFrohburgweg und dem gemeinsamen Zufahrtsweg Neugut eine 55 m lange Fusswegverbindung erstellt. Die\ninsgesamt acht Treppenanlagen wurden mittels vorfabrizierten Treppen- und Kinderwagenelementen\nausgeführt.\nMit dem Bau der neuen Fusswegverbindung "Neugutweg" konnte neben dem Quartier Frohburg auch das\nWohnquartier Neugut/Kernstrasse direkt mit dem Bahnhof Bülach erschlossen werden.\n\n4.Juni2021 3/7\n\n\n\n2 Kredit\n\nAm 23. März 2016 hat der Stadtrat Bülach mit Beschluss Nr. 86 das Projekt "Neubau Fusswegverbindung\nNeugutweg", gestützt auf $ 15 Abs. 2 Strassengesetz, festgesetzt. Am 23. Mai 2016 bewilligte das Stadtpar\nlament Bülach den erforderlichen Objektkredit von Fr. 395'000.00.\n\n2.1 Teuerung/ Preisänderung\n\nFür die Berechnung der Preisänderung sind Folgende Grundlagen berücksichtigt worden:\n\n• Schweizerischer Baupreisindex, Grossregion Zürich, Sparte Tiefbau.\n• Genehmigter KV vom 23. Mai 2016 bzw. Objektkredit von Fr. 395'000.00; Indexstand vom April 2016 mit\n\n100.9 (Basis Oktober 2015 = 100).\n• Ausführungsende mit der Abnahme vom 20. Dezember 2016; Indexstand vom Oktober 2016 mit 102.4.\n• Indexentwicklung in Prozent (102.4- 100.9) / 100.9 = + 1.49%\n\nGemäss Kostenvoranschlag (exkl. MwSt.): Fr. 365'740.75\nPreisänderung (exkl. MwSt.): Fr. 365'740.75 x 1.49%= Fr. 5'449.55\nMwSt. 7.7%: Fr. 5'449.55 x7.79 = Fr. 419.60\nVerrechenbare Preisänderung (inkl. MwSt.): Fr. 5'869.15\nBereinigter Objektkredit (inkl. MwSt.): Fr. 400'869.15\n\n3 Neugutweg\n\n3.1 Kostenvergleich\n\nKredit Ausführung Abweichung Abweichung\n\nFr. Fr. Fr. %\n\nGrund und Rechte 95'000.00 91'487.65 -3'512.35 -3.7%\nBauarbeiten 115'000.00 121'118.35 6118.35 5.3%\nNebenarbeiten 85'000.00 52'029.60 -32970.40 -38.8 %\nTechnische Arbeiten 100'000.00 124'505.40 24'505.40 24.5%\n\nObjektkredit (inkl. MwSt.) 395'000.00 389'141.00 -5859.00 -1.5%\n\nTeuerung (Kap. 2.1) 5'869.15\n\nBereinigter Objektkredit (inkl. MwSt.) 400'869.15 389'141.00 -11'728.15 -2.9%\n\n3.2 Bundesbeiträge Agglomerationsprogramm\n\nAm 4. Juli 2016 unterzeichnete der Stadtrat Bülach die Finanzierungsvereinbarung betreffend Agglomerati\nonsprogramm des Bundes, 2. Generation. Unter der ID-Nr. 367 sind in Bülach für Langsamverkehrsmass\nnahmen Beiträge erhältlich.\n\nAm 2. Dezember 2019 hat das Amt für Verkehr des Kantons Zürich dem Bundesamt für Strassen (ASTRA) die\nSchlussrechnung inkl. Schlussbericht eingereicht. Mit Schreiben vom 7. Februar 2020 wurde die Schlussab\nrechnung durch das ASTRA genehmigt. Der definitive Bundesbeitrag inkl. Teuerung und MwSt. beläuft sich\nauf Fr. 81 '720.00.\n\n4. Juni2021 4/7\n\n\n\n3.3 Grundeigentümerbeiträge\n\nGestützt auf§ 62 lit. d Strassengesetz sind von den Grundeigentümern Mehrwertbeiträge erbracht worden.\nDie Grundeigentümerbeiträge wurden aufgrund des Perimeterplans vom 26. März 2014 und des Kostenvor\nanschlags vom 8. März 2016 festgelegt.\n\nFür den Erwerb des Neugutwegs wurde mit den Grundeigentümern ein reduzierter Landpreis von\nFr. 380.00/m2 vereinbart. Im Gegenzug bleibt den betroffenen Abtretungsgrundstücken die bauliche Aus\nnützung (Baumassenziffer) aufgrund der Grundstücksfläche vor der Landabtretung erhalten. Dies wurde bei\nden jeweiligen Grundstücken im Grundbuch angemerkt.\n\nEigentümer Kat-Nrn. Landerwerb Kosten Beiträge zugunsten Saldo zugunsten\ndurch Stadt Landerwerb Stadt Bülach Stadt Bülach\n\nRenovbau AG / Schneider & Kläusli 3224/ 3226 107 m' Fr. 40'660.00 Fr. 58'360.00 Fr. 17'700.00\n\nMilos Alincic 6492 54 m' Fr. 20'520.00 Fr. 24'820.00 Fr. 4'300.00\n\nMigros-Pensionskasse 3221 / 3222 / 3218 36 m Fr. 13'680.00 Fr. 64780.00 Fr. 51'100.00\n\nBerta Lisca Atzenweiler 6286 0m' Fr. Fr. 11'200.00 Fr. 11'200.00\n\nFritz Constantin Egger 3220 0m? Fr. Fr. Fr.\n\nTotal 197 m? Fr. 74'860.00 Fr. 159'160.00 Fr. 84'300.00\n\n4 Termine\n\n• Auftragserteilung Vorprojekt\n\n• Vorprojekt\n• Auflage gem. § 13 StrG\n• Orientierungsversammlung Eigentümer\n• Auftragserteilung für Projektierungsarbeiten\n\n• Meldung Strassenprojekt AN\n\n• Bauprojekt\n• Antrag und Weisung Stadtparlament\n• Genehmigung Objektkredit durch Stadtparlament\n\n• Baubeginn\n\n• Genehmigung Mutation\n\n• Tragdeckschicht\n• Abnahme Fussweg Neugutweg\n\n• Regelung Beiträge und Dienstbarkeitsverträge\n\n• Einreichen der Schlussrechnung durch AN\n\n• Genehmigung Schlussrechnung durch ASTRA\n\n20. März 2013\n2. Oktober 2013\n\n6. Dezember 2013 bis 17. Januar 2014\n26. Mai 2014\n\n13. Mai 2015\n\nJanuar 2016\n\n8. März 2016\n23. März 2016\n\n23. Mai 2016\n\nS. September 2016\n21. September 2016\n\n2. Dezember 2016\n\n20. Dezember 2016\n\nbis Dezember 2019\n\n2. Dezember 2019\n\n7. Februar 2020\n\n4. Juni 2021 5/7\n\n\n\n5 Fotodokumentation\n\nBülach, 4. Juni 2021\n\nGossweiler Ingenieure AG\nBauleitung\n\n4. Juni 2021 6/7\n\n\n\nNeubau Fusswegverbindung Neugutweg\nWendeplatz Frohburgweg bis Zufahrtsweg Neugut\nRealisierung\n\n(C Gossweiler\n\nAnhang 1: Rechnungszusammenstellung Neugutweg, Konto-Nr. 6150.5010.00 / INV00050 (alt 620.5010.217)\nBeleg Rechn. Unternehmer Arbeitsausführung Betrag MwSt. Total Grund und Bau Neben- Techn. Subv./\nNr. Datum Fr. Fr. Fr. Rechte arbeiten arbeiten Arberten Bertrage\n\nexkl. MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. mnkl. MwSt. inkl. MwSt inkL. MwSt. inkl. MwSt.\n6017 11.04.13 Amtliche Vermessung Kt ZH AV-Daten 433.50 34.70 468.20 468.20\n7156 24.04.13 Notariat und Grundbuchamt Bülach Grundbuchauszüge 486.00 0.00 486.00 486.00\n7157 18.0413 Gossweiler Ingenieure AG GIS-Daten 321.20 25.70 346.90 346.90\n18209 31.10.13 Gossweiler Ingenieure AG 1. TR, Apr -Sept 2013 20'550.15 1644.00 22 194.15 22 194.15\n20551 12.12.13 Zürcher Regionalzeitung AG ZUM, Siedlungsentwässerung 330.20 26.40 356.60 356.60\n20552 61213 Staatskanzlei, Zürich Amtsblatt-Mitteilung 27.80 2.20 30.00 30.00\n5043 11.04.14 Stadt Bülach Bearbeitungsgebühr 1 '064.80 85.20 1150.00 1150.00\n5849 29.04.14 Gossweiler Ingenieure AG Nachführung Vermessung. Mutation 1 '383.50 110.70 1494.20 1494.20\n10738 24.07.14 Gossweiler Ingenieure AG 2. TR, Okt 2013-Juni 2014 5'386.65 430.95 5'817.60 5'81760\n20150 22.12.14 Gossweiler Ingenieure AG 3. TR, Juli - Aug 2014 616.55 49.30 665.85 665.85\n14028 20.08.15 Gossweiler Ingenieure AG 4. TR, Mrz- Juli 2015 7944 30 635.55 8579.85 8'579.85\n22158 22.12.15 Stadt Bülach, Umwelt Rodung 854.25 68.35 922.60 922.60\n2890 23.02.16 Gossweiler Ingenieure AG 5. TR, Aug. 201 5- Jan 2016 15'730.95 1 '258.50 16'989.45 16 989.45\n9162 31.05.16 Gossweiler Ingenieure AG Mutation 1 '691.55 135.30 1826.85 1 '826.85\n12897 28.07.16 Gossweiler Ingenieure AG Schlussrechnung 4111.70 328.95 4440.65 4440.65\n16011 41016 Stadt Bülach, Umwelt Rodung 1390.25 111.20 1'501.45 1501.45\n16454 11.10.16 Stadt Bülach, Umwelt Hecke schneiden 153.75 12.30 166.05 166.05\n18051 191016 Franchetto AG Treppenelemente 15400.00 1 '232.00 16'632.00 16632 00\n18055 311016 Gossweiler Ingenieure AG Oienstbarkeitspläne 715.35 57.25 772 60 772.60\n18481 2.11.16 Hüppi AG Tiefbauarbeiten, 1. Akonto 47575.10 3 806.00 51/381.10 51381.10\nV/18731 14.11.16 Stadt Bülach, Abteilung U & I Admin. Aufwendungen 2014-2016 10 200.00 0.00 10'200.00 10200.00\n19657 21.11.16 Gossweiler Ingenieure AG 1. TR, Feb.-Okt 2016, Phase 5 20 139.80 1'611.20 21 '751.00 21 '751.00\n19661 2111 16 Gossweiler Ingenieure AG Grenzabsteckung 2'397.55 191.80 2589.35 2 589.35\n20080 11.11.16 Franchetto AG Treppenelemente 4 550.00 364.00 4'914.00 4 '914.00\n20078 1.1216 Gassmann AG Stützmauer 837.90 67.05 904.95 904 95\n20079 1.1216 Gassmann AG Verputz Sandsteinmauer 1 '810.65 144.85 1 '955.50 1'955.50\n22310 21.12.16 Stadt Bülach, Umwelt Hecke schneiden 145.25 11.60 156 85 156 85\n22601 21.1216 EKZ Eltop Demontage Wegbeleuchtung 120.00 9.60 129.60 129 60\n22602 22.12.16 EKZ Neubau Wegbeleuchtung 8'820.85 705.65 9526.50 9526 50\n23555 31.12 16 Hüppi AG Tiefbauarbeiten, 2. Akonto 48 '961.15 3916.90 52'878.05 52 878.05\n22791 141216 Utzinger Zäune Zaun 3 343.00 267.45 3'610.45 361045\n22971 16.01 .17 Utzinger Zäune Handlauf 6'077.95 486.25 6564.20 6564 20\n2207 15.02.17 Morf AG Markierung 360.25 28.80 389.05 389.05\n2208 16.02.17 ARGE Renovbau AG/ Schneider & Kläusli Investitionskosten-Anteil Kanal Neugut 5555.55 444.45 6'000.00 6'000.00\n3225 21.02.17 SSI Schäfer Shop Flexipfosten 106.90 8.55 115.45 115.45\n3547 28.02.17 Gossweiler Ingenieure AG Grenzabsteckung 1 '077.75 86.20 1163.95 1'163.95\n3548 28.02.17 Gossweiler Ingenieure AG 2. TR, Nov. 2016-Jan 2017, Phase 5 10'074.95 806.00 10'880.95 10'880.95\nD/1 639 17.03.17 Alincic-Schneebeli Milos 101.0000015 / 2017 RG, Landabtretung 19'000.00 1520.00 20 520.00 20520.00\nV/23427\n0/1639 17.03.17 Migros-Pensionskasse 101.0000016 /2017 RG, Landabtretung 12666.65 1/013.35 13680.00 13680.00\nV/23428\nD/1 639 17.03.17 ARGE Renovbau AG/ Schneider Kläusli 101.0000017 /2017 RG, Landabtretung 37648.15 301185 40 '660.00 40'660.00\nV/23429\n5457 6.04.17 ARGE Renovbau AG/ Schneider & Kläusli Investitionskosten-Anteil Kanal Neugut 4629.65 370.35 5 000.00 5'000.00\n5451 7.04.17 Notariat und Grundbuchamt, Bülach Dienstbarkeit Kat.Nr. 3218 288.90 23.10 312.00 312.00\n5452 7.04.17 Notariat und Grundbuchamt, Bülach Abtretung Kat.3223/Pfandentlassung 231.50 18.50 250.00 250.00\n5453 7.04.17 Notariat und Grundbuchamt, Bülach Abtret.K 3221/K.8840+K.3222/K.8840 421.30 33.70 455.00 455.00\n5454 7.04.17 Notariat und Grundbuchamt, Bülach Abtretung Kat. 8777+8779 189.80 15.20 205.00 205.00\n5455 7.04.17 Notariat und Grundbuchamt, Bülach Dienstbarkeit Kat. 3220 288.90 23.10 312.00 31200\n5664 28.03.17 Hüppi AG Tiefbauarbeiten, Schlussrechnung 15610.35 1248.85 16859.20 16859.20\n9496 21.04.17 Gossweiler Ingenieure AG Nachführung Vermessung 5666 50 453.30 6'119.80 6'119.80\n8200 12.05.17 Stadt Bülach, Umwelt Ansäen 938.75 75.1 O 1 '013.85 1 '013.85\n9499 2006.17 Gossweiler Ingenieure AG Nachführung Leitungen 184.20 14.75 198.95 198.95\n10160 27.06.17 Früh Zäune Zaunarbeiten 638.35 51.05 689.40 689.40\n17085 1110.17 Gossweiler Ingenieure AG 3. TR, Feb.- Sept 2017, Phase 5 4'717.95 377.45 5 095.40 5 095.40\nVn22266 10.01 .18 Stadt Bülach, Abteilung U & I Admin. Aufwendungen 2017 4129.50 000 4129.50 4129.50\n1917678 3.10.19 Gossweiler Ingenieure AG Schlussrechnung 3425.20 263.75 3 688.95 3 688.95\nTota I Brutto 361'422.70 27718.30 389'141.00 91'487.65 121'118.35 52'029.60 124'505.40 0.00\n\ngemäss Kostenvoranschlag vom 8. Marz 2016 365 740.75 29259.25 395 000.00 95 000.00 115000.00 85'000.00 100 000.00 0.00\nTeuerung gem. Kap 2.1 5'869.15 1411.57 1708.74 1262.98 1485.86 0.00\n\nBereinigter Kredit 400869.15 96411.57 116708.74 86 262.98 101485.86 0.00\nMinder-/Mehrkosten -11728.15 4 923.92 4409.61 -34233.38 23'019.54 0.00\n\n-2.9% -5.2 % 3.8% -40.3 % 23.0 %\n\nbl.2021_Gesamtabrechnung_GR_21 0604.doc\n4. Juni 2021/ Bac 7/7\n\n\n\nStadt Bulach\n\nKreditabrechnung\nNeugutweg, Frohburgweg bis Neugut\nNeubau Fussweg\n\n0 Abrechnung\n\nGossweiler Ing. AG, Bulach\nAbrechnung vom 4. Jun 2021\n\n389'141.00\n\nKredit bereinigt\n\nGemeinderat, Beschluss von 23. Mai 2016\nTeuerung\n\n400'869.15\n\n395'000.00\n5'869.15\n\n€ Kreditunterschreitung 2.90/o 11'728.15\n\no Einnahmen\n\nBeitrage der Grundeigentumzr\nBeitrag Bundesamt fur Strassen (ASTRA)\nBundesbeitrag aus Infrastruktrfonls: Agglomerationsprogramm,\n\nRealisierung Aufwertung Langeamerkehr\n\ngem. Finanzierungsvereinbarur g vc 1. Juli 2016 und Genehmigung vom 07.02.2020\n\n240'880.00\n\n159'160.00\n81 '720.00\n\no Buchhaltungsnachweis\n\nAr Konto Betrag\n\n389'141.00\nIR INV00050 389'141.00\n\n240'880.00\nIR INV00050 240'880.00\n\n148'261.00]\n\nStadt Blach\n\n,\nNettobelastung\n\nEinnahmen\n2017 - 2020\n\nAusgaben\n2013 - 2020\n\nJahr\n\nStadt Bulach/Finanzen\n29.06.2021\nG:\\1bu\\kredite\\bauabrechnungen\\pendent\\N 2ugutweg_Frohburgweg bis Neugut_Neubau Fussweg_INV00050.xlsx\n\n\n\nProjekt HochbauProjekt Hochbau\n\n734\n\n742\n\n5149\n\n3558\n3559\n\n2766\n\n45\n\n2106\n\n2353\n\n1014\n\n838\n\n758\n\n2108\n\n8839\n\n6288\n\n8841\n\n6286\n\n8\n8\n4\n0\n\nFrohburgweg\n\n3\n\n8\n\n6\n\n11\n\n13\n\n9\n\n17\n\n22\n\n20\n\n20a\n96b\n\n19\n\nSwisscom 2 K55\n\n1\n K\n\n5\n5\n\na.B.a.B.\na.B.\n\nE\nW\n\nSwisscom 2 K55\n\n1\n K\n\n5\n5\n\nC\nentub ø 300 >\n\n-10.65 m\n-    14.5\n\na.B.a.B.\na.B.\n\nPE 50 in SR\n\nWL GD DN 125\n\nG\nD\n\n D\nN\n\n 1\n2\n5\n\nE\nW\n\nPE 50 in SR\n\nWL GD DN 125\n\nG\nD\n\n D\nN\n\n 1\n2\n5\n\nC\nentub ø 300 >\n\n-10.65 m\n-    14.5\n\nK55\n\nHecke\n\nHecke H\ne\nc\nk\ne\n\nContainer\n\nHecke\n\nHecke H\ne\nc\nk\ne\n\nContainer\nB27.5.9\n\nD = 432.96\n\nA = 430.51\n\nS = 430.51\n\nB27.5.8\n\nD = 433.00\n\nE = 429.51\n\nA = 429.50\n\nS = 429.51\n\nB27.5.7\n\nD = 430.00\n\nE = 429.03\n\nA = 429.02\n\nS = 429.03\n\nMW  250 BS  -59.01-  16.9 >\n\nM\nW\n\n  \n3\n0\n0\n B\n\nS\n  \n-2\n\n4\n.4\n\n5\n- \n\n 1\n6\n.4\n\n \n>\n\nV 125 GD 1980\n\nV\n 1\n\n2\n5\n G\n\nD\n 1\n\n9\n7\n4\n\nV 100 GG 1962\n\nV 125 GD 1980\n\nV\n 1\n\n2\n5\n G\n\nD\n 1\n\n9\n8\n0\n\n182\n\n183\n\n174\n\n0.15 m\n\n0\n.1\n\n5\n m\n\n?\n\nK\n3\n6\n\nZ\n4\n\nZ\n4\n\nZ\n4\n\nZ\n4\n\nø\n4\n0\n\nø\n4\n0\n\nø40\n\nø40\n\nø40\n\n0.15 m\n\n0\n.1\n\n5\n m\n\n?\n\nK\n3\n6\n\nZ\n4\n\nZ\n4\n\nZ\n4\n\nZ\n4\n\nP 110 2008 MD\n\nP 110 2008 MD\n\n1159\n\n1073\n\nMW STZ 150\n\nSN\n\nS\nN\n\nV\n\nK\n\n \n\n1\n\n0\n\nB27.5.6\n\nD = 429.69\n\nE = 428.62\n\nA = 428.49\n\nS = 428.56\n\nB27.5.9\n\nD = 432.96\n\nA = 430.51\n\nS = 430.51\n\nB27.5.8\n\nD = 433.00\n\nE = 429.51\n\nA = 429.50\n\nS = 429.51\n\nB27.5.7\n\nD = 430.00\n\nE = 429.03\n\nA = 429.02\n\nS = 429.03\n\nMW  250 BS  -59.01-  16.9 >\n\nM\nW\n\n  \n3\n0\n0\n B\n\nS\n  \n-2\n\n4\n.4\n\n5\n- \n\n 1\n6\n.4\n\n \n>\n\nV 125 GD 1980\n\nV\n 1\n\n2\n5\n G\n\nD\n 1\n\n9\n7\n4\n\nV 100 GG 1962\n\nV 125 GD 1980\n\nV\n 1\n\n2\n5\n G\n\nD\n 1\n\n9\n8\n0\n\n182\n\n183\n\n174\n\n0.15 m\n\n0\n.1\n\n5\n m\n\n?\n\nK\n3\n6\n\nZ\n4\n\nZ\n4\n\nZ\n4\n\nZ\n4\n\nø\n4\n0\n\nø\n4\n0\n\nø40\n\nø40\n\nø40\n\n0.15 m\n\n0\n.1\n\n5\n m\n\n?\n\nK\n3\n6\n\nZ\n4\n\nZ\n4\n\nZ\n4\n\nZ\n4\n\nP 110 2008 MD\n\nP 110 2008 MD\n\n1159\n\n1073\n\nMW STZ 150\n\nSN\n\nS\nN\n\nV\n\nK\n\n \n\n1\n\n0\n\nB27.5.6\n\nD = 429.69\n\nE = 428.62\n\nA = 428.49\n\nS = 428.56\n\n2.50\n\n2.50\n\n2\n.5\n\n0\n\nP\nP\n\n ø\n1\n6\n0\n  \n >\n\nPP ø160   >\n1 P\n\nE 6\n0\n\nK\na\nn\nd\ne\nla\n\nb\ne\nr n\n\ne\nu\n\nK\na\nn\nd\ne\nla\n\nb\ne\nr n\n\ne\nu\n\nKandelaber neu\n\nSNSN\n\n2.50\n\n2.50\n\n2\n.5\n\n0\n\nSNSN\n\nP\nP\n\n ø\n1\n6\n0\n  \n >\n\nPP ø160   >\n\nD= 431.72\n\nA\n\n=\n\n \n\n4\n\n3\n\n0\n\n.\n\n7\n\n3\n\nSS 600/800\n\nSS 600/800\n\nD\n\n=\n\n \n\n4\n\n2\n\n8\n\n.\n\n6\n\n9\n\nE\n\n=\n\n \n\n4\n\n2\n\n7\n\n.\n\n6\n\n7\n\nA\n\n=\n\n \n\n4\n\n2\n\n7\n\n.\n\n6\n\n2\n\nSS 600/800\n\nS\nN\n\nS\nN\n\nSS 600/800\n\nD\n\n=\n\n \n\n4\n\n2\n\n4\n\n.\n\n9\n\n4\n\nE\n\n=\n\n \n\n4\n\n2\n\n3\n\n.\n\n7\n\n4\n\nA= 423.69\n\nBUNBUN BUNBUN\n\nBUNBUN\n\nS\nN\n\nS\nN\n\nD= 421.65\n\nE\n\n=\n\n \n\n4\n\n2\n\n0\n\n.\n\n3\n\n3\n\nA\n\n=\n\n \n\n4\n\n2\n\n0\n\n.\n\n2\n\n8\n\n1\n P\n\nE\n 1\n\n0\n0\n\n1 P\nE 6\n\n0\n\n1 PE 100\n\nK\na\nn\nd\ne\nla\n\nb\ne\nr n\n\ne\nu\n\nK\na\nn\nd\ne\nla\n\nb\ne\nr n\n\ne\nu\n\nS\nN\n\nS\nN\n\nK55\n\nKandelaber neu\n\nV\ne\nrb\n\nu\nn\nd\ns\nte\n\nin\ne\n\nVerbundsteine\n\nVerbundsteine\n\nV\ne\nrb\n\nu\nn\nd\ns\nte\n\nin\ne\n\n2.0%\n\n2\n.0\n\n%\n\n2\n.0\n\n%\n\n2.0%\n\nParkplatz\n\nParkplatz\n\nP\na\nrk\n\np\nla\n\ntz\n\n1\n\n2\n3\n\n2.0%\n\n2\n.0\n\n%\n\n2\n.0\n\n%\n\n2.0%\n\nParkplatz\n\nParkplatz\n\nP\na\nrk\n\np\nla\n\ntz\n\n1\n\n2\n3\n\nG2017 0502rit\n\nSituation 1:200\n\nN\n\nO\n\nS\n\nW\n\nFormat:\n\nPlan-Nr. erstellt\n\nDatum Vis. Datum\n\ngeprüft+freigegeben\n\nVis.\n\nrev.\n\nrev.\n\nDateiname:\n\nGossweiler\n\nSituation 1:200\n\n02.05.2017\n\n30 x 84\n\n7.0 cm\n\nOberbau:\n\nTotal Oberbau Fussweg:\n\n40.0 cm\n\n47.0 cm\n\nWendeplatz Frohburgweg - Zufahrtsweg Neugut\n\nGossweiler Ingenieure AG\n\nSchaffhauserstrasse 55\n\n8180 Bülach\n\nTelefon 044 872 32 00\n\nwww.gossweiler.com\n\nAC TDS 16 N\n\nNeubau Fusswegverbindung Neugutweg\n\n02.05.2017 BacRit\n\nbl2021_sit_200_A.dgn\n\nAusgeführtes Bauwerk\n\n1A\n\nRC Kiesgemisch B 0/45\n\nAusführungsdaten:\n\nAusführung:\n\nDeckbelag:\n\nUnternehmer:AC 8N\n\nAC TDS 16 N\n\n3.0 cm\n\n7.0 cm\n\nSickerleitung am\n\nTreppenfuss PP 100\n\nSeptember bis Dezember 2016\n\nDezember 2016\n\nHüppi AG, Bülach\n\nBülach, 02. Mai 2017 / Bl.2021\n\nDer  Eintrag der  Werkleitungen   bietet   keine\n\nGewähr bezüglich Vollständigkeit und genauer\n\nLage.  Im  Bereich  der dargestellten Leitungen\n\nkönnen   auch   mehrere   Rohre  neben-  oder\n\nübereinander verlaufen. Die genauen Angaben\n\nsind bei den Werkeigentümern  einzuholen. \n\nbestehend\n\nLegende\n\nTreppe\n\nGrünflächen\n\nAnpassungen\n\nSchmutzwasser\n\nElektrizität\n\nWasser\n\nTV\n\nGas\n\nStrasse\n\nEntwässerung\n\nGehweg\n\nSickerrohr\n\nFremdprojekte\n\nausgeführt\n\n\n\tbl2021_sit_200_A\n\n