text: \n \n \n \n \n \n\nGEMEINDERAT \n\n \n  \n\nAn den Einwohnerrat \nNeuhausen am Rheinfall \n\n \n\n \n\n \n\nNeuhausen am Rheinfall, 17. Mai 2016 \n\n \n\n \n\n \n\nBericht und Antrag \nbetreffend \nSanierung und Erweiterung des Schulhauses Kirchacker \n\n \n\n \n\nSehr geehrte Frau Einwohnerratspräsidentin \n\nSehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte \n\n \n\n \n\nI. Zusammenfassung \n\nDie Gemeinde Neuhausen am Rheinfall hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt. Das Wachs-\n\ntum und die Veränderung der Einwohnerstruktur haben einen relevanten Einfluss auf den Bedarf an \n\nSchulraum. Im Besonderen sind Familien mit kleinen Kindern nach Neuhausen gezogen. Dies ist an \n\nder Anzahl Kindergärten erkennbar. So wurden 2010 noch acht Kindergärten benötigt, im Jahre \n\n2014 wurde der elfte Kindergarten als Provisorium im Postgebäude eröffnet. Die grössere Anzahl \n\nkleiner Kinder ist auf den folgenden Stufen erst in den kommenden Jahren spürbar.  \n\n \n\nDie angedachten zukünftigen Bauprojekte im Neuhauser Zentrum werden Auswirkungen auf die \n\nSchülerzahlen haben. Neubauten, Sanierungen oder Umnutzungen mit zusätzlicher Wohnkapazität \n\nwerden in Zukunft entsprechend zusätzlichen Schulraumbedarf fordern. Obwohl die Schülerzahlen \n\nsehr volatil sind, kann von steigenden Schülerzahlen ausgegangen werden. \n\n \n\nJunge Familien fordern vermehrt eine Tagesbetreuung der Kinder. Sind beide Elternteile auch nur \n\nteilweise im Berufsleben tätig, sind Betreuungsangebote für die Kinder ein wichtiges Entscheidungs-\n\nkriterium für die Wahl des Wohnortes. Mit einer Tagesschule kann ein modernes, familienfreundli-\n\nches Betreuungsangebot realisiert werden und die Attraktivität der Schule und der Gemeinde Neu-\n\nhausen am Rheinfall als Wohnort wird erhöht.  \n\n \n\nDas Schulhaus Kirchacker ist in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Insbesondere die feuerpoli-\n\nzeilichen Voraussetzungen sind seit langem nicht mehr erfüllt. Die Schülerzahlen verlangen nach \n\nmehr Schulraum, was im bestehenden Gebäudevolumen nicht mehr abgedeckt werden kann, wes-\n\nhalb ein Anbau erforderlich ist. In einem Studienauftrag mit sieben Teilnehmern schwang das Projekt \n\ndes Teams Caruso St John / antón & ghiggi obenaus. Die Entwicklung des Vorprojekts begleiteten \n\n\n\nBericht und Antrag an den Einwohnerrat  Seite 2 von 18 \nbetreffend Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Kirchacker \n\nnicht nur das Schul- und das Baureferat, sondern auch Vertreterinnen und ein Vertreter der Kinder-\n\ngärten sowie des Schulhauses Kirchacker. Die vorgebrachten Wünsche und Anregungen wurden, \n\nsoweit diese als sinnvoll und richtig erachtet wurden, aufgenommen. \n\n \n\nDas bisherige Schulhaus Kirchacker wird saniert, wobei die vorhandene Struktur erfreulicherweise \n\nübernommen werden kann. Der Anbau tritt zurückhaltend auf, wodurch das bestehende Gebäude \n\numso mehr zur Geltung kommt. Im Tiefparterre kann ein Doppelkindergarten untergebracht werden. \n\nDer Aussenraum kann so gestaltet werden, dass er ebenerdig von der Kindergartenebene aus er-\n\nreicht werden kann. Die Kosten belaufen sich auf brutto Fr. 19.7 Mio., wobei mit einer Subvention \n\ndes Kantons von rund 20 % gerechnet werden darf. Da diese aber noch nicht definitiv feststeht, \n\nmuss über einen Bruttokredit abgestimmt werden. Die nun vorliegende Kostenschätzung basiert auf \n\neinem Vorporojekt und weist damit eine Kostenungenauigkeit von +/- 15 % auf. Aufgrund des fort-\n\ngeschrittenen Planungsstands geht der Gemeinderat davon aus, dass ein Kostenplus von lediglich \n\n10 % verantwortbar ist, weshalb der den Stimmbürgerinnen und und Stimmbürgern vorzulegende \n\nKreditbetrag Fr. 21.670 Mio. beträgt. Auf eine Objektsteuer kann verzichtet werden. Offen ist, ob \n\nallenfalls der ordentliche Steuerfuss um 1 bis 2 % angehoben werden muss, was aber erst mit dem \n\nBudget 2018 zu entscheiden ist. \n\n \n\n \n\nII. Kindergarten und Schule \n\n \n\n1. Schülerzahlen / Raumbedarf \n\nDer Bedarf an Schulraum ist nicht ganz genau vorhersehbar, die Anzahl Schulklassen ist nicht immer \n\naus der Anzahl von Schülern eruierbar. Die Schullaufbahnen sind unterschiedlich, Vorgaben wie \n\nKlassengrössen oder Integrative Schulform werden vom Erziehungsdepartement vorgegeben und \n\nhaben merkliche Auswirkungen auf den Raumbedarf. Zusätzlich sind spezielle Klassenformen mit \n\nkleinen Schülerzahlen möglich, zum Beispiel Einschulungsklassen, Kleinklassen auf der Oberstufe \n\noder die Werkklasse. Dennoch sind vernünftige Aussagen zur kurz- und mittelfristigen Entwicklung \n\nund der daraus resultierenden Bedarfsveränderung möglich. \n\n \n\nDie Schülerzahlen und die Anzahl Klassen stellen sich in den Jahren 2011 bis 2015 wie folgt dar: \n\n \n \n\n  \n\n\n\nBericht und Antrag an den Einwohnerrat  Seite 3 von 18 \nbetreffend Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Kirchacker \n\nFür diese Anzahl Schülerinnnen und Schüler wurden folgende Klassenzahlen benötigt: \n\n \n \n\nDie Zunahme der Kinder im Kindergarten und auf der Unterstufe wurde durch die Abnahme der \n\nSchülerzahlen auf der Oberstufe kompensiert. Dadurch wurden in den letzten Jahren nur unwesent-\n\nlich mehr Schulzimmer benötigt. Diese Kompensation wird in naher Zukunft nicht mehr stattfinden. \n\nDie Schulhäuser Rosenberg, Gemeindewiesen I und II sowie Kirchacker sind aktuell sehr gut aus-\n\ngelastet. Ungenutzter Schulraum steht nicht mehr zur Verfügung. Um den absehbaren Anforderun-\n\ngen gerecht zur werden, muss dringend zusätzlicher Schulraum erstellt werden. Bleiben auf der \n\nKindergartenstufe die Schülerzahlen konstant, werden bis ins Jahre 2020 über 1'100 Schüler die \n\nSchule in Neuhausen besuchen. \n\n \n\nBis 2018 sind die Schülerzahlen über die gemeldeten Einwohnerzahlen absehbar. Bleiben danach \n\ndie Schülerzahlen konstant, wird sich der Bedarf wie folgt entwickeln:  \n\n \n\n \n\nUnd die zu erwartende Klassenzahlen sind: \n\n \n\n\n\nBericht und Antrag an den Einwohnerrat  Seite 4 von 18 \nbetreffend Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Kirchacker \n\nZusätzlicher Schulraum von mindestens zwei Klassenzimmern wird ab Sommer 2019 (Schuljahr \n\n2019/2020) benötigt. Dieser Schulraum kann mit den bestehenden Schulhäusern nicht abgedeckt \n\nwerden. Bis zur Fertigstellung des Kirchackeranbaus muss dies mit einem zusätzlichen Provisorium \n\nüberbrückt werden. \n\nFür die Bauphasen Kirchacker und Kindergarten Unterdorf besteht kein Reserveplatz in den vorhan-\n\ndenen Schulhäusern Rosenberg, Gemeindewiesen I und II. \n\nDie Situation ab 2020 hängt vom Zuwachs bei der Schülerzahl ab. Bleiben die aktuell hohen Ge-\n\nburtszahlen beziehungsweise die hohe Zahl an Zuzügern mit Kindern im Schulalter bestehen, \n\nmüsste weiterer Schulraum geschaffen werden.  \n\n \n\n \n\n2. Kindergarten \n\nDie Gemeinde Neuhausen am Rheinfall weist erfreulicherweise wieder einen höheren Anteil an Kin-\n\ndern auf. Die Neuhauser Schulen sind daher langsam aber stetig am Wachsen. Dies zeigt sich ins-\n\nbesondere auch an der steigenden Zahl von Kindergartenkindern, die jeweils im Sommer einge-\n\nschult werden. Um die steigenden Kinderzahlen aufnehmen zu können, wurden in den vergangenen \n\nJahren zusätzliche Kindergärten eröffnet beziehungsweise Kindergartenprovisorien geschaffen. \n\nZum einen das Provisorium Schönegg, für diejenigen Kindergartenkinder, die die Krippe besuchen, \n\num so den Bustransport zwischen der Kinderkrippe und dem Waldpark-Kindergarten aufzuheben, \n\nund zum anderen das Provisorium Post, um die in Zentrumsnähe wohnenden Kinder aufzunehmen. \n\n \n\nAktuell (Schuljahr 2015/2016) werden elf Kindergärten an den folgenden Standorten betrieben: \n\n Charlottenfels, zwei Kindergärten \n\n Rosenberg, zwei Kindergärten \n\n Schönegg, ein Kindergarten (Provisorium) \n\n Waldpark, zwei Kindergärten \n\n Rhenania, ein Kindergarten \n\n Rheingold, zwei Kindergärten \n\n Post, ein Kindergarten (Provisorium) \n\n \n\nAb dem Schuljahr 2016/2017 kann, bedingt durch eine ausserordentlich hohe Anzahl von Rückstel-\n\nlungen von Kindergartenkindern, das Provisorium Schönegg vorübergehend stillgelegt werden. Ab \n\ndem Schuljahr 2017/2018 wird dieses Provisorium aber wieder benötigt, da nebst den ordentlichen \n\nEintritten in den Kindergarten die zurückgestellten Kinder zusätzlich eingeschult werden müssen. \n\nDie mittelfristigen Schülerzahlberechnungen der Schulen Neuhausen am Rheinfall, basierend auf \n\nden Geburtszahlen der Einwohnerkontrolle, gehen davon aus, dass bis und mit dem Schuljahr \n\n2018/2019 elf Kindergärten benötigt werden. Aufgrund der aktuellen Verteilung der kindergarten-\n\npflichtigen Kinder werden in Zentrumsnähe vier Kindergärten benötigt.  \n\nMit der Integration von zwei Kindergärten im Projekt Kirchacker können diese Anforderungen ideal \n\numgesetzt werden. Zudem können die Provisorien Post und Schönegg dadurch abgelöst werden. \n\nDiese Lösung ermöglicht im Weiteren die Beschulung in der Tagesschule bereits ab dem Kinder-\n\ngartenalter.  \n\n \n\n \n\n\n\nBericht und Antrag an den Einwohnerrat  Seite 5 von 18 \nbetreffend Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Kirchacker \n\n3. Schule \n\nDie hohe Zahl eingeschulter Kindergartenkinder beeinflusst in der Folge in den nächsten neun Jah-\n\nren die Schülerzahlen der Schulen Neuhausen am Rheinfall. In der vergangenen Zeit und momentan \n\nkann diese Zunahme von Schülerinnen und Schüler noch durch die Erhöhung der durchschnittlichen \n\nKlassengrösse aufgefangen werden. In den kommenden Jahren wird dies wegen des Erreichens \n\nder Maximalbelegung der Klassen nicht mehr möglich sein. Diese steigenden Schülerzahlen erfor-\n\ndern zusätzlichen Schulraum. Da die Schulhäuser Rosenberg und Gemeindewiesen I und II bereits \n\nvoll belegt sind, sollen insgesamt sechs neue Klassenzimmer in Zentrumsnähe erstellt werden. Dies \n\nermöglicht zusätzlich auch eine Entlastung der vollbelegten Schulhäuser Rosenberg und GW I, um \n\nder in Zukunft auch dort steigenden Schülerzahlen Rechnung zu tragen. Zudem entspricht das Kirch-\n\nackerschulhaus nicht mehr den aktuellen Vorstellungen von modernem Schulraum. Es gibt keine \n\nGruppenzimmer; die Lehrerzimmer und die Infrastruktur entsprechen nicht mehr den heutigen An-\n\nforderungen.  \n\nDie Sanierung des bestehenden Schulhauses ermöglicht die Schaffung zeitgerechter Schulräume. \n\nDurch den Anbau werden nebst zusätzlichen Schulzimmern auch Räume für die zukünftige Tages-\n\nschule geschaffen. Somit werden die Schulen Neuhausen auch den neuen, zurzeit im Kantonsrat \n\nverhandelten Anforderungen an eine schulergänzende Tagesstruktur vollumfänglich genügen kön-\n\nnen. Die Gemeinde Neuhausen bietet bereits heute mit Mittagstisch, Kinderhort und Aufgabenhilfen \n\nin den Schulhäusern einige Module einer neuzeitlichen Tagesstruktur an. Diese Angebote sind je-\n\ndoch räumlich getrennt und sind somit nicht gut kombinierbar.  \n\nMit der Einführung einer Tagesschule werden der Schülerhort sowie der vom Verein Mittagstisch \n\nNeuhausen am Rheinfall betriebene Mittagstisch in die Tagesschule integriert. Somit können kos-\n\ntenrelevante Synergien genutzt werden. Zum Betrieb der Tagesschule wird der Gemeinderat zu ge-\n\ngebener Zeit eine separate Vorlage vorlegen. Vorläufige Berechnungen zeigen, dass der Betrieb \n\nder Tagesschule voraussichtlich mit den gleichen Kosten für den heutigen Mittagstisch und den Hort \n\nmöglich sein sollte. Eine genaue Kostenberechnung ist noch nicht möglich, da sich die kantonalen \n\nVorgaben noch in Arbeit befinden. \n\nDer künftige Raumbedarf und das Angebot einer Tagesschule kann durch die Sanierung und den \n\nAnbau des Schulhauses Kirchacker, aus heutiger Sicht, vollumfänglich erfüllt werden. \n\n \n\n \n\nIII. Bau \n\n \n\n1. Ausgangslage \n\nBereits mit dem Projekt «arc actuel» wurde unter anderem das Gebiet «Gemeindehaus/Werk-\n\nhof/Rhyfallhalle» als Teilprojekt näher untersucht. Die städtebauliche Analyse ergab, dass das Areal \n\ndurch zusätzliche Nutzungen für Wohnen und Arbeiten aufgewertet werden kann. Andererseits \n\nzeigte sich, dass auch die Beibehaltung des heutigen Zustands mit erheblichen Kosten verbunden \n\nist, die im Gegensatz zu einer Neuinvestition keine positiven volkswirtschaftlichen Folgeeffekte mit \n\nsich bringt (vgl. dazu ausführlich Bericht zur Kenntnisnahme vom 12. Februar 2013, S. 7). \n\n \n\n \n\n2. Kosten Studienauftrag \n\nFür den Studienauftrag, mit dem die städtebauchliche Nutzung entwickelt, zugleich aber auch eine \n\nkonkrete Idee für das Schulhaus Kirchacker entwickelt werden sollte, sprach der Einwohnerrat am \n\n\n\nBericht und Antrag an den Einwohnerrat  Seite 6 von 18 \nbetreffend Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Kirchacker \n\n23. Januar 2014 einen Projektierungskredit (vgl. dazu Bericht und Antrag betreffend Projektierungs-\n\nkredit für die teilweise Neunutzung des Areals Kirchacker vom 17. Dezember 2003). Zudem konnte \n\ndas Planungsreferat einen Beitrag der Genossenschaft Migros Ostschweiz vertraglich sichern und \n\nerreichen, dass die noch freien Mittel des Projekts «arc actuel» für diesen Studienauftrag verwendet \n\nwerden konnten (vgl. dazu Bericht zur Kenntnisnahme betreffend Finanzierung Studienauftrag für \n\ndie teilweise Neunutzung des Areals Kirchacker vom 28. Oktober 2014). Die Kosten dieses Studi-\n\nenauftrags von insgesamt Fr. 493'734.40 musste die Gemeinde daher lediglich im Umfang von \n\nFr.196'553.60 (Gemeindeanteil an arc actuel von Fr. 83'809.50 sowie Kosten Studienauftrag netto \n\nnach Übertrag arc actuel von Fr. 112'744.10) selbst tragen: \n\n \n\nKontonummer/ \nOrgan \n\nBeschreibung Beschlussdatum Einzelbetrag Total \n\n   Franken \n\nINV0002 Verlagerung Werkhof 20'448.70  \n\nIV0008 KIA Schulanlage, Sanierung 412'759.30  \n\nINV0109 Investorenwettbewerb Teilprojekt 3 60'526.40  \n\n Kosten Studienauftrag brutto  493'734.40 \n\n Beteiligung Migros  - 160'990.30  \n\n Kosten Studienauftrag netto  332'744.10 \n\nEinwohnerrat Übertrag arc actuel 28. Oktober 2014 -220'000.00  \n\n Gemeindeanteil arc actuel (8/21) Fr. 83'809.50   \n\n Kosten Studienauftrag netto nach Übertrag arc actuel 112'744.10 \n\nGemeinderat Kreditbeschluss  18. Dezember 2012 - 20'000.00  \n\nGemeinderat Kreditbeschluss 18. Dezember 2012 - 20'000.00  \n\nGemeinderat Kreditbeschluss 19. März 2013 - 87'000.00  \n\nEinwohnerrat Kreditbeschluss 23. Januar 2014 - 200'000.00  \n\n nicht gebrauchter Kreditbetrag  - 214'255.90 \n\n \n\nDie von der Genossenschaft Migros Ostschweiz, dem Bund und dem Kanton Schaffhausen zuge-\n\nsagten Beiträge sind fristgerecht eingegangen. \n\n \n\n \n\n3. Ablauf des Studienauftrags \n\n3.1 Kernelemente \n\nDer Gemeinderat hat für den Studienauftrag mit Beschluss vom 17. Dezember 2013 folgende Rah-\n\nmenbedingungen und Eckwerte genehmigt, die sinngemäss in den Studienauftrag eingeflossen \n\nsind: \n\n \n\na) Der Werkhof wird verlegt. Dabei steht vorab das Gebiet Rundbuck als neuer Standort zur Dis-\n\nkussion (In der Zwischenzeit haben sich erfreulicherweise weitere Alternativen ergeben.). \n\n \n\nb) Eine Verlegung der Gärtnerei wird dazu parallel geprüft und soweit möglich umgesetzt. \n\n \n\nc) Die Feuerwehr bleibt auf dem Areal Kirchacker. \n\n \n\nd) Die Gemeindeverwaltung wird in einem Gebäude zusammengefasst. Die Verwaltungspolizei \n\nsowie die Gemeindebibliothek sollen ebenfalls auf dem Areal Kirchacker untergebracht werden.  \n\n \n\n\n\nBericht und Antrag an den Einwohnerrat  Seite 7 von 18 \nbetreffend Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Kirchacker \n\ne) Alle Gebäude auf dem Areal Kirchacker können bei einer Gesamtüberbauung abgerissen wer-\n\nden. Die vorhandenen Gebäude dürfen aber erhalten und weiter- oder umgenutzt werden. \n\n \n\nf) Die privat zu nutzenden Gebäude oder Gebäudeteile auf dem Areal Kirchacker werden im Bau-\n\nrecht abgegeben. Die Gemeinde tritt nicht als Investorin auf. \n\n \n\ng) Für die private Nutzung sind Ladenflächen sowie rund 48 Wohnungen vorzusehen. Dabei sind \n\ninsbesondere altersgerechte Wohnungen denkbar. \n\n \n\nh) Das neue Projekt muss einen Ersatz für den Platz für alli in der Grösse von rund 850 m2 vorse-\n\nhen, wovon rund 300 m2 so auszugestalten sind, dass ein Witterungsschutz besteht. \n\n \n\ni) Der private Investor hat in einer Tiefgarage wenigstens 60 öffentliche Parkplätze vorzusehen. \n\n \n\nDas detaillierte Programm spiegelte die Raumbedürfnisse der Verwaltung sowie der Schule wider \n\nund enthielt auch die Anforderungen der Genossenschaft Migros Ostschweiz. \n\n \n\n \n\n3.2 Jury \n\nDie Jury setzte sich wie folgt zusammen: \n\n \n\na) Fachpreisrichterinnen und Fachpreisrichter: \n\nFritz Schumacher, dipl. Arch. ETH, Stadtplaner SIA, Vorsitz \n\nKantonsbaumeister Basel-Stadt 1994 - 2014 (ehemaliger Leiter des Hochbau- und Planungsamts \n\nBasel-Stadt. Mitglied SIA, Mitglied BSA, Vorstand Kunsthalle, Mitglied Kunstkredit, Stiftungsrat For-\n\nschung Planungswettbewerbe) \n\n \n\nRita Illien, dipl. Landschaftsarchitektin FH / BSA, Mitglied \n\nMitglied Stadtbildkommission Schaffhausen \n\n \n\nKatrin Jaggi, dipl. Arch. ETH / SIA, Mitglied \n\nSelbständige Expertin in den Bereichen Planung, Städtebau, Architektur und Denkmalpflege \n\n \n\nProf. Peter Märkli, dipl. Arch. ETH / SIA / BSA, Mitglied \n\nArchitekt des Projekts «RhyTech-Quartier» und Professor an der ETH Zürich \n\n \n\nIngrid Burgdorf, dipl. Arch. ETH / SIA / BSA, Ersatzmitglied \n\n \n\n \n\nb) Sachpreisrichter: \n\nMartin Hitz, dipl. Architekt ETH, Mitglied Geschäftsleitung Genossenschaft Migros Ostschweiz bis \n\n2015 \n\n \n\nRuedi Meier, Gemeinderat \n\n \n\nPatrick de Quervain, Leiter Hochbau \n\n\n\nBericht und Antrag an den Einwohnerrat  Seite 8 von 18 \nbetreffend Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Kirchacker \n\nStephan Rawyler, Gemeindepräsident \n\n \n\n \n\nc) Beratende Mitglieder: \n\nAnuschka Bossi, Leiterin Raumplanung und Bauwesen (bis Mai 2014 sowie eine Sitzung im Dezem-\n\nber 2014) \n\n \n\nChristoph Lippuner, Ernst Basler + Partner (Verkehrsfragen) \n\n \n\nReto Schär, Direktionsleiter Immobilien Schweiz der Migros Pensionskasse (Wirtschaftlichkeit des \n\nProjekts) \n\n \n\nlic. phil. II Konradin Winzeler, Winzeler + Bühl (Baurecht und allgemeine Planungsfragen) \n\n \n\nThomas Felzmann, Sachbearbeiter Bauwesen, ab Mitte September 2014 \n\n \n\n \n\n3.3 Gemeinderätliche Kommission \n\nZur Unterstützung der Gemeindevertreter in der Jury hat der Gemeinderat auf Wunsch des Pla-\n\nnungsreferats eine Kommission eingesetzt. In dieser wirkten während der ganzen Dauer oder teil-\n\nweise mit (in Klammern ehemalige Funktion): \n\n \n\nAnuschka Bossi (Leiterin Raumpla-\nnung und Bauwesen) \n\nJulius Koch Pro Velo Schaffhau-\nsen \n\nAgnes Brülhart ev.-ref. Kirchge-\nmeinde \n\nRuedi Meier Gemeinderat \n\nPius Brida Schulpräsident Jean-Pierre Mühletha-\nler \n\nGewerbeverband \n\nThomas Felzmann Sachbearbeiter \nRaumplanung \n\nPatrick de Quervain Leiter Hochbau \n\nLenz Furrer Einwohnerrat ÖBS Dr. Stephan Rawyler Gemeindepräsident \n\nHans Gatti Nefa Urs Schüpbach (Feuerwehrkomman-\ndant) \n\nPeter Gloor Einwohnerrat SP Beat Steinacher Schulleiter Kirchacker-\nschulhaus \n\nAndreas Henniger FDP Daniel Steiner Lehrer Kirchacker-\nschulhaus \n\nSara Jucker Einwohnerrätin SVP Marcel Stettler Einwohnerrat CVP \n\nGerhard Kaufmann Feuerwehrkomman-\ndant \n\nKonradin Winzeler Planer \n\n \n\nDie gemeinderätliche Kommission hat am 6. Dezember 2014 sowie am 23. Februar 2015 die einge-\n\ngangenen Vorschläge geprüft und den Gemeindevertretern in der Jury eine Empfehlung abgegeben, \n\nwelches Projekt aus Sicht der Gemeinde bevorzugt wird. Am 23. Februar 2015 kam die gemeinde-\n\nrätliche Kommission auf ihre ursprüngliche Empfehlung zurück und schloss sich grossmehrheitlich \n\ndem Zwischenentscheid der Jury an. Für die Gemeindevertreter war der Austausch mit den Mitglie-\n\ndern der gemeinderätlichen Kommission sehr hilfreich, wobei sich diese stets bewusst war, dass sie \n\nals Beratungsorgan keine abschliessende Entscheidung treffen konnte. \n\n \n\n\n\nBericht und Antrag an den Einwohnerrat  Seite 9 von 18 \nbetreffend Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Kirchacker \n\n3.4 Teilnehmer Studienauftrag \n\nZur Bestimmung der am Studienauftrag teilnehmenden Architekturbüros hat die Gemeinde Neuhau-\n\nsen am Rheinfall ein Präqualifikationsverfahren durchgeführt. Innert angesetzter Frist hatten sich 62 \n\nArchitekturbüros gemeldet. Am 8. Juli 2014 hat die Jury an einer ganztägigen Sitzung die nachste-\n\nhenden Architekturbüros ausgewählt: \n\n \n\n1) Arbeitsgemeinschaft Götz Partner Architekten AG/Bergamini Néma Architekten GmbH/Aellig + \nLamparsky Architekten, 8200 Schaffhausen \n\n \n2) Boltshauser Architekten AG, 8003 Zürich \n \n3) Caruso St John Architects AG, 8045 Zürich \n\n \n4) Dubach & Agreiter Architekten, 8048 Zürich (Nachwuchsbüro) \n \n5) Meili Peter Architekten AG, 8004 Zürich \n \n6) Sergison Bates Architekten GmbH, 8005 Zürich \n \n7) Staufer & Hasler Architekten GmbH, 8500 Frauenfeld \n\n \n\nDie Jury stützte ihren Entscheid auf die Präqualifikationsunterlagen respektive die eingereichten Un-\n\nterlagen ab, wobei aufgrund der vielen sehr guten Bewerbungen mehrere Rundgänge stattfanden, \n\nin denen 50 Architekturbüros ausschieden. Über die letzten zwölf Architekturbüros beriet die Jury \n\nintensiv und entschied sich schliesslich für die oben erwähnten sieben Architekturbüros, davon ein \n\nNachwuchsbüro. Die vorgeschlagenen Büros erfüllten nach Ansicht der Jury die geforderten Eig-\n\nnungskriterien insgesamt am besten. Die von diesen Architekturbüros eingereichten Referenzob-\n\njekte wiesen durchwegs gute bis herausragende städtebauliche Qualitäten auf. Der Gemeinderat \n\nübernahm am 22. Juli 2014 den Vorschlag der Jury unverändert. \n\n \n\n \n\n3.5 Juryentscheid \n\nIn der Sitzung vom 26. Februar 2015 wählte die Jury den Entwurf des Teams Caruso St John / antón \n\n& ghiggi einstimmig als besten Vorschlag. Die Jury ging dabei davon aus, dass die Migros das Bau-\n\nfeld «Werkhof» belegen werde. Am 10. März 2015 beschloss der Gemeinderat, den Vorschlag von \n\nCaruso St John / antón & ghiggi für die Weiterbearbeitung des Studienauftrags zuzulassen. Die \n\nGemeinde verpflichtete sich damit, Caruso St John / antón & ghiggi mit der Ausarbeitung des ersten \n\nBauvorhabens mit einer öffentlichen Vergabe im Umfang von mindestens 54 Prozent Teilleistungen \n\ngemäss SIA 102 zu beauftragen. Dafür ersetzt der Studienauftrag ein Submissionsverfahren. \n\n \n\nBemerkenswert ist, dass alle Teilnehmer des Studienauftrags bis auf ein Team vorschlugen, das \n\nSchulhaus Kirchacker zu sanieren und mit einem Anbau zu versehen. Städtebaulich vermag dies zu \n\nüberzeugen, kann so doch ein identitätsstiftendes Gebäude erhalten werden und mit dem obsiegen-\n\nden Projekt sogar zu neuer Geltung kommen. Mit dem Vorprojekt zeigte sich, dass die Kosten für \n\ndie Sanierung entgegen der ursprünglich gehegten Befürchtungen tiefer liegen als für einen umfas-\n\nsenden Neubau. Grund dafür ist, dass die Grundstruktur des Schulhauses Kirchacker sehr gut ist, \n\nweshalb die bauliche Struktur übernommen werden kann. Dies spricht für die Voraussicht der da-\n\nmals für den Bau verantwortlichen Personen. \n\n \n\n\n\nBericht und Antrag an den Einwohnerrat  Seite 10 von 18 \nbetreffend Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Kirchacker \n\n3.6 Standortentscheid Migros \n\nAm 1. April 2015 gab die Genossenschaft Migros Ostschweiz bekannt, dass sie die neue Migrosfili-\n\nale auf dem RhyTech-Areal realisieren werde. Damit fällt die Migros als Ankermieterin und Haupt-\n\nnutzerin der Erdgeschossflächen des Baufelds «Werkhof» weg. Der Gemeinderat beschloss am \n\n13. Oktober 2015, das Baureferat einzuladen, die Auslagerung des Werkhofs sowie der Gärtnerei \n\nweiterhin zu prüfen. Zudem ist das Baureferat eingeladen, die Marktfähigkeit des Projekts Kirch-\n\nacker-Areal überprüfen zu lassen. Diese ergab im Frühjahr 2016, dass das Projekt auch ohne Migros \n\nInvestoren finden wird. Auch wenn der Gemeinderat weiterhin das Gesamtprojekt im Fokus hat, geht \n\ner dieses mit mehr Musse an. Den Bericht und Antrag zur Auslagerung des Werkhofs sollte der \n\nEinwohnerrat bis Ende 2016 erhalten, sodass im Spätwinter 2017 die Volksabstimmung erfolgen \n\nkann. \n\n \n\n \n\n4. Finanzierung Vorprojekt \n\nDer Einwohnerrat hat, nachdem bereits die einwohnerrätliche Kommission am 12. Oktober 2015 \n\neinstimmig zugestimmt hat, am 12. November 2015 einstimmig einen Kredit von Fr. 370'000.-- für \n\ndie Ausarbeitung des Vorprojekts bewilligt. Dieser Kreditrahmen konnte eingehalten werden. \n\n \n\n \n\n5. Vorprojekt \n\n5.1 Doppelkindergarten \n\nNicht zuletzt auf Hinweise des Baureferats hin hat das Architekturbüro Caruso St John geprüft, ob \n\nim Tiefparterre des Schulhauses Kirchacker zwei Kindergärten platziert werden können. Die Abklä-\n\nrungen zeigten, dass dies möglich ist und zu einer sehr guten Lösung führt, zumal auch in knapp \n\nausreichendem Mass für die Kindergärten geeigneter Umschwung vorhanden ist. Die Landschafts-\n\narchitektinnen antón & ghiggi zeigen eine Gestaltung des Aussenraums, die die Bedürfnisse der \n\nKindergärtnerinnen gut abdeckt. Die Lichtverhältnisse werden mit neuen, deutlich grösseren Fens-\n\ntern zu einer angenehmen Aufenthaltsqualität führen. Die aktuell vorhandenen Feuchtigkeitsprob-\n\nleme sollten mit bautechnischen Massnahmen beseitigt werden können. \n\n \n\nDie gemeinderätliche Kommission «Projekt Kindergarten Unterdorf» hat sich am 29. Februar 2016 \n\ndamit einverstanden erklärt, dass im Schulhaus Kirchacker zwei Kindergärten platziert werden. Die-\n\nser Kommission gehören respektive gehörten die folgenden Personen an: \n\n \n\nMichael Bernath Einwohnerrat ÖBS Gabi Oberli Kindergärtnerin (nur \n1. Sitzung) \n\nDr. Daniel Borer Einwohnerrat SP Patrick de Quervain Leiter Hochbau \n\nPius Brida Schulpräsident Dr. Stephan Rawyler Gemeindepräsident \n\nHans Gatti Nefa Priska Ruckli Kindergärtnerin \n(ab 2. Sitzung) \n\nRuedi Meier Gemeinderat Thomas Theiler Einwohnerrat CVP \n\nAndreas Neuen-\nschwander \n\nSVP Marco Torsello Einwohnerrat FDP \n\n \n\nKönnen im Schulhaus Kirchacker zwei Kindergärten platziert werden, braucht es im Unterdorf nur \n\nnoch einen weiteren Doppelkindergarten. Der Gemeinderat hat nach Anhörung der oben erwähnten \n\nKommission am 22. März 2016 beschlossen, auf dem Areal des heutigen Kindergartens Rheingold \n\n\n\nBericht und Antrag an den Einwohnerrat  Seite 11 von 18 \nbetreffend Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Kirchacker \n\neinen neuen Doppelkindergarten zu planen. Der Einbau eines zusätzlichen Kindergartens im Schul-\n\nhaus Kirchacker verteuert dieses Vorhaben um wenigstens Fr. 0.9 Mio. Die entsprechende Entlas-\n\ntung erfolgt demgegenüber beim Projekt Kindergarten Unterdorf. Die Vorlage für dieses Geschäft \n\nsollte Ende 2016/Anfang 2017 zum Einwohnerrat gelangen, sodass die Volksabstimmung im Früh-\n\nsommer 2017 erfolgen kann. \n\n \n\n \n\n5.2 Raumprogramm \n\nDas vom Gemeinderat übernommene Raumprogramm bestimmte vorab die Schule. Gegenüber \n\ndem Studienauftrag sind ein zusätzlicher Kindergarten, zwei Schulzimmer und Spezial- sowie Ne-\n\nbenräume dazugekommen, was auch zu einer spürbaren Erhöhung der ursprünglich geschätzten \n\nKosten geführt hat. Andererseits wird das Projekt Kindergarten Unterdorf, für das ursprünglich ein \n\nDreifachkindergarten vorgesehen war, deutlich entlastet, da nur noch ein Doppelkindergarten auf \n\ndem Areal des heutigen Kindergartens Rheingold vorgesehen ist. Das vorliegende Projekt umfasst \n\ninsbesondere folgende Räume: \n\n \n\nBezeichnung Anzahl Standort Bemerkung \n\nKlassenzimmer 9 Altbau 1 Reserve \n\nKlassenzimmer 6 Neubau  \n\nGruppenraum 9 Altbau 1 Reserve \n\nGruppenraum 6 Neubau  \n\nHeilpädagogik 1 Altbau  \n\nHeilpädagogik 2 Neubau  \n\nLogopädie 1 Altbau  \n\nTextiles Werken 3 Altbau  \n\nWerken 1 Altbau  \n\nDeutsch als Zweitsprache 1 Altbau  \n\nKindergarten Hauptraum  2 Altbau  \n\nKindergarten Gruppenraum  2 Altbau  \n\nAula 1 Neubau multifunktional verwendbar \n\nEssraum 1 Neubau mit Aula multifunktional verwendbar \n\nKüche 1 Neubau Tagesschule / Rhyfallhalle \n\nSpielraum 1 Neubau Tagesschule \n\nRuheraum 1 Neubau Tagesschule \n\nLagerräume 2 Neubau z. B. für den Samariterverein \n\n \n\nHinzu kommen diverse Räume für die Lehrerschaft, die Schulverwaltung sowie Serviceanlagen wie \n\nGarderoben, WCs, Putz-, Material-, Archiv- und Technikräume. Die Detailanordnung der verschie-\n\ndenen Räume und Einrichtungen ergibt sich aus den beiliegenden Plänen. \n\n \n\n \n\n5.3 Aussenraum \n\na) Kindergarten \n\nBeim Kindergarten achteten die Landschaftsarchitektin sowie das Schul- und Baureferat darauf, \n\ndass keine giftigen oder mit Stacheln versehenen Pflanzen vorgesehen sind. Die Kindergärtnerinnen \n\nkonnten massgeblich ihre Ideen einbringen, wobei künftige Ergänzungen der Aussenausstattung \n\nmöglich sind. Neben Sandhaufen gibt es auch Klettermöglichkeiten, eine Rutschbahn und einen \n\nBereich, in dem die Kindergartenklassen gemeinsam etwas machen können. Das Gelände wurde \n\n\n\nBericht und Antrag an den Einwohnerrat  Seite 12 von 18 \nbetreffend Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Kirchacker \n\nbewusst mit kleinen Anhöhen und Vertiefungen sowie dichterem und lockerem Pflanzenbewuchs \n\nversehen, damit der Aussenbereich für die Kinder abwechslungsreich, aber dennoch sicher ist. \n\n \n\n \n\nb) Bereich Richtung Rheingoldstrasse \n\nDer Aussenraum Richtung Rheingoldstrasse erhält wie auch der Aussenbereich des Kindergartens \n\nim Tiefparterre des Schulhauses Kirchacker die definitive Gestalt. Für die Velos ist ausreichend Platz \n\nvorgesehen. Die Anfahrt an die Rhyfallhalle ist weiterhin auch mit einem Anhängerzug möglich. Die \n\nRheingoldstrasse soll im auf dem Plan markierten Bereich als Begegnungszone ausgestaltet wer-\n\nden. Es ist damit zu rechnen, dass sich künftig auch beim Haupteingangsbereich des Schulhauses \n\nKirchacker Kinder aufhalten werden. \n\n \n\n \n\nc) Pausenplatz \n\nDer Pausenplatz wird so gestaltet, dass spätere Ergänzungen und Änderungen möglich sind, sollte \n\ndas Gesamtprojekt Kirchacker fortgesetzt werden können. Dannzumal wird der Pausenplatz auch \n\nvergrössert werden müssen. Aktuell ist aber nicht mehr Raum vorhanden, weshalb dieser optimal \n\ngenutzt werden soll. Die Fussballgoals werden um 90° gegenüber der heutigen Anordnung platziert. \n\nEine Parkplatzreihe muss aufgehoben werden, um eine neue attraktive Pausenplatzzone zu schaf-\n\nfen. Die Tischtennis-Tische kommen in den Bereich zwischen Rhyfallhalle und Kirchgemeindehaus \n\nzu stehen. Mit der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde konnte eine Einigung zur Nutzung die-\n\nses Bereichs gefunden werden. In der Nähe des heutigen Haupteingangs erfolgt eine dritte Pausen-\n\nzone mit Klettergeräten. Vorgesehen ist, dass die Schulkinder zu einem späteren Zeitpunkt über die \n\nweitere Ausstattung des Pausenplatzes bestimmen dürfen, wofür ein Betrag von Fr. 40'000.-- vor-\n\ngesehen ist. \n\n \n\n \n\nd) Ersatz Parkplätze \n\nUm den Anbau sowie die dadurch erforderliche Anpassung des Pausenplatzes realisieren zu kön-\n\nnen, müssen insgesamt 22 Parkplätze aufgehoben werden. Hiervon können sieben Stück auf der \n\nRheingoldstrasse platziert werden. Erfolgen die weiteren Etappen des Gesamtprojektes \n\nKirchackers, können alle öffentlichen Parkplätze unterirdisch angeordnet werden. Bis dahin werden \n\nwenigstens 14 Parkplätze bei den heutigen Containerplätzen (fünf zusätzliche Parkplätze) sowie \n\nwenn möglich acht auf dem Areal der Post platziert, wozu noch die erforderlichen Vertragsverhand-\n\nlungen stattfinden müssen. Somit würden gegenüber dem heutigen Zustand nur zwei Parkplätze \n\nfehlen. Die Abfallcontainer kommen auf die Ostseite des Werkhofgebäudes. \n\n \n\n \n\n5.4 Energiestandard \n\nDie Gemeinde Neuhausen am Rheinfall ist als Energiestadt gehalten, zumindest den Gebäudestan-\n\ndard 2008 einzuhalten (vgl. dazu http://www.energiestadt.ch/fileadmin/user_upload/Energiestadt/ \n\nde/Dateien/Instrumente/2_Kommunale-Gebaeude/Gebaeudestandard/Gebauedestandard_Versio-\n\nnenvergleich.pdf). Danach hat die Gemeinde bei Neubauten den Standard MINERGIE® zu erreichen \n\nrespektive MINERGIE®-P zu prüfen. Bei bestehenden Bauten ist eine MINERGIE®-Sanierung zu \n\nerreichen, wobei auf eine Komfortlüftung verzichtet werden kann. Der Gemeinde kommt zwar Vor-\n\nbildcharakter zu, sie verfügt aber nicht über die finanziellen Mittel, um über diese Vorgaben hinaus \n\n\n\nBericht und Antrag an den Einwohnerrat  Seite 13 von 18 \nbetreffend Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Kirchacker \n\ndie Mehrkosten von 5 bis 10 % tragen zu können, welche der Standard MINERGIE®-P auslösen \n\nwürde. Der Gemeinderat hat daher am 1. März 2016 beschlossen, für die Planung von folgenden \n\nGrundsätzen auszugehen: \n\n \n\n \n\na) Altbau \n\nFür den bestehenden Teil des Schulhauses Kirchacker ist der Minergie®-Standard anzuwenden, \n\nwobei auf eine Komfortlüftung verzichtet werden kann. Sollte dies wirtschaftlich unverhältnismässig \n\nund finanziell nicht tragbar sein, wird das Gebäude nach den geltenden Energievorschriften saniert. \n\n \n\n \n\nb) Neubau \n\nEnergie \n\nMit dem Baugesuch ist ein Energiekonzept einzureichen, das eine effiziente Energieverwendung \n\nund eine umweltschonende Wärmeerzeugung unter Einbezug ökologischer Baumaterialien sicher-\n\nstellt. \n\n \n\nBei einem Anschluss an ein Fernwärmenetz muss der Neubau mindestens den Minergie®-Standard \n\nerreichen. Der Anschluss an ein Fernwärmenetz ist zwingend, sofern nicht schwerwiegende wirt-\n\nschaftliche oder technische Gründe dies als unzumutbar erscheinen lassen. \n\n \n\nSofern kein Anschluss an ein Fernwärmenetz erfolgen kann, müssen die Neubauten den \n\nMINERGIE®-P-Standard erreichen. \n\n \n\n \n\nNachhaltiges Bauen \n\nIn Planung und Ausschreibung sind die im Zeitpunkt des Baugesuchs gültigen Planungswerkzeuge \n\nECO-BKP Merkblätter (Merkblätter ökologisches Bauen nach Baukostenplan BKP) sowie eco-devis \n\nanzuwenden. Alternativ dazu können Planungswerkzeuge anderer anerkannter Standards zur An-\n\nwendung gelangen, sofern diese im Ergebnis weitgehend den Planungswerkzeugen ECO-BKP ent-\n\nsprechen. \n\n \n\n \n\n5.5 Begleitung des Vorprojekts \n\nDie Entwicklung des Vorprojekts haben die folgenden Personen seitens der Gemeinde begleitet: \n\n \n\nAndrea Alaye Lehrerin Kirchacker Dr. Stephan Rawyler Gemeindepräsident \n\nPius Brida Schulpräsident Eveline Schurter Schulleiterin Kinder-\ngartenstufe \n\nRuedi Meier Gemeinderat Beat Steinacher Schulleiter Kirchacker-\nschulhaus \n\nPatrick de Quervain Leiter Hochbau   \n\n \n\nDiese Begleitgruppe unterstützt einstimmig das vorliegende Projekt. Der Lehrerschaft des Schul-\n\nhauses Kirchacker stellten die Architekten zusammen mit den Schul- und Baureferenten bereits am \n\n2. März 2016 einen weit gediehenen Entwurf vor. Das Echo war erfreulicherweise durchwegs sehr \n\n\n\nBericht und Antrag an den Einwohnerrat  Seite 14 von 18 \nbetreffend Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Kirchacker \n\npositiv. Die vorgebrachten Anregungen sind im nun vorliegenden Projekt enthalten. Dieses stellten \n\nSchul- und Baureferat am 26. Mai 2016 allen Neuhauser Lehrerinnen und Lehrern vor. \n\n \n\n \n\n5.6 Zeitlicher Ablauf \n\nDer Gemeinderat sieht folgenden Zeitplan vor: \n\n \n\nBeratung Einwohnerrat  2. Juni 2016 \n\nKommissionssitzungen  Vorschlag: 6. Juni 2016 - 7. Juli 2016 \n\nBeschluss Einwohnerrat  18. August 20161 \n\nVolksabstimmung   27. November 2016 \n\nDetailplanung    ab Dezember 2016 bis Frühjahr 2018 \n\nBaubeginn    Frühjahr 2018 \n\nBaubezug    Spätsommer 2020 (Beginn Schuljahr 2020/2021) \n\n \n\n \n\n5.7 Bauphase \n\nAufgrund der massiven baulichen Eingriffe in das bestehende Schulhaus Kirchacker ist ein Weiter-\n\nbetrieb während der Sanierungsarbeiten ausgeschlossen. Geprüft wurden die nachstehenden Vari-\n\nanten: \n\n \n\na) Provisorischer Schulbetrieb in bestehenden Industriebauten \n\nSowohl SIG-Areal als auch Alcan-/RhyTech-Areal sind keine Industriebrachen, sondern rege ge-\n\nnutzte Industrieareale. Für Primarschulkinder könnte die Sicherheit nicht in ausreichendem Mass \n\ngewährleistet werden. Zudem müssten die vorhandenen Bauten teilweise massiv umgebaut werden, \n\nwas sich für die relativ kurze Bauphase von knapp zweieinhalb Jahren nicht lohnt. \n\n \n\n \n\nb) Platzierung der Schülerinnen und Schüler in bestehenden Schulhäusern \n\nDie Neuhauser Schulhäuser haben keine freien Schulräume. Abklärungen beim Kanton Schaffhau-\n\nsen (Schulhaus Charlottenfels) sowie in Beringen und Schaffhausen ergaben ebenfalls keine freien \n\nSchulräume. \n\n \n\n \n\nc) Zeitlich gestaffelter Bau respektive Umbau \n\nDen Neubau als Provisorium für den Schulbetrieb zu nutzen und in der Aula sowie im Essbereich \n\nim Erdgeschoss vier zusätzliche Klassenzimmer provisorisch einzurichten, wäre vermutlich eine \n\nleicht günstigere Variante. Diese Lösung lässt sich aber nicht realisieren, ohne die Sicherheit der \n\nSchülerinnen und Schüler zu gefährden, handelt es sich doch bei diesem Bauvorhaben um eine \n\nBaustelle mit Schwenkbereich des Krans, einer Baustellenzufahrt etc. Ein weiteres Problem ist die \n\nLärm- und Staubbelastung und der noch kleinere Pausenplatz aufgrund der Bauplatzinstallationen. \n\nUmgekehrt wird der Betrieb negativ beeinflusst, indem höhere Kosten für die Bauplatzinstallationen \n\nanfallen, weil nicht die gesamte Pausenplatzfläche als Umschlagplatz benutzt werden kann, wäh-\n\nrend des Schulbetriebes Sicherheitspersonal bei der Baustellenzufahrt eingesetzt werden müsste \n\n                                                      \n1 Eine Alternative wäre eine Sitzung am 22. September 2016 im Vorfeld zum Henkermöhli. \n\n\n\nBericht und Antrag an den Einwohnerrat  Seite 15 von 18 \nbetreffend Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Kirchacker \n\nund die bestehenden zehn Parkplätze an der Rheingoldstrasse aufgrund des Platzbedarfs für den \n\nBaubetrieb früher gesperrt werden müssten. Zudem wäre von einer deutlich längeren Bauzeit und \n\nfolglich mit höheren Baukosten zu rechnen.  \n\n \n\nd) Provisorium \n\nEin Provisorium kommt auf etwa Fr. 0.76 Mio. zu stehen. Es könnte beim Schulhaus Gemeindewie-\n\nsen errichtet werden, sodass für einzelne Einrichtungen auf das bestehende Schulhaus zurückge-\n\ngriffen werden könnte. Alternativ könnte das Provisorium auf der Burgunwiese errichtet werden. \n\n \n\n \n\n6. Finanzierung Projekt \n\nGemäss den Berechnungen des Architekturbüros ist mit Kosten von Fr. 19.7 Mio. zu rechnen. Die \n\nKostengenauigkeit beträgt +/- 15 %, obwohl bereits die Fachplaner miteinbezogen wurden. Der Ge-\n\nmeinderat ist aufgrund der bisherigen Planungen der Ansicht, dass eine Reserve von 10 % ausrei-\n\nchen sollte. Nicht zuletzt mit Blick auf das Alter des zu sanierenden Schulhauses Kirchacker ist mit \n\nunliebsamen baulichen Überraschungen zu rechnen, weshalb im zu sprechenden Kredit die obere \n\nKostengrenze zu berücksichtigen ist. Der Gemeinderat will die Reserve von 10 % wenn immer mög-\n\nlich nicht in Anspruch nehmen. Um aber Nachtragskredite vermeiden zu können, müssen diese Re-\n\nserven einberechnet werden. Mit einem Kantonsbeitrag (Subvention von 15 bis 20 %) kann erfah-\n\nrungsgemäss gerechnet werden. Dieser lässt sich aber erst nach Vorliegen der Bauabrechnung \n\nbestimmen, weshalb ein Bruttokredit gesprochen werden muss. Die Kosten sind linear über 25 Jahre \n\nhinweg abzuschreiben. Bei der Finanzierung darf mit Blick auf das überaus tiefe Zinsniveau in Ab-\n\nweichung der bisherigen Praxis von einem durchschnittlichen Zinssatz von 1 % ausgegangen wer-\n\nden. \n\n \n\nDer Gemeinderat will entgegen dem noch gültigen Finanzplan von einer Objektsteuer absehen, zu-\n\nmal das neue harmonisierte Rechnungslegungsmodell der Kantone (HRM2) diese Möglichkeit oh-\n\nnehin nicht mehr vorsieht. Ob eine mässige Anpassung des ordentlichen Steuerfusses um 1 oder \n\n2 % erforderlich ist, ist mit dem Budget 2018 zu beschliessen. Dies gibt dem Einwohnerrat auch \n\nkünftig einen grösseren Handlungsspielraum, ist er doch so nicht an die feste Höhe einer Objekts-\n\nteuer gebunden. Für die Abschreibung geht der Gemeinderat von 25 Jahren aus. \n\n \n\nDie Kosten für das Projekt enthalten auch das Provisorium sowie die Grundausstattung der Räume \n\n(Tische, Bänke, Stühle, Wandtafeln, Kasten, Beamer, Visualizer, PC etc.). Dies ergibt folgende Be-\n\nrechnung des erforderlichen Kreditbetrags und seiner Finanzierung: \n\n \n\n Franken \n\nKostenschätzung 19'700'000 \n\nReserve von 10 % 1'970'000 \n\nzu bewilligender Bruttobetrag 21'670'000 \n\n \n\n  \n\n\n\nBericht und Antrag an den Einwohnerrat  Seite 16 von 18 \nbetreffend Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Kirchacker \n\nDie jährlichen Kosten dürften bei einer geschätzten Kantonssubvention von 15 bis 20 % wie folgt \n\nausfallen, wobei vorsichtshalber von einer Subvention von lediglich Fr. 3 Mio. (= 13.84 %) ausge-\n\ngangen wird:  \n\n \n\nzu bewilligender Bruttobetrag 21'670'000 \n\ngeschätzte Subvention -3'000'000 \n\nzu amortisierender Betrag 18'670'000 \n\n  \n\njährlich zu amortisierender Betrag 746'800 \n\njährliche durchschnittliche Zinskosten 100'945 \n\njährliche Kosten im Durchschnitt 847'745 \n\n \n\n \n\nDer Beschluss über den zu sprechenden Kredit untersteht gemäss Art. 11 lit. g der Verfassung der \n\nEinwohnergemeinde Neuhausen am Rheinfall vom 29. Juni 2003 (NRB 101.000) dem obligatori-\n\nschen Referendum. \n\n \n\n \n\n7. Kostenvergleich \n\n \n\n7.1 Vorbemerkung \n\nDer Vergleich mit anderen Schulhausbauten ist überaus heikel, da aus den frei verfügbaren Unter-\n\nlagen kaum je mit völliger Transparenz hervorgeht, welcher Baustandard, namentlich hinsichtlich \n\nder Energie, der erstellten Räume sowie der Eigenleistungen hervorgeht. Nachstehend sei der Ver-\n\nsuch dennoch gewagt, wobei aber beim Schulhaus Kirchacker zu beachten ist, dass nicht nur Schul-\n\nzimmer, sondern auch diverse Spezialräume sowie insbesondere die Strukturen für eine Tages-\n\nschule vorgesehen sind. Bei den Sanierungen ist zudem nicht ersichtlich, wie der ursprüngliche Zu-\n\nstand war und in welchem Umfang das Gebäude saniert wurde. \n\n \n\n \n\n7.2 Neubau \n\n Kirchacker Breite \nSchaffhausen \n\nIn der Höh \nVolketswil \n\nAlbisrieder-\nplatz \nZürich \n\nBKP 0 Grund-\nstück \n\n0.-- 0 0 2'000.-- \n\nBKP 1 Vorbe-\nreitungsarbei-\nten \n\n356'000.-- 484'500.-- 27'500.-- 2'653'000.-- \n\nBKP 2 Ge-\nbäude \n\n9'024'300.-- 10'151'000.-- 14'649'500.-- 25'254'500.-- \n\nBKP 3 Be-\ntriebseinrich-\ntungen \n\n124'200.-- 0.-- 74'000.-- 900'500.-- \n\nBKP 4 Umge-\nbung \n\n632'300.-- 1'696'000.-- 1'035'500.-- 2'269'000.-- \n\nBKP 5 Bau-\nnebenkosten \n\n384'400.-- 547'500.-- 882'000.-- 2'214'500.-- \n\n\n\nBericht und Antrag an den Einwohnerrat  Seite 17 von 18 \nbetreffend Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Kirchacker \n\nBKP 7 Schul-\nprovisorium \n\n0.-- 0.-- 0.-- 0.- \n\nBKP 9 Aus-\nstattungen \n\n650'600.-- 700'500.-- 1'767'500.-- 1'962'500.-- \n\nAnlagekosten \nBKP 1 - 9 \n\n11'171'800.-- 13'579'500.-- 18'436'000.-- 35'254'000.-- \n\nGebäudevo-\nlumen \n\n12'392 m3 13'898 m3 17'576 m3 28'745 m3 \n\nGeschossflä-\nche \n\n3'143 m2 3'262 m2 4'430 m2 7'028 m2 \n\nBKP 1 - 5 / \nGebäudevo-\nlumen = \nFr./m3 \n\n849.-- 927.-- 948.-- 1'158.-- \n\nBKP 2 / Ge-\nbäudevolu-\nmen = Fr./m3 \n\n728.-- 730.-- 833.-- 879.-- \n\n \n\n \n\n7.3 Sanierung Altbau \n\n Kirchacker Feld \nWinterthur \n\nMilchbuck \nZürich \n\nBKP 0 \nGrundstück \n\n0.-- 0.-- 0.-- \n\nBKP 1 Vorbe-\nreitungsar-\nbeiten \n\n424'200.-- 97'500.-- 1'728'500.-- \n\nBKP 2 Ge-\nbäude \n\n6'407'600.-- 8'019'000.-- 24'536'000.-- \n\nBKP 3 Be-\ntriebseinrich-\ntungen \n\n0.- 87'000.-- 1'148'500.-- \n\nBKP 4 Umge-\nbung \n\n148'300.-- 256'500.-- 3'145'000.-- \n\nBKP 5 Bau-\nnebenkosten \n\n187'700.-- 307'500.-- 1'394'000.-- \n\nBKP 7 Schul-\nprovisorium \n\n756'000.-- 0.-- 0.-- \n\nBKP 9 Aus-\nstattungen \n\n588'300.-- 800'000.-- 2'955'500.-- \n\nAnlagekosten \nBKP 1 - 9 \n\n8'512'100.-- 9'567'500.-- 34'907'500.-- \n\nGebäudevo-\nlumen \n\n13'408 m3 25'880 m3 39'460 m3 \n\nGeschossflä-\nche \n\n3'385 m2 7'369 m2 10'534 m2 \n\nBKP 1 - 5 / \nGebäudevo-\nlumen = \nFr./m3 \n\n535.-- 339.-- 810.-- \n\nBKP 2 / Ge-\nbäudevolu-\nmen = Fr./m3 \n\n478.-- 310.-- 622.-- \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBericht und Antrag an den Einwohnerrat  Seite 18 von 18 \nbetreffend Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Kirchacker \n\n \n\n18. Antrag \n\n \n\nSehr geehrte Frau Einwohnerratspräsidentin \n\nSehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte \n\n \n\nGestützt auf diese Ausführungen unterbreitet Ihnen der Gemeinderat folgenden Antrag: \n\n  \n\nFür die Sanierung und den Anbau des Schulhauses Kirchacker wird zu Lasten der Investitionsrech-\nnung ein Bruttokredit von Fr. 21'670'000.-- bewilligt. Dieser Kredit basiert auf dem Stand des Zürcher \nBaukostenindexes von April 2015 von 101.0 (April 2010 = 100) und verändert sich entsprechend der \nTeuerung. Dieser Kreditbetrag wird während 25 Jahren linear abgeschrieben. \n \nDieser Beschluss untersteht gemäss Art. 11 lit. g der Verfassung der Einwohnergemeinde Neuhau-\nsen am Rheinfall vom 29. Juni 2003 (NRB 101.000) dem obligatorischen Referendum. \n\n \n\n  Mit freundlichen Grüssen \n \n  NAMENS DES GEMEINDERATES \n  NEUHAUSEN AM RHEINFALL \n \n \n \n \n \n  Dr. Stephan Rawyler Janine Rutz \n  Gemeindepräsident              Gemeindeschreiberin \n\n \nBeilagen: \n1) Situationsplan \n2) Plan Grundrisse / Schnitte / Ansichten \n3) Raumprogramm \n4) Kostenzusammenstellung \n5) Modellphoto Kindergarten Tiefparterre \n6) Visualisierungen (folgen bis Ende Juni 2016) \n\n \n\n\n\nDW\n\nFLP\n\nKMDH\n\nEinfügepunkt Fachplaner\n\nPing Pong\n\nHofgarten\n\nAussenbereich\nKindergarten\n\nHof\n\n20 Velostellplätze, gedeckt\n\nBearbeitungsperimeter\n\nPausenhof Temporär\n2'900m2 \n(Bestand 2'800m2)\n\nSitzbank\n\nSitzbank\n\nSpielfeld 820m2\n\nParkplätze\nBestand\n\nSpielgeräte aus Bestand KindergartenTisch\n\nAsphaltbelag\n\nReingoldstrasseTempo 20\n\nParkplätze\nBestand\n\n13 Parkplätze entfallen\n\n10 Parkplätze entfallen\n\nTrinkbrunnen\n\nSpielgarten mit Heckeneinfassung\n\nHeckenkörper 50cm hoch\n\nDu\nrc\n\nhg\nan\n\ng\n\nBa\nllf\n\nan\ngz\n\nau\nn\n\nAmphitheater\n\nSand\n\nHügel + Rutsche\n\nRasen\n\nSchaukel\n\nKlettern\n\nBetonbelag\n\nG\nar\n\nte\nnh\n\nau\ns\n\nFussballtor\n\n25 Velostellplätze + Trottinette, gedeckt\n\nLichtschacht\n\nWasser- \nanschluss\n\nWasser- \nanschluss\n\nZugang\nUnterhalt\n\nSonnenschirm\n\nFussballtor\n\nBallfangzaun, demontierbar\n\nNatursteinblöcke \naus Bestand Kindergarten\n\nSitzbänke aus Bestand\n\nAbsperrpoller, demontierbar\n\nMastleuchte\n\nMastleuchte\n\nMastleuchte\n\nMastleuchte\n\nPunktablauf\n\nStufe umlaufend\n\nSitzmauer\nHöhe +45cm\n\noffene Rinne\n\nPunktablauf\n\nPunktablauf\n\nProjekt:\n\nPrimarschule mit Kindergarten\nKirchacker \nNeuhausen am Rheinfall\n\nDatum:\n\n12.04.2016 \n\nMasstab:\n\n1:500 \n\nPlangrösse:\n\nA3\n\n landschaft architektur\n limmatstrasse 204 \n 8005 zürich \n t +41 44 271 21 64 \n f +41 44 271 21 66\n mail@antonghiggi.com\n www.antonghiggi.com\n\nNBauherr:\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall \nZentralstrasse 38\n8212 Neuhausen am Rheinfall\n\nArchitekt: \n\nCaruso St John Architects  \nRäffelstrasse 32 \n8045 Zürich\n\nmduer\nSchreibmaschinentext\n1\n\njarut\nSchreibmaschinentext\n\njarut\nSchreibmaschinentext\n\njarut\nSchreibmaschinentext\n\n\n\nVerkleinerung / A3Mst. / Format\nDatum / Gez.\n\nProjektbezugskoteProjektphaseBauherrin RevidiertPlanergemeinschaftProjekt Inhalt\n±0.00 = 416.18 m.ü.M. (OK.F.B. HP Bestand)403_Neuhausen Schulhaus Gemeinde Neuhausen am Rheinfall\n\nZentralstrasse 38, 8212 Neuhausen am Rheinfall\nCaruso St John Architects / WT Partner AG\nRäffelstrasse 32, 8045 Zürich Projekt Phase Fach Lage Inhalt Typ Zähler Index S\n\nVorprojekt 11.04.2016 / tw\n\nKN\nG\n\nW\n\nKN\nG\n\nW\n\nKN\nG\n\nW\n\nKNGW\n\nKNGW\n\nKN\nG\n\nW\n\nKN\nG\n\nW\n\nKNGW\n\n (\nS\n\npi\nnt\n\n +\n L\n\nav\nab\n\no)\n\n (\nin\n\nkl\n. W\n\nas\nch\n\nm\nas\n\nch\nin\n\ne)\n\nG\nF\n\n =\n 6\n\n36\n m\n\n2\n\nG\nF\n\n =\n 9\n\n7 \nm\n\n2\n\nVorrraum Schutzraum / Trafostation\nOK.F.B. = ca. -5.62 (ca. +410.56)\n\nE\nL \n\nS\nte\n\nig\nzo\n\nne\n 4\n\n0/\n24\n\n0\n\nT\nra\n\nfo\nst\n\nat\nio\n\nn\n\nS\nch\n\nut\nzr\n\nau\nm\n\nEinbringöffnung\n2.0 x 2.85m\n\nB\nA\n\n (\nni\n\nch\nt ü\n\nbe\nrd\n\nec\nkt\n\n)\n\nM\non\n\nob\nlo\n\nck\n A\n\nul\na \n\n/ M\nen\n\nsa\n5.\n\n5 \nx \n\n1.\n5 \n\nx \n3.\n\n0m\n\nM\non\n\nob\nlo\n\nck\n S\n\nch\nul\n\ne\n4.\n\n5 \nx \n\n1.\n5 \n\nx \n2.\n\n4m\n\nMonoblock\nKüche\n\nW\nas\n\nch\nm\n\nas\nch\n\nin\ne\n\nM\nat\n\ner\nia\n\nl E\nin\n\nsa\ntz\n\n5 \nlm\n\nM\nat\n\ner\nia\n\nl E\nin\n\nsa\ntz\n\n6 \nm\n\n2\nM\n\nat\ner\n\nia\nl B\n\nlu\nts\n\npe\nnd\n\ne\n3 \n\nlm\nM\n\nat\ner\n\nia\nl B\n\nlu\nts\n\npe\nnd\n\ne\n3 \n\nm\n2\n\nSchrankfront\n\nR\nau\n\nm\ntie\n\nfe\n g\n\nem\n. H\n\nLK\nS\n\n =\n 7\n\n.9\n5m\n\n a\nns\n\nte\nlle\n\n v\non\n\n 7\n.7\n\n0m\n\nS\nan\n\nitä\nrv\n\ner\nte\n\nile\nr\n\nD\nop\n\npe\nlb\n\nod\nen\n\nM\nat\n\ner\nia\n\nls\nch\n\nra\nnk\n\n5.\n5 \n\nlm\n\nM\nat\n\ner\nia\n\nls\nch\n\nra\nnk\n\n4.\n5 \n\nlm\nM\n\nat\ner\n\nia\nls\n\nch\nra\n\nnk\n3.\n\n0 \nlm\n\nMaterialschrank\n2.0 lm\n\n (\nS\n\npi\nnt\n\n +\n L\n\nav\nab\n\no)\n\nFuge zwischen Rhyfallhalle\nund Neubau: 2cm (Dämmstreifen)\n\nLüftungsschacht:\nKüche (AUL, FOL, ZUL, ABL)\nAula / Mensa (AUL, FOL, ZUL, ABL)\nSchule (ZUL, ABL)\n\nD\nD\n\nE\nE\n\nW\nC\n\nM\näd\n\nch\nen\n\n S\n36\n\n_2\nB\n\nF\n:2\n\n2.\n05\n\n m\n2\n\nW\nC\n\nK\nna\n\nbe\nn \n\nS3\n6_\n\n3\nB\n\nF\n:1\n\n6.\n80\n\n m\n2\n\nA\nllg\n\nem\nei\n\nne\n R\n\näu\nm\n\ne\nG\n\nar\nde\n\nro\nbe\n\nn \nK\n\n S\n38\n\nB\nF\n\n:1\n8.\n\n85\n m\n\n2\n\nA\nllg\n\nem\nei\n\nne\n R\n\näu\nm\n\ne\nG\n\nar\nde\n\nro\nbe\n\nn \nM\n\n S\n37\n\nB\nF\n\n:1\n8.\n\n85\n m\n\n2\n\nA\nllg\n\nem\nei\n\nne\n R\n\näu\nm\n\ne\nA\n\nrc\nhi\n\nv \nS4\n\n1\nB\n\nF\n:3\n\n4.\n00\n\n m\n2\n\nA\nllg\n\nem\nei\n\nne\n R\n\näu\nm\n\ne\nLa\n\nge\nr S\n\n42\n_1\n\nB\nF\n\n:3\n4.\n\n00\n m\n\n2\n\nPe\nrs\n\non\nal\n\nrä\num\n\ne\nH\n\nau\nsw\n\nar\nt L\n\nag\ner\n\n S\n27\n\nB\nF\n\n:3\n4.\n\n00\n m\n\n2\n\nH\nau\n\nst\nec\n\nhn\nik\n\nH\nei\n\nzu\nng\n\n / \nSa\n\nni\ntä\n\nr /\n E\n\nl S\n44\n\n_1\nB\n\nF\n:2\n\n9.\n30\n\n m\n2\n\nH\nau\n\nst\nec\n\nhn\nik\n\nSe\nrv\n\ner\nra\n\num\n S\n\n43\nB\n\nF\n:9\n\n.2\n0 \n\nm\n2\n\nH\nau\n\nst\nec\n\nhn\nik\n\nLü\nftu\n\nng\n S\n\n44\n_2\n\nB\nF\n\n:4\n9.\n\n65\n m\n\n2\n\nH\nau\n\nst\nec\n\nhn\nik\n\nLü\nftu\n\nng\n K\n\nüc\nhe\n\n S\n44\n\n_3\nB\n\nF\n:2\n\n4.\n65\n\n m\n2\n\nSa\nm\n\nar\nite\n\nr\nM\n\nat\ner\n\nia\nl E\n\nin\nsa\n\ntz\n, B\n\nlu\nts\n\npe\nnd\n\ne\nB\n\nF\n:2\n\n3.\n85\n\n m\n2\n\nSa\nm\n\nar\nite\n\nr\nM\n\nat\ner\n\nia\nlra\n\num\n V\n\ner\nei\n\nn\nB\n\nF\n:3\n\n5.\n60\n\n m\n2\n\nR\nes\n\ner\nve\n\nLa\nge\n\nr R\nes\n\ner\nve\n\n S\n42\n\n_2\nB\n\nF\n:3\n\n4.\n00\n\n m\n2\n\nGrundrisse Untergeschosse\n\njarut\nSchreibmaschinentext\n\njarut\nSchreibmaschinentext\n\njarut\nSchreibmaschinentext\n\njarut\nSchreibmaschinentext\n\njarut\nSchreibmaschinentext\n\njarut\nSchreibmaschinentext\n\njarut\nSchreibmaschinentext\n\njarut\nSchreibmaschinentext\n2\n\njarut\nSchreibmaschinentext\n\n\n\nVerkleinerung / A3Mst. / Format\nDatum / Gez.\n\nProjektbezugskoteProjektphaseBauherrin RevidiertPlanergemeinschaftProjekt Inhalt\n±0.00 = 416.18 m.ü.M. (OK.F.B. HP Bestand)403_Neuhausen Schulhaus Gemeinde Neuhausen am Rheinfall\n\nZentralstrasse 38, 8212 Neuhausen am Rheinfall\nCaruso St John Architects / WT Partner AG\nRäffelstrasse 32, 8045 Zürich Projekt Phase Fach Lage Inhalt Typ Zähler Index S\n\nVorprojekt 11.04.2016 / tw\n\nH\n\nH\n\nFL\nP\n\nH\n\nKM\nD\n\nH\n\nH\n\nD\nW\n\nD\nW\n\nD\nW\n\nD\nW\n\nD\nW\n\nD\nW\n\nD\nW\n\nD\nW\n\nD\nW\n\nD\nW\n\nin\nkl\n\n. K\noc\n\nhn\nis\n\nch\ne\n\nH\nau\n\npt\nei\n\nng\nan\n\ng\nS\n\nch\nul\n\ne \nB\n\nes\nta\n\nnd\n\nHaupteingang Kindergarten\n\nin\nkl\n\n. G\nar\n\nde\nro\n\nbe\n S\n\n13\n\nHaupteingang\nSchule Neubau\n\nN\not\n\nau\nsg\n\nan\ng\n\nS\nte\n\nllp\nla\n\ntz\n fü\n\nr \n2-\n\nA\nch\n\nse\nr\n\n->\n W\n\nar\ntu\n\nng\n T\n\nra\nfo\n\ns\n\nBelichtung der  Räume im Untergeschoss der Turnhalle\n(Aula/Mehrzwecksaal, Gymnastikraum, Vereinslokal)\n\nZ\nug\n\nan\ng \n\nR\nhy\n\nfa\nllh\n\nal\nle\n\nG\nF\n\n =\n 6\n\n31\n m\n\n2\nG\n\nF\n =\n\n 6\n65\n\n m\n2\n\nTreppe zum Schutzraum\n\nE\nL \n\nS\nte\n\nig\nzo\n\nne\n 4\n\n0/\n24\n\n0\n\nR\nau\n\nm\nhö\n\nhe\n u\n\nnt\ner\n\n"Z\nw\n\nis\nch\n\nen\nde\n\nck\ne"\n\n c\na.\n\n 1\n.8\n\n0m\nLa\n\nge\nr K\n\nIG\nA\n\nH\nei\n\nzu\nng\n\n / \nLü\n\nftu\nng\n\nEinbringöffnung\n2.0 x 2.85m\n\nR\nam\n\npe\n\nD\nW\n\nD\nW\n\nErdbebenwand versprigt\nzwischen EG und HP um 10cm!\n\nErdbebenwand versprigt\nzwischen EG und HP um 10cm!\n\nW\nin\n\ndf\nan\n\ng\n\nof\nfe\n\nne\n T\n\nhe\nke\n\nzu\nr \n\nM\nen\n\nsa\n->\n\n B\nra\n\nnd\nsc\n\nhu\ntz\n\n?\n\nLüftungsschacht:\nKüche (AUL, FOL, ZUL, ABL)\nAula / Mensa (AUL, FOL, ZUL, ABL)\nSchule (ZUL, ABL)\n\nD\nD\n\nE\nE\n\nabgehängte Decke\n- Lüftung\n- Elektrotrasse\n\nF\nal\n\nt-\nS\n\nch\nie\n\nbe\nw\n\nan\nd \n\nE\nI3\n\n0\n\nK\nin\n\nde\nrg\n\nar\nte\n\nn\nH\n\nau\npt\n\nra\num\n\n S\n11\n\n_2\nB\n\nF\n: 6\n\n5.\n20\n\n m\n2\n\nF\nF\n\n:\n0.\n\n00\n m\n\n2\n\nK\nin\n\nde\nrg\n\nar\nte\n\nn\nH\n\nau\npt\n\nra\num\n\n S\n11\n\n_1\nB\n\nF\n: 6\n\n3.\n15\n\n m\n2\n\nF\nF\n\n:\n0.\n\n00\n m\n\n2\n\nK\nin\n\nde\nrg\n\nar\nte\n\nn\nG\n\nru\npp\n\nen\nra\n\num\n S\n\n12\n_1\n\nB\nF\n\n: 2\n4.\n\n55\n m\n\n2\nF\n\nF\n:\n\n0.\n00\n\n m\n2\n\nK\nin\n\nde\nrg\n\nar\nte\n\nn\nG\n\nru\npp\n\nen\nra\n\num\n S\n\n12\n_2\n\nB\nF\n\n: 2\n2.\n\n60\n m\n\n2\nF\n\nF\n:\n\n0.\n00\n\n m\n2\n\nK\nin\n\nde\nrg\n\nar\nte\n\nn\nM\n\nat\ner\n\nia\nlra\n\num\n S\n\n18\nB\n\nF\n: 3\n\n1.\n80\n\n m\n2\n\nF\nF\n\n:\n0.\n\n00\n m\n\n2\n\nW\nC\n\nK\nna\n\nbe\nn\n\nB\nF\n\n: 1\n5.\n\n05\n m\n\n2\nF\n\nF\n:\n\n0.\n00\n\n m\n2\n\nW\nC\n\nM\näd\n\nch\nen\n\nB\nF\n\n: 1\n3.\n\n95\n m\n\n2\nF\n\nF\n:\n\n0.\n00\n\n m\n2\n\nK\nin\n\nde\nrg\n\nar\nte\n\nn\nK\n\nüc\nhe\n\n S\n14\n\nB\nF\n\n: 3\n8.\n\n55\n m\n\n2\nF\n\nF\n:\n\n0.\n00\n\n m\n2\n\nK\nin\n\nde\nrg\n\nar\nte\n\nn\nVo\n\nrb\ner\n\nei\ntu\n\nng\n / \n\nM\nat\n\ner\nia\n\nlra\num\n\n S\n19\n\nB\nF\n\n: 2\n2.\n\n45\n m\n\n2\nF\n\nF\n:\n\n0.\n00\n\n m\n2\n\nK\nin\n\nde\nrg\n\nar\nte\n\nn\nZu\n\nga\nng\n\n A\nus\n\nse\nnr\n\nau\nm\n\nB\nF\n\n: 1\n3.\n\n35\n m\n\n2\nF\n\nF\n:\n\n0.\n00\n\n m\n2\n\nK\nin\n\nde\nrg\n\nar\nte\n\nn\nD\n\nis\np.\n\n L\nag\n\ner\nB\n\nF\n: 1\n\n0.\n75\n\n m\n2\n\nF\nF\n\n:\n0.\n\n00\n m\n\n2\n\nH\nau\n\nst\nec\n\nhn\nik\n\nH\nSE\n\n S\n44\n\n_4\nB\n\nF\n: 2\n\n7.\n55\n\n m\n2\n\nF\nF\n\n:\n0.\n\n00\n m\n\n2\n\nK\nin\n\nde\nrg\n\nar\nte\n\nn\nVo\n\nrr\nau\n\nm\n S\n\n15\nB\n\nF\n: 6\n\n6.\n50\n\n m\n2\n\nF\nF\n\n:\n0.\n\n00\n m\n\n2\n\nA\nllg\n\nem\nei\n\nne\n R\n\näu\nm\n\ne\nK\n\nüc\nhe\n\n S\n31\n\nB\nF\n\n:3\n7.\n\n80\n m\n\n2\n\nF\nF\n\n:\n7.\n\n35\n m\n\n2\n\nA\nllg\n\nem\nei\n\nne\n R\n\näu\nm\n\ne\nA\n\nul\na \n\nS2\n8\n\nB\nF\n\n:1\n34\n\n.1\n5 \n\nm\n2\n\nF\nF\n\n:\n44\n\n.8\n0 \n\nm\n2\n\nA\nllg\n\nem\nei\n\nne\n R\n\näu\nm\n\ne\nIn\n\nst\nr.-\n\n u\n. S\n\ntu\nhl\n\nla\nge\n\nr S\n29\n\nB\nF\n\n:3\n5.\n\n60\n m\n\n2\n\nF\nF\n\n:\n7.\n\n75\n m\n\n2\n\nK\nin\n\nde\nrg\n\nar\nte\n\nn\nG\n\ner\nät\n\ner\nau\n\nm\n S\n\n17\nB\n\nF\n: 2\n\n3.\n70\n\n m\n2\n\nF\nF\n\n:\n0.\n\n00\n m\n\n2\n\nW\nC\n\nB\nes\n\nuc\nhe\n\nr /\n B\n\neh\n. S\n\n36\nB\n\nF\n:4\n\n.1\n5 \n\nm\n2\n\nF\nF\n\n:\n7.\n\n35\n m\n\n2\n\nW\nC\n\nSa\nni\n\ntä\nt\n\nB\nF\n\n:4\n.5\n\n0 \nm\n\n2\n\nF\nF\n\n:\n7.\n\n35\n m\n\n2\n\nA\nllg\n\nem\nei\n\nne\n R\n\näu\nm\n\ne\nFo\n\nye\nr\n\nB\nF\n\n:1\n08\n\n.9\n0 \n\nm\n2\n\nF\nF\n\n:\n44\n\n.0\n5 \n\nm\n2\n\nK\nin\n\nde\nrg\n\nar\nte\n\nn\nPu\n\ntz\nra\n\num\nB\n\nF\n: 1\n\n1.\n90\n\n m\n2\n\nF\nF\n\n:\n0.\n\n00\n m\n\n2\n\nA\nllg\n\nem\nei\n\nne\n R\n\näu\nm\n\ne\nEs\n\nsr\nau\n\nm\n S\n\n30\nB\n\nF\n:1\n\n34\n.4\n\n0 \nm\n\n2\n\nF\nF\n\n:\n44\n\n.0\n5 \n\nm\n2\n\nT\nur\n\nnh\nal\n\nle\nA\n\nus\nse\n\nng\ner\n\nät\ne\n\nbi\nsh\n\ner\n: \n\n48\nqm\n\nne\nu:\n\n \n \n\n34\nqm\n\nM\nax\n\nim\nal\n\ne \nB\n\nel\neg\n\nun\ng\n\nin\nkl\n\n. F\noy\n\ner\n30\n\n0 \nP\n\ner\nso\n\nne\nn\n\nm\nob\n\nile\n B\n\nüh\nne\n\nnp\nod\n\nes\nte\n\n 1\n80\n\n/8\n0c\n\nm\n,\n\nst\nap\n\nel\nba\n\nr \n(S\n\nta\npe\n\nlh\nöh\n\ne \n15\n\ncm\n),\n\n60\ncm\n\n h\noc\n\nh\n\nRinne entlang der Fassade\n\nLa\nge\n\nr \nB\n\nüh\nne\n\nn-\nE\n\nle\nm\n\nen\nte\n\nGrundrisse Erdgeschosse\n\n\n\nVerkleinerung / A3Mst. / Format\nDatum / Gez.\n\nProjektbezugskoteProjektphaseBauherrin RevidiertPlanergemeinschaftProjekt Inhalt\n±0.00 = 416.18 m.ü.M. (OK.F.B. HP Bestand)403_Neuhausen Schulhaus Gemeinde Neuhausen am Rheinfall\n\nZentralstrasse 38, 8212 Neuhausen am Rheinfall\nCaruso St John Architects / WT Partner AG\nRäffelstrasse 32, 8045 Zürich Projekt Phase Fach Lage Inhalt Typ Zähler Index S\n\nVorprojekt 11.04.2016 / tw\n\nH\nFL\n\nKNGW\n\nKN\nG\n\nW\n\nH\n\nKN\nG\n\nW\n\nH\n\nH\n\nH\n\nKN\nG\n\nW\n\nH\n\nH\n\nH\n\nH\n\nH\n\nH\n\nH\n\nH\n\nH\n\nH\n\nH\n\nH\n\nH\n\nH\n\nH\n\nH\n\nH\n\nH\n\nD\nW\n\nD\nW\n\nD\nW\n\nD\nW\n\nD\nW\n\nD\nW\n\nD\nW\n\nD\nW\n\nH\n\nD\nW\n\nD\nW\n\nin\nkl\n\n. O\nffi\n\nce\nra\n\num\n S\n\n24\nin\n\nkl\n. M\n\nat\ner\n\nia\nlra\n\num\n S\n\n10\n\n1 \nbe\n\nh.\n1 \n\nLe\nhr\n\ner\nin\n\nne\nn\n\n1 \nLe\n\nhr\ner\n\nG\nF\n\n =\n 6\n\n31\n m\n\n2\nG\n\nF\n =\n\n 6\n58\n\n m\n2\n\nE\nL \n\nS\nte\n\nig\nzo\n\nne\n 4\n\n0/\n24\n\n0\n\nEL Steigzone 40/210\n\nS\nch\n\nra\nnk\n\n H\nau\n\nsw\n.\n\nin\nkl\n\n. A\nus\n\ngu\nss\n\nD\ner\n\n R\nau\n\nm\n w\n\nird\n a\n\nuc\nh \n\nfü\nr \n\nde\nn\n\nM\nus\n\nik\nun\n\nte\nrr\n\nic\nht\n\n in\n K\n\nle\nin\n\ngr\nup\n\npe\nn\n\nve\nrw\n\nen\nde\n\nt\n\nGard.\n\nB\nul\n\nla\nug\n\ne\n\nD\nW\n\nD\nW\n\nGard.\n\nErdbebenwand versprigt\nzwischen EG und HP um 10cm!\n\nErdbebenwand versprigt\nzwischen EG und HP um 10cm!\n\nLüftungsschacht:\nKüche (AUL, FOL, ZUL, ABL)\nAula / Mensa (AUL, FOL, ZUL, ABL)\nSchule (ZUL, ABL)\n\nD\nD\n\nE\nE\n\nBetonriegel im Bereich Boden Passerelle\n\nabgehängte Decke\n- Lüftung\n- Elektrotrasse\n\nabgehängte Decke\n- Lüftung\n- Elektrotrasse\n\nFenster in der Höhe anpassen\n\nPe\nrs\n\non\nal\n\nrä\num\n\ne\nSi\n\ntz\nun\n\ngs\nzi\n\nm\nm\n\ner\n S\n\n25\nB\n\nF\n: 2\n\n9.\n65\n\n m\n2\n\nF\nF\n\n:\n0.\n\n00\n m\n\n2\n\nPe\nrs\n\non\nal\n\nrä\num\n\ne\nA\n\nuf\nen\n\nth\nal\n\nt S\n20\n\nB\nF\n\n: 6\n5.\n\n50\n m\n\n2\nF\n\nF\n:\n\n0.\n00\n\n m\n2\n\nPe\nrs\n\non\nal\n\nrä\num\n\ne\nVo\n\nrb\ner\n\nei\ntu\n\nng\n L\n\neh\nre\n\nrIn\nne\n\nn \n19\n\nB\nF\n\n: 7\n0.\n\n25\n m\n\n2\nF\n\nF\n:\n\n0.\n00\n\n m\n2\n\nPe\nrs\n\non\nal\n\nrä\num\n\ne\nSe\n\nkr\net\n\nar\nia\n\nt S\n22\n\nB\nF\n\n: 1\n9.\n\n60\n m\n\n2\nF\n\nF\n:\n\n0.\n00\n\n m\n2\n\nPe\nrs\n\non\nal\n\nrä\num\n\ne\nLe\n\nitu\nng\n\n S\n21\n\nB\nF\n\n: 2\n2.\n\n45\n m\n\n2\nF\n\nF\n:\n\n0.\n00\n\n m\n2\n\nPe\nrs\n\non\nal\n\nrä\num\n\ne\nH\n\nau\nsw\n\nar\nt S\n\n26\nB\n\nF\n: 1\n\n5.\n05\n\n m\n2\n\nF\nF\n\n:\n0.\n\n00\n m\n\n2\n\nSc\nhu\n\nle\nH\n\nei\nlp\n\näd\nag\n\nog\nik\n\n S\n3_\n\n1\nB\n\nF\n: 3\n\n6.\n80\n\n m\n2\n\nF\nF\n\n:\n0.\n\n00\n m\n\n2\n\nR\nes\n\ner\nve\n\nK\nla\n\nss\nen\n\nzi\nm\n\nm\ner\n\nB\nF\n\n: 6\n8.\n\n20\n m\n\n2\nF\n\nF\n:\n\n0.\n00\n\n m\n2\n\nR\nes\n\ner\nve\n\nG\nru\n\npp\nen\n\nra\num\n\nB\nF\n\n: 2\n2.\n\n20\n m\n\n2\nF\n\nF\n:\n\n0.\n00\n\n m\n2\n\nW\nC\n\nA\nnl\n\nag\ne \n\nS3\n5_\n\n1\nB\n\nF\n: 1\n\n4.\n95\n\n m\n2\n\nF\nF\n\n:\n0.\n\n00\n m\n\n2\n\nA\nllg\n\nem\nei\n\nne\n R\n\näu\nm\n\ne\nTa\n\nge\nss\n\nch\nul\n\ne \nR\n\nuh\ner\n\nau\nm\n\n S\n34\n\nB\nF\n\n:3\n9.\n\n60\n m\n\n2\n\nF\nF\n\n:\n5.\n\n25\n m\n\n2\n\nW\nC\n\nM\näd\n\nch\nen\n\n S\n35\n\n_7\nB\n\nF\n:8\n\n.0\n0 \n\nm\n2\n\nA\nllg\n\nem\nei\n\nne\n R\n\näu\nm\n\ne\nTa\n\nge\nss\n\nch\nul\n\ne \nA\n\nuf\nga\n\nbe\nnb\n\net\nr. \n\nS3\n2\n\nB\nF\n\n:6\n0.\n\n45\n m\n\n2\n\nF\nF\n\n:\n10\n\n.5\n0 \n\nm\n2\n\nPe\nrs\n\non\nal\n\nrä\num\n\ne\nLe\n\nitu\nng\n\n +\n M\n\nita\nrb\n\nei\nte\n\nr T\nS \n\nS2\n3\n\nB\nF\n\n:3\n5.\n\n05\n m\n\n2\n\nF\nF\n\n:\n14\n\n.5\n0 \n\nm\n2\n\nA\nllg\n\nem\nei\n\nne\n R\n\näu\nm\n\ne\nTa\n\nge\nss\n\nch\nul\n\ne \nSp\n\nie\nlra\n\num\n S\n\n33\nB\n\nF\n:3\n\n5.\n80\n\n m\n2\n\nF\nF\n\n:\n11\n\n.7\n0 \n\nm\n2\n\nW\nC\n\nK\nna\n\nbe\nn \n\nS3\n5_\n\n8\nB\n\nF\n:3\n\n.6\n0 \n\nm\n2\n\nPu\ntz\n\nra\num\n\n S\n40\n\n_1\nB\n\nF\n:2\n\n.6\n0 \n\nm\n2\n\nGrundrisse Hochparterre\n\n\n\nVerkleinerung / A3Mst. / Format\nDatum / Gez.\n\nProjektbezugskoteProjektphaseBauherrin RevidiertPlanergemeinschaftProjekt Inhalt\n±0.00 = 416.18 m.ü.M. (OK.F.B. HP Bestand)403_Neuhausen Schulhaus Gemeinde Neuhausen am Rheinfall\n\nZentralstrasse 38, 8212 Neuhausen am Rheinfall\nCaruso St John Architects / WT Partner AG\nRäffelstrasse 32, 8045 Zürich Projekt Phase Fach Lage Inhalt Typ Zähler Index S\n\nVorprojekt 11.04.2016 / tw\n\nFL\nP\n\nH\nKN\n\nG\nW\n\nKN\nG\n\nW\n\nD\nW\n\nH\nH\n\nH\n\nH\n\nH\n\nH\n\nH\n\nH\n\nH\n\nH\n\nH\n\nH\n\nH\n\nH\n\nH\n\nH\n\nH\n\nH\n\nH\n\nD\nW\n\nD\nW\n\nD\nW\n\nD\nW\n\nD\nW\n\nD\nW\n\nD\nW\n\nA\nuf\n\nen\nth\n\nal\nts\n\nzo\nne\n\n (\nfr\n\nei\n m\n\nöb\nlie\n\nrb\nar\n\n)\n\nG\nF\n\n =\n 7\n\n22\n m\n\n2 \n(in\n\nkl\n. P\n\nas\nse\n\nre\nlle\n\n)\nG\n\nF\n =\n\n 6\n58\n\n m\n2\n\nE\nL \n\nS\nte\n\nig\nzo\n\nne\n 4\n\n0/\n24\n\n0\n\nEL Steigzone 40/210\n\nHauswart\n\nD\nW\n\nD\nW\n\nLüftungsschacht:\nKüche (AUL, FOL, ZUL, ABL)\nAula / Mensa (AUL, FOL, ZUL, ABL)\nSchule (ZUL, ABL)\n\nC\n\nD\nD\n\nE\nE\n\nC\n\nabgehängte Decke\n- Lüftung\n- Elektrotrasse\n\nFenster in der Höhe anpassen\n\nWand neu verputzt\n\nSc\nhu\n\nle\nK\n\nla\nss\n\nen\nzi\n\nm\nm\n\ner\n S\n\n1_\n4\n\nB\nF\n\n: 5\n4.\n\n55\n m\n\n2\nF\n\nF\n:\n\n0.\n00\n\n m\n2\n\nSc\nhu\n\nle\nK\n\nla\nss\n\nen\nzi\n\nm\nm\n\ner\n S\n\n1_\n1\n\nB\nF\n\n: 6\n9.\n\n45\n m\n\n2\nF\n\nF\n:\n\n0.\n00\n\n m\n2\n\nSc\nhu\n\nle\nK\n\nla\nss\n\nen\nzi\n\nm\nm\n\ner\n S\n\n1_\n2\n\nB\nF\n\n: 7\n1.\n\n65\n m\n\n2\nF\n\nF\n:\n\n0.\n00\n\n m\n2\n\nSc\nhu\n\nle\nK\n\nla\nss\n\nen\nzi\n\nm\nm\n\ner\n S\n\n1_\n3\n\nB\nF\n\n: 6\n7.\n\n95\n m\n\n2\nF\n\nF\n:\n\n0.\n00\n\n m\n2\n\nSc\nhu\n\nle\nG\n\nru\npp\n\nen\nra\n\num\n S\n\n2_\n3\n\nB\nF\n\n: 3\n0.\n\n25\n m\n\n2\nF\n\nF\n:\n\n0.\n00\n\n m\n2\n\nSc\nhu\n\nle\nG\n\nru\npp\n\nen\nra\n\num\n S\n\n2_\n2\n\nB\nF\n\n: 2\n2.\n\n70\n m\n\n2\nF\n\nF\n:\n\n0.\n00\n\n m\n2\n\nSc\nhu\n\nle\nD\n\naZ\n S\n\n9\nB\n\nF\n: 1\n\n9.\n85\n\n m\n2\n\nF\nF\n\n:\n0.\n\n00\n m\n\n2\n\nSc\nhu\n\nle\nG\n\nru\npp\n\nen\nra\n\num\n S\n\n2_\n1\n\nB\nF\n\n: 2\n2.\n\n45\n m\n\n2\nF\n\nF\n:\n\n0.\n00\n\n m\n2\n\nSc\nhu\n\nle\nG\n\nru\npp\n\nen\nra\n\num\n S\n\n2_\n4\n\nB\nF\n\n: 1\n6.\n\n55\n m\n\n2\nF\n\nF\n:\n\n0.\n00\n\n m\n2\n\nW\nC\n\nM\näd\n\nch\nen\n\n S\n35\n\n_2\nB\n\nF\n: 1\n\n2.\n80\n\n m\n2\n\nF\nF\n\n:\n0.\n\n00\n m\n\n2\n\nSc\nhu\n\nle\nK\n\nla\nss\n\nen\nzi\n\nm\nm\n\ner\n S\n\n1_\n10\n\nB\nF\n\n:7\n3.\n\n15\n m\n\n2\n\nF\nF\n\n:\n13\n\n.8\n0 \n\nm\n2\n\nSc\nhu\n\nle\nG\n\nru\npp\n\nen\nra\n\num\n S\n\n2\nB\n\nF\n:2\n\n3.\n10\n\n m\n2\n\nF\nF\n\n:\n6.\n\n90\n m\n\n2\n\nSc\nhu\n\nle\nK\n\nla\nss\n\nen\nzi\n\nm\nm\n\ner\n S\n\n1_\n11\n\nB\nF\n\n:7\n3.\n\n15\n m\n\n2\n\nF\nF\n\n:\n13\n\n.8\n0 \n\nm\n2\n\nSc\nhu\n\nle\nG\n\nru\npp\n\nen\nra\n\num\n S\n\n2\nB\n\nF\n:2\n\n3.\n10\n\n m\n2\n\nF\nF\n\n:\n6.\n\n90\n m\n\n2\n\nSc\nhu\n\nle\nK\n\nla\nss\n\nen\nzi\n\nm\nm\n\ner\n S\n\n1_\n9\n\nB\nF\n\n:7\n3.\n\n15\n m\n\n2\n\nF\nF\n\n:\n13\n\n.8\n0 \n\nm\n2\n\nSc\nhu\n\nle\nG\n\nru\npp\n\nen\nra\n\num\n S\n\n2\nB\n\nF\n:2\n\n3.\n10\n\n m\n2\n\nF\nF\n\n:\n6.\n\n90\n m\n\n2\n\nSc\nhu\n\nle\nH\n\nei\nlp\n\näd\nag\n\nog\nik\n\n S\n3_\n\n2\nB\n\nF\n:4\n\n0.\n40\n\n m\n2\n\nF\nF\n\n:\n6.\n\n90\n m\n\n2\n\nW\nC\n\nK\nna\n\nbe\nn \n\nS3\n5_\n\n5\nB\n\nF\n:1\n\n9.\n15\n\n m\n2\n\nPutzraum S40\nBF:1.55 m2\n\nGrundrisse 1. Obergeschosse\n\n\n\nVerkleinerung / A3Mst. / Format\nDatum / Gez.\n\nProjektbezugskoteProjektphaseBauherrin RevidiertPlanergemeinschaftProjekt Inhalt\n±0.00 = 416.18 m.ü.M. (OK.F.B. HP Bestand)403_Neuhausen Schulhaus Gemeinde Neuhausen am Rheinfall\n\nZentralstrasse 38, 8212 Neuhausen am Rheinfall\nCaruso St John Architects / WT Partner AG\nRäffelstrasse 32, 8045 Zürich Projekt Phase Fach Lage Inhalt Typ Zähler Index S\n\nVorprojekt 11.04.2016 / tw\n\nH\n\nD\nW\n\nH\nH\n\nH\n\nH\n\nH\n\nH\n\nH\n\nH\n\nH\n\nH\n\nH\nH\n\nH\n\nD\nW\n\nD\nW\n\nH\n\nH\n\nH\n\nH\n\nD\nW\n\nD\nW\n\nD\nW\n\nD\nW\n\nD\nW\n\nBod\nen\n\n P\nas\n\nse\nre\n\nlle\n\nim\n G\n\nef\näl\n\nle\n\nG\nF\n\n =\n 7\n\n22\n m\n\n2 \n(in\n\nkl\n. P\n\nas\nse\n\nre\nlle\n\n)\nG\n\nF\n =\n\n 6\n58\n\n m\n2\n\nE\nL \n\nS\nte\n\nig\nzo\n\nne\n 4\n\n0/\n24\n\n0\n\nEL Steigzone 40/210\n\nO\nbl\n\nic\nht\n\nHauswart\n\nD\nW\n\nD\nW\n\nLüftungsschacht:\nKüche (AUL, FOL, ZUL, ABL)\nAula / Mensa (AUL, FOL, ZUL, ABL)\nSchule (ZUL, ABL)\n\nD\nD\n\nE\nE\n\nC\n\nC\n\nA\nuf\n\nen\nth\n\nal\nts\n\nzo\nne\n\n (\nfr\n\nei\n m\n\nöb\nlie\n\nrb\nar\n\n)\n\nabgehängte Decke\n- Lüftung\n- Elektrotrasse\n\nFenster in der Höhe anpassen\n\nWand neu verputzt\n\nRWA\nTreppenhaus\n\nFlachdachausstieg\nmit NRWA System\n0.9 / 1.5m (zB. GOMA\nMatter AG) - Minergie\n\nSc\nhu\n\nle\nK\n\nla\nss\n\nen\nzi\n\nm\nm\n\ner\n S\n\n1_\n6\n\nB\nF\n\n: 7\n0.\n\n25\n m\n\n2\nF\n\nF\n:\n\n0.\n00\n\n m\n2\n\nSc\nhu\n\nle\nG\n\nru\npp\n\nen\nra\n\num\n S\n\n2_\n7\n\nB\nF\n\n: 3\n0.\n\n65\n m\n\n2\nF\n\nF\n:\n\n0.\n00\n\n m\n2\n\nSc\nhu\n\nle\nG\n\nru\npp\n\nen\nra\n\num\n S\n\n2_\n6\n\nB\nF\n\n: 2\n3.\n\n05\n m\n\n2\nF\n\nF\n:\n\n0.\n00\n\n m\n2\n\nSc\nhu\n\nle\nLo\n\ngo\npä\n\ndi\ne \n\nS4\nB\n\nF\n: 2\n\n0.\n10\n\n m\n2\n\nF\nF\n\n:\n0.\n\n00\n m\n\n2\n\nSc\nhu\n\nle\nG\n\nru\npp\n\nen\nra\n\num\n S\n\n2_\n8\n\nB\nF\n\n: 1\n6.\n\n70\n m\n\n2\nF\n\nF\n:\n\n0.\n00\n\n m\n2\n\nSc\nhu\n\nle\nK\n\nla\nss\n\nen\nzi\n\nm\nm\n\ner\n S\n\n1_\n8\n\nB\nF\n\n: 5\n6.\n\n35\n m\n\n2\nF\n\nF\n:\n\n0.\n00\n\n m\n2\n\nSc\nhu\n\nle\nK\n\nla\nss\n\nen\nzi\n\nm\nm\n\ner\n S\n\n1_\n5\n\nB\nF\n\n: 7\n1.\n\n35\n m\n\n2\nF\n\nF\n:\n\n0.\n00\n\n m\n2\n\nSc\nhu\n\nle\nK\n\nla\nss\n\nen\nzi\n\nm\nm\n\ner\n S\n\n1_\n7\n\nB\nF\n\n: 7\n4.\n\n40\n m\n\n2\nF\n\nF\n:\n\n0.\n00\n\n m\n2\n\nSc\nhu\n\nle\nG\n\nru\npp\n\nen\nra\n\num\n S\n\n2_\n5\n\nB\nF\n\n: 2\n2.\n\n75\n m\n\n2\nF\n\nF\n:\n\n0.\n00\n\n m\n2\n\nW\nC\n\nK\nna\n\nbe\nn \n\nS3\n5_\n\n3\nB\n\nF\n: 1\n\n2.\n75\n\n m\n2\n\nF\nF\n\n:\n0.\n\n00\n m\n\n2\n\nSc\nhu\n\nle\nK\n\nla\nss\n\nen\nzi\n\nm\nm\n\ner\n S\n\n1_\n13\n\nB\nF\n\n:7\n3.\n\n15\n m\n\n2\n\nF\nF\n\n:\n13\n\n.8\n0 \n\nm\n2\n\nSc\nhu\n\nle\nG\n\nru\npp\n\nen\nra\n\num\n S\n\n2\nB\n\nF\n:2\n\n3.\n10\n\n m\n2\n\nF\nF\n\n:\n6.\n\n90\n m\n\n2\n\nSc\nhu\n\nle\nK\n\nla\nss\n\nen\nzi\n\nm\nm\n\ner\n S\n\n1_\n14\n\nB\nF\n\n:7\n3.\n\n15\n m\n\n2\n\nF\nF\n\n:\n13\n\n.8\n0 \n\nm\n2\n\nSc\nhu\n\nle\nG\n\nru\npp\n\nen\nra\n\num\n S\n\n2\nB\n\nF\n:2\n\n3.\n10\n\n m\n2\n\nF\nF\n\n:\n6.\n\n90\n m\n\n2\n\nSc\nhu\n\nle\nK\n\nla\nss\n\nen\nzi\n\nm\nm\n\ner\n S\n\n1_\n12\n\nB\nF\n\n:7\n3.\n\n15\n m\n\n2\n\nF\nF\n\n:\n13\n\n.8\n0 \n\nm\n2\n\nSc\nhu\n\nle\nG\n\nru\npp\n\nen\nra\n\num\n S\n\n2\nB\n\nF\n:2\n\n3.\n10\n\n m\n2\n\nF\nF\n\n:\n6.\n\n90\n m\n\n2\n\nSc\nhu\n\nle\nH\n\nei\nlp\n\näd\nag\n\nog\nik\n\n S\n3_\n\n3\nB\n\nF\n:4\n\n0.\n40\n\n m\n2\n\nF\nF\n\n:\n6.\n\n90\n m\n\n2\n\nW\nC\n\nM\näd\n\nch\nen\n\n S\n35\n\n_6\nB\n\nF\n:2\n\n0.\n10\n\n m\n2\n\nPutzraum S40\nBF:1.55 m2\n\nGrundrisse 2. Obergeschosse\n\n\n\nVerkleinerung / A3Mst. / Format\nDatum / Gez.\n\nProjektbezugskoteProjektphaseBauherrin RevidiertPlanergemeinschaftProjekt Inhalt\n±0.00 = 416.18 m.ü.M. (OK.F.B. HP Bestand)403_Neuhausen Schulhaus Gemeinde Neuhausen am Rheinfall\n\nZentralstrasse 38, 8212 Neuhausen am Rheinfall\nCaruso St John Architects / WT Partner AG\nRäffelstrasse 32, 8045 Zürich Projekt Phase Fach Lage Inhalt Typ Zähler Index S\n\nVorprojekt 11.04.2016 / tw\n\nFL\nP\n\nH\n\nH\n\nH\n\nH\n\nG\nF\n\n =\n 6\n\n58\n m\n\n2\n\nEL Steigzone 40/210\n\nD\nW\n\nD\nW\n\nRWA\nTreppenhaus / Korridor\n\nF\nla\n\nch\nda\n\nch\nau\n\nss\ntie\n\ng\nm\n\nit \nN\n\nR\nW\n\nA\n S\n\nys\nte\n\nm\n0.\n\n9 \n/ 1\n\n.5\nm\n\n (\nzB\n\n. G\nO\n\nM\nA\n\nM\nat\n\nte\nr \n\nA\nG\n\n) \n- \n\nM\nin\n\ner\ngi\n\ne\n\nO\nbl\n\nic\nht\n\nSc\nhu\n\nle\nTe\n\nxt\nile\n\ns \nW\n\ner\nke\n\nn \nS5\n\n_1\nB\n\nF\n: 7\n\n9.\n50\n\n m\n2\n\nF\nF\n\n:\n0.\n\n00\n m\n\n2\n\nSc\nhu\n\nle\nTe\n\nxt\nile\n\ns \nW\n\ner\nke\n\nn \nS5\n\n_2\nB\n\nF\n: 7\n\n2.\n55\n\n m\n2\n\nF\nF\n\n:\n0.\n\n00\n m\n\n2\n\nSc\nhu\n\nle\nTe\n\nxt\nile\n\ns \nW\n\ner\nke\n\nn \nS5\n\n_3\nB\n\nF\n: 7\n\n5.\n55\n\n m\n2\n\nF\nF\n\n:\n0.\n\n00\n m\n\n2\n\nSc\nhu\n\nle\nN\n\nic\nht\n\n te\nxt\n\nile\ns \n\nW\ner\n\nke\nn \n\nS7\nB\n\nF\n: 7\n\n5.\n45\n\n m\n2\n\nF\nF\n\n:\n0.\n\n00\n m\n\n2\n\nSc\nhu\n\nle\nTe\n\nxt\nile\n\ns \nW\n\ner\nke\n\nn \nLa\n\nge\nr S\n\n6\nB\n\nF\n: 6\n\n0.\n90\n\n m\n2\n\nF\nF\n\n:\n0.\n\n00\n m\n\n2\n\nSc\nhu\n\nle\nM\n\nas\nch\n\nin\nen\n\nra\num\n\n S\n8\n\nB\nF\n\n: 2\n5.\n\n45\n m\n\n2\nF\n\nF\n:\n\n0.\n00\n\n m\n2\n\nW\nC\n\nM\näd\n\nch\nen\n\n S\n35\n\n_4\nB\n\nF\n: 1\n\n3.\n95\n\n m\n2\n\nF\nF\n\n:\n0.\n\n00\n m\n\n2\n\nSc\nhu\n\nle\nM\n\nat\ner\n\nia\nlra\n\num\nB\n\nF\n: 1\n\n8.\n70\n\n m\n2\n\nF\nF\n\n:\n0.\n\n00\n m\n\n2\n\nex\nte\n\nns\niv\n\ne \nB\n\neg\nrü\n\nnu\nng\n\nin\nkl\n\n. "\nA\n\nbs\ntu\n\nrz\nsi\n\nch\ner\n\nun\ng"\n\nP\nV\n\n-A\nnl\n\nag\ne\n\nA\nC\n\nH\nT\n\nU\nN\n\nG\n: h\n\noh\ne \n\nLa\nst\n\nen\n\nGrundrisse 1. Dachgeschosse\n\n\n\nVerkleinerung / A3Mst. / Format\nDatum / Gez.\n\nProjektbezugskoteProjektphaseBauherrin RevidiertPlanergemeinschaftProjekt Inhalt\n±0.00 = 416.18 m.ü.M. (OK.F.B. HP Bestand)403_Neuhausen Schulhaus Gemeinde Neuhausen am Rheinfall\n\nZentralstrasse 38, 8212 Neuhausen am Rheinfall\nCaruso St John Architects / WT Partner AG\nRäffelstrasse 32, 8045 Zürich Projekt Phase Fach Lage Inhalt Typ Zähler Index S\n\nVorprojekt\n\n0 1 2 5\n\n11.04.2016 / tw\n\nKNGW KNGWKNGW\n\nK\nN\n\nG\nW\n\nK\nN\n\nG\nW\n\nKNGW KNGW\n\nK\nN\n\nG\nW\n\n (Spint + Lavabo)\n\nGF = 97 m2\n\nMonoblock Schule\n\n4.5 x 1.5 x 2.4m\nRaumtiefe gem. HLKS = 7.95m anstelle von 7.70m\n\n (Spint + Lavabo)\n\nD\n\nAllgemeine Räume\n\nGarderoben K S38\n\nBF: 18.85 m2\n\nAllgemeine Räume\n\nGarderoben M S37\n\nBF: 18.85 m2\n\nHaustechnik\n\nHeizung / Sanitär / El S44_1\n\nBF: 29.30 m2\n\nHaustechnik\n\nServerraum S43\n\nBF: 9.20 m2\n\nBestand_Grundriss Untergeschoss\n\n\n\nVerkleinerung / A3Mst. / Format\nDatum / Gez.\n\nProjektbezugskoteProjektphaseBauherrin RevidiertPlanergemeinschaftProjekt Inhalt\n±0.00 = 416.18 m.ü.M. (OK.F.B. HP Bestand)403_Neuhausen Schulhaus Gemeinde Neuhausen am Rheinfall\n\nZentralstrasse 38, 8212 Neuhausen am Rheinfall\nCaruso St John Architects / WT Partner AG\nRäffelstrasse 32, 8045 Zürich Projekt Phase Fach Lage Inhalt Typ Zähler Index S\n\nVorprojekt\n\n0 1 2 5\n\n11.04.2016 / tw\n\nH H\n\nFLP\n\nH\n\nKMDH\n\nH\n\nDW\n\nDW DW\n\nDW\n\nDW\n\nDWDWDWDW\n\nDW\n\ninkl. Kochnische\n\nHaupteingang\nSchule Bestand\n\nH\nau\n\npt\nei\n\nng\nan\n\ng\nK\n\nin\nde\n\nrg\nar\n\nte\nn\n\ninkl. Garderobe S13\n\nH\nau\n\npt\nei\n\nng\nan\n\ng\n\nS\nch\n\nul\ne \n\nN\neu\n\nba\nu\n\nGF = 665 m2\n\nRaumhöhe unter\n"Zwischendecke" ca. 1.80m\nLager KIGA\n\nHeizung / Lüftung\n\nE\nrd\n\nbe\nbe\n\nnw\nan\n\nd \nve\n\nrs\npr\n\nig\nt\n\nzw\nis\n\nch\nen\n\n E\nG\n\n u\nnd\n\n H\nP\n\n u\nm\n\n 1\n0c\n\nm\n!\n\nE\nrd\n\nbe\nbe\n\nnw\nan\n\nd \nve\n\nrs\npr\n\nig\nt\n\nzw\nis\n\nch\nen\n\n E\nG\n\n u\nnd\n\n H\nP\n\n u\nm\n\n 1\n0c\n\nm\n!\n\nWindfang\n\nD\n\nFalt-Schiebewand EI30\n\nKindergarten\nHauptraum S11_2\nBF: 65.20 m2\n\nFF: 0.00 m2\n\nKindergarten\nHauptraum S11_1\nBF: 63.15 m2\n\nFF: 0.00 m2\n\nKindergarten\nGruppenraum S12_1\nBF: 24.55 m2\n\nFF: 0.00 m2\n\nKindergarten\nGruppenraum S12_2\nBF: 22.60 m2\n\nFF: 0.00 m2\n\nKindergarten\nMaterialraum S18\nBF: 31.80 m2\n\nFF: 0.00 m2\n\nWC\nKnaben\nBF: 15.05 m2\n\nFF: 0.00 m2\n\nWC\nMädchen\nBF: 13.95 m2\n\nFF: 0.00 m2\n\nKindergarten\nKüche S14\nBF: 38.55 m2\n\nFF: 0.00 m2\n\nKindergarten\nVorbereitung / Materialraum S19\nBF: 22.45 m2\n\nFF: 0.00 m2\n\nKindergarten\nZugang Aussenraum\nBF: 13.35 m2\n\nFF: 0.00 m2\n\nKindergarten\nDisp. Lager\nBF: 10.75 m2\n\nFF: 0.00 m2\n\nHaustechnik\nHSE S44_4\nBF: 27.55 m2\n\nFF: 0.00 m2\n\nKindergarten\nVorraum S15\nBF: 66.50 m2\n\nFF: 0.00 m2\n\nKindergarten\n\nGeräteraum S17\n\nBF: 23.70 m2\n\nFF: 0.00 m2\n\nAllgemeine Räume\n\nFoyer\n\nBF: 108.90 m2\n\nFF: 44.05 m2\n\nKindergarten\nPutzraum\nBF: 11.90 m2\n\nFF: 0.00 m2\n\nBestand_Grundriss Erdgeschoss\n\nmduer\nSchreibmaschinentext\n2\n\n\n\nVerkleinerung / A3Mst. / Format\nDatum / Gez.\n\nProjektbezugskoteProjektphaseBauherrin RevidiertPlanergemeinschaftProjekt Inhalt\n±0.00 = 416.18 m.ü.M. (OK.F.B. HP Bestand)403_Neuhausen Schulhaus Gemeinde Neuhausen am Rheinfall\n\nZentralstrasse 38, 8212 Neuhausen am Rheinfall\nCaruso St John Architects / WT Partner AG\nRäffelstrasse 32, 8045 Zürich Projekt Phase Fach Lage Inhalt Typ Zähler Index S\n\nVorprojekt\n\n0 1 2 5\n\n11.04.2016 / tw\n\nHFL\n\nK\nN\n\nG\nW\n\nKNGW\n\nH\n\nKNGW\n\nH H\n\nH\n\nKNGW\n\nH\n\nH H\n\nH H H\n\nH H H\n\nH\n\nH H\n\nH\n\nH\n\nH\n\nH\n\nH\n\nH\n\nDWDW\n\nDW\n\nDW DW\n\nDW\n\nDW\n\nDW\n\nH\n\nDW\n\nDW\n\ninkl. Officeraum S24\ninkl. Materialraum S10\n\n1 beh.\n1 Lehrerinnen\n1 LehrerGF = 658 m2\n\nE\nL \n\nS\nte\n\nig\nzo\n\nne\n 4\n\n0/\n21\n\n0\n\nG\nar\n\nd.\n\nBullauge G\nar\n\nd.\n\nE\nrd\n\nbe\nbe\n\nnw\nan\n\nd \nve\n\nrs\npr\n\nig\nt\n\nzw\nis\n\nch\nen\n\n E\nG\n\n u\nnd\n\n H\nP\n\n u\nm\n\n 1\n0c\n\nm\n!\n\nE\nrd\n\nbe\nbe\n\nnw\nan\n\nd \nve\n\nrs\npr\n\nig\nt\n\nzw\nis\n\nch\nen\n\n E\nG\n\n u\nnd\n\n H\nP\n\n u\nm\n\n 1\n0c\n\nm\n!\n\nD\n\nB\net\n\non\nrie\n\nge\nl i\n\nm\n B\n\ner\nei\n\nch\nB\n\nod\nen\n\n P\nas\n\nse\nre\n\nlle\nF\n\nen\nst\n\ner\n in\n\n d\ner\n\nH\nöh\n\ne \nan\n\npa\nss\n\nen\n\nPersonalräume\nSitzungszimmer S25\nBF: 29.65 m2\n\nFF: 0.00 m2\n\nPersonalräume\nAufenthalt S20\nBF: 65.50 m2\n\nFF: 0.00 m2\n\nPersonalräume\nVorbereitung LehrerInnen 19\nBF: 70.25 m2\n\nFF: 0.00 m2\n\nPersonalräume\nSekretariat S22\nBF: 19.60 m2\n\nFF: 0.00 m2\n\nPersonalräume\nLeitung S21\nBF: 22.45 m2\n\nFF: 0.00 m2\n\nPersonalräume\nHauswart S26\nBF: 15.05 m2\n\nFF: 0.00 m2\n\nSchule\nHeilpädagogik S3_1\nBF: 36.80 m2\n\nFF: 0.00 m2\n\nReserve\nKlassenzimmer\nBF: 68.20 m2\n\nFF: 0.00 m2\n\nReserve\nGruppenraum\nBF: 22.20 m2\n\nFF: 0.00 m2\n\nWC\nAnlage S35_1\nBF: 14.95 m2\n\nFF: 0.00 m2\n\nBF: 60.45\n\nFF: 10.50 m2\n\nPersonalräume\n\nLeitung + Mitarbeiter TS S23\n\nBF: 35.05 m2\n\nFF: 14.50 m2\n\nBestand_Grundriss Hochparterre\n\n\n\nVerkleinerung / A3Mst. / Format\nDatum / Gez.\n\nProjektbezugskoteProjektphaseBauherrin RevidiertPlanergemeinschaftProjekt Inhalt\n±0.00 = 416.18 m.ü.M. (OK.F.B. HP Bestand)403_Neuhausen Schulhaus Gemeinde Neuhausen am Rheinfall\n\nZentralstrasse 38, 8212 Neuhausen am Rheinfall\nCaruso St John Architects / WT Partner AG\nRäffelstrasse 32, 8045 Zürich Projekt Phase Fach Lage Inhalt Typ Zähler Index S\n\nVorprojekt\n\n0 1 2 5\n\n11.04.2016 / tw\n\nFLP\n\nH\n\nKNGWKNGW\n\nDW\n\nH\n\nH\n\nH\n\nH\n\nH\n\nHHH\n\nH\n\nH\n\nH HH\n\nHH H\n\nH\nH\n\nH\n\nDW\n\nDW DW\n\nDW DW\n\nDW\n\nDW\n\nAufenthaltszone (frei möblierbar)\n\nGF = 658 m2\n\nE\nL \n\nS\nte\n\nig\nzo\n\nne\n 4\n\n0/\n21\n\n0\n\nC\n\nD\n\nC\n\nF\nen\n\nst\ner\n\n in\n d\n\ner\nH\n\nöh\ne \n\nan\npa\n\nss\nen\n\nW\nan\n\nd \nne\n\nu \nve\n\nrp\nut\n\nzt\n\nSchule\nKlassenzimmer S1_4\nBF: 54.55 m2\n\nFF: 0.00 m2\n\nSchule\nKlassenzimmer S1_1\nBF: 69.45 m2\n\nFF: 0.00 m2\n\nSchule\nKlassenzimmer S1_2\nBF: 71.65 m2\n\nFF: 0.00 m2\n\nSchule\nKlassenzimmer S1_3\nBF: 67.95 m2\n\nFF: 0.00 m2\n\nSchule\nGruppenraum S2_3\nBF: 30.25 m2\n\nFF: 0.00 m2\n\nSchule\nGruppenraum S2_2\nBF: 22.70 m2\n\nFF: 0.00 m2\n\nSchule\nDaZ S9\nBF: 19.85 m2\n\nFF: 0.00 m2\n\nSchule\nGruppenraum S2_1\nBF: 22.45 m2\n\nFF: 0.00 m2\n\nSchule\nGruppenraum S2_4\nBF: 16.55 m2\n\nFF: 0.00 m2\n\nWC\nMädchen S35_2\nBF: 12.80 m2\n\nFF: 0.00 m2\n\nSchule\n\nGruppenraum S2\n\nBF: 23.10 m2\n\nFF: 6.90 m2\n\nBestand_Grundriss 1. Obergeschoss\n\n\n\nVerkleinerung / A3Mst. / Format\nDatum / Gez.\n\nProjektbezugskoteProjektphaseBauherrin RevidiertPlanergemeinschaftProjekt Inhalt\n±0.00 = 416.18 m.ü.M. (OK.F.B. HP Bestand)403_Neuhausen Schulhaus Gemeinde Neuhausen am Rheinfall\n\nZentralstrasse 38, 8212 Neuhausen am Rheinfall\nCaruso St John Architects / WT Partner AG\nRäffelstrasse 32, 8045 Zürich Projekt Phase Fach Lage Inhalt Typ Zähler Index S\n\nVorprojekt\n\n0 1 2 5\n\n11.04.2016 / tw\n\nH\n\nDW\n\nH\n\nH\n\nH\n\nH\n\nH\n\nH HHHH\n\nH H\n\nH\n\nDWDW\n\nH\n\nH H H\n\nDW\n\nDWDW\n\nDW\n\nDW\n\nBod\nen\n\n P\nas\n\nse\nre\n\nlle\n\nim\n G\n\nef\näl\n\nle\n\nGF = 658 m2\n\nE\nL \n\nS\nte\n\nig\nzo\n\nne\n 4\n\n0/\n21\n\n0\n\nOblicht\n\nD\n\nC\n\nC\n\nAufenthaltszone (frei möblierbar)\n\nF\nen\n\nst\ner\n\n in\n d\n\ner\nH\n\nöh\ne \n\nan\npa\n\nss\nen\n\nW\nan\n\nd \nne\n\nu \nve\n\nrp\nut\n\nzt\n\nSchule\nKlassenzimmer S1_6\nBF: 70.25 m2\n\nFF: 0.00 m2\n\nSchule\nGruppenraum S2_7\nBF: 30.65 m2\n\nFF: 0.00 m2\n\nSchule\nGruppenraum S2_6\nBF: 23.05 m2\n\nFF: 0.00 m2\n\nSchule\nLogopädie S4\nBF: 20.10 m2\n\nFF: 0.00 m2\n\nSchule\nGruppenraum S2_8\nBF: 16.70 m2\n\nFF: 0.00 m2\n\nSchule\nKlassenzimmer S1_8\nBF: 56.35 m2\n\nFF: 0.00 m2\n\nSchule\nKlassenzimmer S1_5\nBF: 71.35 m2\n\nFF: 0.00 m2\n\nSchule\nKlassenzimmer S1_7\nBF: 74.40 m2\n\nFF: 0.00 m2\n\nSchule\nGruppenraum S2_5\nBF: 22.75 m2\n\nFF: 0.00 m2\n\nWC\nKnaben S35_3\nBF: 12.75 m2\n\nFF: 0.00 m2\n\nSchule\n\nGruppenraum S2\n\nBF: 23.10 m2\n\nFF: 6.90 m2\n\nBestand_Grundriss 2. Obergeschoss\n\n\n\nVerkleinerung / A3Mst. / Format\nDatum / Gez.\n\nProjektbezugskoteProjektphaseBauherrin RevidiertPlanergemeinschaftProjekt Inhalt\n±0.00 = 416.18 m.ü.M. (OK.F.B. HP Bestand)403_Neuhausen Schulhaus Gemeinde Neuhausen am Rheinfall\n\nZentralstrasse 38, 8212 Neuhausen am Rheinfall\nCaruso St John Architects / WT Partner AG\nRäffelstrasse 32, 8045 Zürich Projekt Phase Fach Lage Inhalt Typ Zähler Index S\n\nVorprojekt\n\n0 1 2 5\n\n11.04.2016 / tw\n\nFLP\n\nHH\n\nH\n\nH\n\nGF = 658 m2\n\nE\nL \n\nS\nte\n\nig\nzo\n\nne\n 4\n\n0/\n21\n\n0\n\nR\nW\n\nA\nT\n\nre\npp\n\nen\nha\n\nus\n / \n\nK\nor\n\nrid\nor\n\nOblicht\n\nSchule\nTextiles Werken S5_1\nBF: 79.50 m2\n\nFF: 0.00 m2\n\nSchule\nTextiles Werken S5_2\nBF: 72.55 m2\n\nFF: 0.00 m2\n\nSchule\nTextiles Werken S5_3\nBF: 75.55 m2\n\nFF: 0.00 m2\n\nSchule\nNicht textiles Werken S7\nBF: 75.45 m2\n\nFF: 0.00 m2\n\nSchule\nTextiles Werken Lager S6\nBF: 60.90 m2\n\nFF: 0.00 m2\n\nSchule\nMaschinenraum S8\nBF: 25.45 m2\n\nFF: 0.00 m2\n\nWC\nMädchen S35_4\nBF: 13.95 m2\n\nFF: 0.00 m2\n\nSchule\nMaterialraum\nBF: 18.70 m2\n\nFF: 0.00 m2\n\nPV-Anlage\n\nACHTUNG: hohe Lasten\n\nBestand_Grundriss 1. Dachgeschoss\n\n\n\nVerkleinerung / A3Mst. / Format\nDatum / Gez.\n\nProjektbezugskoteProjektphaseBauherrin RevidiertPlanergemeinschaftProjekt Inhalt\n±0.00 = 416.18 m.ü.M. (OK.F.B. HP Bestand)403_Neuhausen Schulhaus Gemeinde Neuhausen am Rheinfall\n\nZentralstrasse 38, 8212 Neuhausen am Rheinfall\nCaruso St John Architects / WT Partner AG\nRäffelstrasse 32, 8045 Zürich Projekt Phase Fach Lage Inhalt Typ Zähler Index S\n\nVorprojekt\n\n0 1 2 5\n\n11.04.2016 / tw\n (\n\nS\npi\n\nnt\n +\n\n L\nav\n\nab\no)\n\n (\nin\n\nkl\n. W\n\nas\nch\n\nm\nas\n\nch\nin\n\ne)\n\nG\nF\n\n =\n 6\n\n36\n m\n\n2\n\nVorrraum Schutzraum / Trafostation\nOK.F.B. = ca. -5.62 (ca. +410.56)\n\nE\nL \n\nS\nte\n\nig\nzo\n\nne\n 4\n\n0/\n24\n\n0\n\nT\nra\n\nfo\nst\n\nat\nio\n\nn\n\nS\nch\n\nut\nzr\n\nau\nm\n\nEinbringöffnung\n2.0 x 2.85m\n\nB\nA\n\n (\nni\n\nch\nt ü\n\nbe\nrd\n\nec\nkt\n\n)\n\nM\non\n\nob\nlo\n\nck\n A\n\nul\na \n\n/ M\nen\n\nsa\n5.\n\n5 \nx \n\n1.\n5 \n\nx \n3.\n\n0m\n\nM\non\n\nob\nlo\n\nck\n S\n\nch\nul\n\ne\n4.\n\n5 \nx \n\n1.\n5 \n\nx \n2.\n\n4m\n\nMonoblock\nKüche\n\nW\nas\n\nch\nm\n\nas\nch\n\nin\ne\n\nM\nat\n\ner\nia\n\nl E\nin\n\nsa\ntz\n\n5 \nlm\n\nM\nat\n\ner\nia\n\nl E\nin\n\nsa\ntz\n\n6 \nm\n\n2\nM\n\nat\ner\n\nia\nl B\n\nlu\nts\n\npe\nnd\n\ne\n3 \n\nlm\nM\n\nat\ner\n\nia\nl B\n\nlu\nts\n\npe\nnd\n\ne\n3 \n\nm\n2\n\nSchrankfront\n\nR\nau\n\nm\ntie\n\nfe\n g\n\nem\n. H\n\nLK\nS\n\n =\n 7\n\n.9\n5m\n\n a\nns\n\nte\nlle\n\n v\non\n\n 7\n.7\n\n0m\n\nS\nan\n\nitä\nrv\n\ner\nte\n\nile\nr\n\nD\nop\n\npe\nlb\n\nod\nen\n\nM\nat\n\ner\nia\n\nls\nch\n\nra\nnk\n\n5.\n5 \n\nlm\n\nM\nat\n\ner\nia\n\nls\nch\n\nra\nnk\n\n4.\n5 \n\nlm\nM\n\nat\ner\n\nia\nls\n\nch\nra\n\nnk\n3.\n\n0 \nlm\n\nMaterialschrank\n2.0 lm\n\n (\nS\n\npi\nnt\n\n +\n L\n\nav\nab\n\no)\n\nFuge zwischen Rhyfallhalle\nund Neubau: 2cm (Dämmstreifen)\n\nLüftungsschacht:\nKüche (AUL, FOL, ZUL, ABL)\nAula / Mensa (AUL, FOL, ZUL, ABL)\nSchule (ZUL, ABL)\n\nD\nD\n\nE\nE\n\nW\nC\n\nM\näd\n\nch\nen\n\n S\n36\n\n_2\nB\n\nF\n:2\n\n2.\n05\n\n m\n2\n\nW\nC\n\nK\nna\n\nbe\nn \n\nS3\n6_\n\n3\nB\n\nF\n:1\n\n6.\n80\n\n m\n2\n\nA\nllg\n\nem\nei\n\nne\n R\n\näu\nm\n\ne\nG\n\nar\nde\n\nro\nbe\n\nn \nK\n\n S\n38\n\nB\nF\n\n:1\n8.\n\n85\n m\n\n2\n\nA\nllg\n\nem\nei\n\nne\n R\n\näu\nm\n\ne\nG\n\nar\nde\n\nro\nbe\n\nn \nM\n\n S\n37\n\nB\nF\n\n:1\n8.\n\n85\n m\n\n2\n\nA\nllg\n\nem\nei\n\nne\n R\n\näu\nm\n\ne\nA\n\nrc\nhi\n\nv \nS4\n\n1\nB\n\nF\n:3\n\n4.\n00\n\n m\n2\n\nA\nllg\n\nem\nei\n\nne\n R\n\näu\nm\n\ne\nLa\n\nge\nr S\n\n42\n_1\n\nB\nF\n\n:3\n4.\n\n00\n m\n\n2\n\nPe\nrs\n\non\nal\n\nrä\num\n\ne\nH\n\nau\nsw\n\nar\nt L\n\nag\ner\n\n S\n27\n\nB\nF\n\n:3\n4.\n\n00\n m\n\n2\n\nH\nau\n\nst\nec\n\nhn\nik\n\nH\nei\n\nzu\nng\n\n / \nSa\n\nni\ntä\n\nr /\n E\n\nl S\n44\n\n_1\nB\n\nF\n:2\n\n9.\n30\n\n m\n2\n\nH\nau\n\nst\nec\n\nhn\nik\n\nSe\nrv\n\ner\nra\n\num\n S\n\n43\nB\n\nF\n:9\n\n.2\n0 \n\nm\n2\n\nH\nau\n\nst\nec\n\nhn\nik\n\nLü\nftu\n\nng\n S\n\n44\n_2\n\nB\nF\n\n:4\n9.\n\n65\n m\n\n2\n\nH\nau\n\nst\nec\n\nhn\nik\n\nLü\nftu\n\nng\n K\n\nüc\nhe\n\n S\n44\n\n_3\nB\n\nF\n:2\n\n4.\n65\n\n m\n2\n\nSa\nm\n\nar\nite\n\nr\nM\n\nat\ner\n\nia\nl E\n\nin\nsa\n\ntz\n, B\n\nlu\nts\n\npe\nnd\n\ne\nB\n\nF\n:2\n\n3.\n85\n\n m\n2\n\nSa\nm\n\nar\nite\n\nr\nM\n\nat\ner\n\nia\nlra\n\num\n V\n\ner\nei\n\nn\nB\n\nF\n:3\n\n5.\n60\n\n m\n2\n\nR\nes\n\ner\nve\n\nLa\nge\n\nr R\nes\n\ner\nve\n\n S\n42\n\n_2\nB\n\nF\n:3\n\n4.\n00\n\n m\n2\n\nNeubau_Grundriss Untergeschoss\n\n\n\nVerkleinerung / A3Mst. / Format\nDatum / Gez.\n\nProjektbezugskoteProjektphaseBauherrin RevidiertPlanergemeinschaftProjekt Inhalt\n±0.00 = 416.18 m.ü.M. (OK.F.B. HP Bestand)403_Neuhausen Schulhaus Gemeinde Neuhausen am Rheinfall\n\nZentralstrasse 38, 8212 Neuhausen am Rheinfall\nCaruso St John Architects / WT Partner AG\nRäffelstrasse 32, 8045 Zürich Projekt Phase Fach Lage Inhalt Typ Zähler Index S\n\nVorprojekt\n\n0 1 2 5\n\n11.04.2016 / tw\n\nKM\nD\n\nH\n\nD\nW\n\nH\nau\n\npt\nei\n\nng\nan\n\ng\nS\n\nch\nul\n\ne \nB\n\nes\nta\n\nnd\n\nHaupteingang\nSchule Neubau\n\nN\not\n\nau\nsg\n\nan\ng\n\nS\nte\n\nllp\nla\n\ntz\n fü\n\nr \n2-\n\nA\nch\n\nse\nr\n\n->\n W\n\nar\ntu\n\nng\n T\n\nra\nfo\n\ns\n\nBelichtung der  Räume im Untergeschoss der Turnhalle\n(Aula/Mehrzwecksaal, Gymnastikraum, Vereinslokal)\n\nZ\nug\n\nan\ng \n\nR\nhy\n\nfa\nllh\n\nal\nle\n\nG\nF\n\n =\n 6\n\n31\n m\n\n2\nG\n\nF\n =\n\n 6\n65\n\n m\n2\n\nTreppe zum Schutzraum\n\nE\nL \n\nS\nte\n\nig\nzo\n\nne\n 4\n\n0/\n24\n\n0\n\nEinbringöffnung\n2.0 x 2.85m\n\nR\nam\n\npe\n\nD\nW\n\nD\nW\n\nW\nin\n\ndf\nan\n\ng\n\nof\nfe\n\nne\n T\n\nhe\nke\n\nzu\nr \n\nM\nen\n\nsa\n->\n\n B\nra\n\nnd\nsc\n\nhu\ntz\n\n?\n\nLüftungsschacht:\nKüche (AUL, FOL, ZUL, ABL)\nAula / Mensa (AUL, FOL, ZUL, ABL)\nSchule (ZUL, ABL)\n\nD\nD\n\nE\nE\n\nabgehängte Decke\n- Lüftung\n- Elektrotrasse\n\nF\nal\n\nt-\nS\n\nch\nie\n\nbe\nw\n\nan\nd \n\nE\nI3\n\n0\n\nK\nin\n\nde\nrg\n\nar\nte\n\nn\nM\n\nat\ner\n\nia\nlra\n\num\n S\n\n18\nB\n\nF\n: 3\n\n1.\n80\n\n m\n2\n\nF\nF\n\n:\n0.\n\n00\n m\n\n2\n\nA\nllg\n\nem\nei\n\nne\n R\n\näu\nm\n\ne\nK\n\nüc\nhe\n\n S\n31\n\nB\nF\n\n:3\n7.\n\n80\n m\n\n2\n\nF\nF\n\n:\n7.\n\n35\n m\n\n2\n\nA\nllg\n\nem\nei\n\nne\n R\n\näu\nm\n\ne\nA\n\nul\na \n\nS2\n8\n\nB\nF\n\n:1\n34\n\n.1\n5 \n\nm\n2\n\nF\nF\n\n:\n44\n\n.8\n0 \n\nm\n2\n\nA\nllg\n\nem\nei\n\nne\n R\n\näu\nm\n\ne\nIn\n\nst\nr.-\n\n u\n. S\n\ntu\nhl\n\nla\nge\n\nr S\n29\n\nB\nF\n\n:3\n5.\n\n60\n m\n\n2\n\nF\nF\n\n:\n7.\n\n75\n m\n\n2\n\nW\nC\n\nB\nes\n\nuc\nhe\n\nr /\n B\n\neh\n. S\n\n36\nB\n\nF\n:4\n\n.1\n5 \n\nm\n2\n\nF\nF\n\n:\n7.\n\n35\n m\n\n2\n\nW\nC\n\nSa\nni\n\ntä\nt\n\nB\nF\n\n:4\n.5\n\n0 \nm\n\n2\n\nF\nF\n\n:\n7.\n\n35\n m\n\n2\n\nA\nllg\n\nem\nei\n\nne\n R\n\näu\nm\n\ne\nFo\n\nye\nr\n\nB\nF\n\n:1\n08\n\n.9\n0 \n\nm\n2\n\nF\nF\n\n:\n44\n\n.0\n5 \n\nm\n2\n\nA\nllg\n\nem\nei\n\nne\n R\n\näu\nm\n\ne\nEs\n\nsr\nau\n\nm\n S\n\n30\nB\n\nF\n:1\n\n34\n.4\n\n0 \nm\n\n2\n\nF\nF\n\n:\n44\n\n.0\n5 \n\nm\n2\n\nT\nur\n\nnh\nal\n\nle\nA\n\nus\nse\n\nng\ner\n\nät\ne\n\nbi\nsh\n\ner\n: \n\n48\nqm\n\nne\nu:\n\n \n \n\n34\nqm\n\nM\nax\n\nim\nal\n\ne \nB\n\nel\neg\n\nun\ng\n\nin\nkl\n\n. F\noy\n\ner\n30\n\n0 \nP\n\ner\nso\n\nne\nn\n\nm\nob\n\nile\n B\n\nüh\nne\n\nnp\nod\n\nes\nte\n\n 1\n80\n\n/8\n0c\n\nm\n,\n\nst\nap\n\nel\nba\n\nr \n(S\n\nta\npe\n\nlh\nöh\n\ne \n15\n\ncm\n),\n\n60\ncm\n\n h\noc\n\nh\n\nRinne entlang der Fassade\n\nLa\nge\n\nr \nB\n\nüh\nne\n\nn-\nE\n\nle\nm\n\nen\nte\n\nNeubau_Grundriss Erdgeschoss\n\n\n\nVerkleinerung / A3Mst. / Format\nDatum / Gez.\n\nProjektbezugskoteProjektphaseBauherrin RevidiertPlanergemeinschaftProjekt Inhalt\n±0.00 = 416.18 m.ü.M. (OK.F.B. HP Bestand)403_Neuhausen Schulhaus Gemeinde Neuhausen am Rheinfall\n\nZentralstrasse 38, 8212 Neuhausen am Rheinfall\nCaruso St John Architects / WT Partner AG\nRäffelstrasse 32, 8045 Zürich Projekt Phase Fach Lage Inhalt Typ Zähler Index S\n\nVorprojekt\n\n0 1 2 5\n\n11.04.2016 / tw\n\nH\n\nKN\nG\n\nW\n\nH\n\nH\n\nD\nW\n\nG\nF\n\n =\n 6\n\n31\n m\n\n2\nG\n\nF\n =\n\n 6\n58\n\n m\n2\n\nE\nL \n\nS\nte\n\nig\nzo\n\nne\n 4\n\n0/\n24\n\n0\n\nS\nch\n\nra\nnk\n\n H\nau\n\nsw\n.\n\nin\nkl\n\n. A\nus\n\ngu\nss\n\nD\ner\n\n R\nau\n\nm\n w\n\nird\n a\n\nuc\nh \n\nfü\nr \n\nde\nn\n\nM\nus\n\nik\nun\n\nte\nrr\n\nic\nht\n\n in\n K\n\nle\nin\n\ngr\nup\n\npe\nn\n\nve\nrw\n\nen\nde\n\nt\n\nGard.\n\nB\nul\n\nla\nug\n\ne\n\nD\nW\n\nD\nW\n\nGard.\n\nLüftungsschacht:\nKüche (AUL, FOL, ZUL, ABL)\nAula / Mensa (AUL, FOL, ZUL, ABL)\nSchule (ZUL, ABL)\n\nD\nD\n\nE\nE\n\nBetonriegel im Bereich Boden Passerelle\n\nabgehängte Decke\n- Lüftung\n- Elektrotrasse\n\nabgehängte Decke\n- Lüftung\n- Elektrotrasse\n\nFenster in der Höhe anpassen\n\nSc\nhu\n\nle\nH\n\nei\nlp\n\näd\nag\n\nog\nik\n\n S\n3_\n\n1\nB\n\nF\n: 3\n\n6.\n80\n\n m\n2\n\nF\nF\n\n:\n0.\n\n00\n m\n\n2\n\nA\nllg\n\nem\nei\n\nne\n R\n\näu\nm\n\ne\nTa\n\nge\nss\n\nch\nul\n\ne \nR\n\nuh\ner\n\nau\nm\n\n S\n34\n\nB\nF\n\n:3\n9.\n\n60\n m\n\n2\n\nF\nF\n\n:\n5.\n\n25\n m\n\n2\n\nW\nC\n\nM\näd\n\nch\nen\n\n S\n35\n\n_7\nB\n\nF\n:8\n\n.0\n0 \n\nm\n2\n\nA\nllg\n\nem\nei\n\nne\n R\n\näu\nm\n\ne\nTa\n\nge\nss\n\nch\nul\n\ne \nA\n\nuf\nga\n\nbe\nnb\n\net\nr. \n\nS3\n2\n\nB\nF\n\n:6\n0.\n\n45\n m\n\n2\n\nF\nF\n\n:\n10\n\n.5\n0 \n\nm\n2\n\nPe\nrs\n\non\nal\n\nrä\num\n\ne\nLe\n\nitu\nng\n\n +\n M\n\nita\nrb\n\nei\nte\n\nr T\nS \n\nS2\n3\n\nB\nF\n\n:3\n5.\n\n05\n m\n\n2\n\nF\nF\n\n:\n14\n\n.5\n0 \n\nm\n2\n\nA\nllg\n\nem\nei\n\nne\n R\n\näu\nm\n\ne\nTa\n\nge\nss\n\nch\nul\n\ne \nSp\n\nie\nlra\n\num\n S\n\n33\nB\n\nF\n:3\n\n5.\n80\n\n m\n2\n\nF\nF\n\n:\n11\n\n.7\n0 \n\nm\n2\n\nW\nC\n\nK\nna\n\nbe\nn \n\nS3\n5_\n\n8\nB\n\nF\n:3\n\n.6\n0 \n\nm\n2\n\nPu\ntz\n\nra\num\n\n S\n40\n\n_1\nB\n\nF\n:2\n\n.6\n0 \n\nm\n2\n\nNeubau_Grundriss Hochparterre\n\n\n\nVerkleinerung / A3Mst. / Format\nDatum / Gez.\n\nProjektbezugskoteProjektphaseBauherrin RevidiertPlanergemeinschaftProjekt Inhalt\n±0.00 = 416.18 m.ü.M. (OK.F.B. HP Bestand)403_Neuhausen Schulhaus Gemeinde Neuhausen am Rheinfall\n\nZentralstrasse 38, 8212 Neuhausen am Rheinfall\nCaruso St John Architects / WT Partner AG\nRäffelstrasse 32, 8045 Zürich Projekt Phase Fach Lage Inhalt Typ Zähler Index S\n\nVorprojekt\n\n0 1 2 5\n\n11.04.2016 / tw\n\nH\n\nD\nW\n\nH\n\nA\nuf\n\nen\nth\n\nal\nts\n\nzo\nne\n\n (\nfr\n\nei\n m\n\nöb\nlie\n\nrb\nar\n\n)\n\nG\nF\n\n =\n 7\n\n22\n m\n\n2 \n(in\n\nkl\n. P\n\nas\nse\n\nre\nlle\n\n)\nG\n\nF\n =\n\n 6\n58\n\n m\n2\n\nE\nL \n\nS\nte\n\nig\nzo\n\nne\n 4\n\n0/\n24\n\n0\n\nHauswart\n\nD\nW\n\nD\nW\n\nLüftungsschacht:\nKüche (AUL, FOL, ZUL, ABL)\nAula / Mensa (AUL, FOL, ZUL, ABL)\nSchule (ZUL, ABL)\n\nC\n\nD\nD\n\nE\nE\n\nC\n\nabgehängte Decke\n- Lüftung\n- Elektrotrasse\n\nFenster in der Höhe anpassen\n\nWand neu verputzt\n\nSc\nhu\n\nle\nK\n\nla\nss\n\nen\nzi\n\nm\nm\n\ner\n S\n\n1_\n4\n\nB\nF\n\n: 5\n4.\n\n55\n m\n\n2\nF\n\nF\n:\n\n0.\n00\n\n m\n2\n\nSc\nhu\n\nle\nK\n\nla\nss\n\nen\nzi\n\nm\nm\n\ner\n S\n\n1_\n10\n\nB\nF\n\n:7\n3.\n\n15\n m\n\n2\n\nF\nF\n\n:\n13\n\n.8\n0 \n\nm\n2\n\nSc\nhu\n\nle\nG\n\nru\npp\n\nen\nra\n\num\n S\n\n2\nB\n\nF\n:2\n\n3.\n10\n\n m\n2\n\nF\nF\n\n:\n6.\n\n90\n m\n\n2\n\nSc\nhu\n\nle\nK\n\nla\nss\n\nen\nzi\n\nm\nm\n\ner\n S\n\n1_\n11\n\nB\nF\n\n:7\n3.\n\n15\n m\n\n2\n\nF\nF\n\n:\n13\n\n.8\n0 \n\nm\n2\n\nSc\nhu\n\nle\nG\n\nru\npp\n\nen\nra\n\num\n S\n\n2\nB\n\nF\n:2\n\n3.\n10\n\n m\n2\n\nF\nF\n\n:\n6.\n\n90\n m\n\n2\n\nSc\nhu\n\nle\nK\n\nla\nss\n\nen\nzi\n\nm\nm\n\ner\n S\n\n1_\n9\n\nB\nF\n\n:7\n3.\n\n15\n m\n\n2\n\nF\nF\n\n:\n13\n\n.8\n0 \n\nm\n2\n\nSc\nhu\n\nle\nG\n\nru\npp\n\nen\nra\n\num\n S\n\n2\nB\n\nF\n:2\n\n3.\n10\n\n m\n2\n\nF\nF\n\n:\n6.\n\n90\n m\n\n2\n\nSc\nhu\n\nle\nH\n\nei\nlp\n\näd\nag\n\nog\nik\n\n S\n3_\n\n2\nB\n\nF\n:4\n\n0.\n40\n\n m\n2\n\nF\nF\n\n:\n6.\n\n90\n m\n\n2\n\nW\nC\n\nK\nna\n\nbe\nn \n\nS3\n5_\n\n5\nB\n\nF\n:1\n\n9.\n15\n\n m\n2\n\nPutzraum S40\nBF:1.55 m2\n\nNeubau_Grundriss 1. Obergeschoss\n\n\n\nVerkleinerung / A3Mst. / Format\nDatum / Gez.\n\nProjektbezugskoteProjektphaseBauherrin RevidiertPlanergemeinschaftProjekt Inhalt\n±0.00 = 416.18 m.ü.M. (OK.F.B. HP Bestand)403_Neuhausen Schulhaus Gemeinde Neuhausen am Rheinfall\n\nZentralstrasse 38, 8212 Neuhausen am Rheinfall\nCaruso St John Architects / WT Partner AG\nRäffelstrasse 32, 8045 Zürich Projekt Phase Fach Lage Inhalt Typ Zähler Index S\n\nVorprojekt\n\n0 1 2 5\n\n11.04.2016 / tw\n\nH\n\nD\nW\n\nH\nH\n\nBod\nen\n\n P\nas\n\nse\nre\n\nlle\n\nim\n G\n\nef\näl\n\nle\n\nG\nF\n\n =\n 7\n\n22\n m\n\n2 \n(in\n\nkl\n. P\n\nas\nse\n\nre\nlle\n\n)\nG\n\nF\n =\n\n 6\n58\n\n m\n2\n\nE\nL \n\nS\nte\n\nig\nzo\n\nne\n 4\n\n0/\n24\n\n0\n\nO\nbl\n\nic\nht\n\nHauswart\n\nD\nW\n\nD\nW\n\nLüftungsschacht:\nKüche (AUL, FOL, ZUL, ABL)\nAula / Mensa (AUL, FOL, ZUL, ABL)\nSchule (ZUL, ABL)\n\nD\nD\n\nE\nE\n\nC\n\nC\n\nA\nuf\n\nen\nth\n\nal\nts\n\nzo\nne\n\n (\nfr\n\nei\n m\n\nöb\nlie\n\nrb\nar\n\n)\n\nabgehängte Decke\n- Lüftung\n- Elektrotrasse\n\nFenster in der Höhe anpassen\n\nWand neu verputzt\n\nRWA\nTreppenhaus\n\nFlachdachausstieg\nmit NRWA System\n0.9 / 1.5m (zB. GOMA\nMatter AG) - Minergie\n\nSc\nhu\n\nle\nK\n\nla\nss\n\nen\nzi\n\nm\nm\n\ner\n S\n\n1_\n8\n\nB\nF\n\n: 5\n6.\n\n35\n m\n\n2\nF\n\nF\n:\n\n0.\n00\n\n m\n2\n\nSc\nhu\n\nle\nK\n\nla\nss\n\nen\nzi\n\nm\nm\n\ner\n S\n\n1_\n13\n\nB\nF\n\n:7\n3.\n\n15\n m\n\n2\n\nF\nF\n\n:\n13\n\n.8\n0 \n\nm\n2\n\nSc\nhu\n\nle\nG\n\nru\npp\n\nen\nra\n\num\n S\n\n2\nB\n\nF\n:2\n\n3.\n10\n\n m\n2\n\nF\nF\n\n:\n6.\n\n90\n m\n\n2\n\nSc\nhu\n\nle\nK\n\nla\nss\n\nen\nzi\n\nm\nm\n\ner\n S\n\n1_\n14\n\nB\nF\n\n:7\n3.\n\n15\n m\n\n2\n\nF\nF\n\n:\n13\n\n.8\n0 \n\nm\n2\n\nSc\nhu\n\nle\nG\n\nru\npp\n\nen\nra\n\num\n S\n\n2\nB\n\nF\n:2\n\n3.\n10\n\n m\n2\n\nF\nF\n\n:\n6.\n\n90\n m\n\n2\n\nSc\nhu\n\nle\nK\n\nla\nss\n\nen\nzi\n\nm\nm\n\ner\n S\n\n1_\n12\n\nB\nF\n\n:7\n3.\n\n15\n m\n\n2\n\nF\nF\n\n:\n13\n\n.8\n0 \n\nm\n2\n\nSc\nhu\n\nle\nG\n\nru\npp\n\nen\nra\n\num\n S\n\n2\nB\n\nF\n:2\n\n3.\n10\n\n m\n2\n\nF\nF\n\n:\n6.\n\n90\n m\n\n2\n\nSc\nhu\n\nle\nH\n\nei\nlp\n\näd\nag\n\nog\nik\n\n S\n3_\n\n3\nB\n\nF\n:4\n\n0.\n40\n\n m\n2\n\nF\nF\n\n:\n6.\n\n90\n m\n\n2\n\nW\nC\n\nM\näd\n\nch\nen\n\n S\n35\n\n_6\nB\n\nF\n:2\n\n0.\n10\n\n m\n2\n\nPutzraum S40\nBF:1.55 m2\n\nNeubau_Grundriss 2. Obergeschoss\n\n\n\nVerkleinerung / A3Mst. / Format\nDatum / Gez.\n\nProjektbezugskoteProjektphaseBauherrin RevidiertPlanergemeinschaftProjekt Inhalt\n±0.00 = 416.18 m.ü.M. (OK.F.B. HP Bestand)403_Neuhausen Schulhaus Gemeinde Neuhausen am Rheinfall\n\nZentralstrasse 38, 8212 Neuhausen am Rheinfall\nCaruso St John Architects / WT Partner AG\nRäffelstrasse 32, 8045 Zürich Projekt Phase Fach Lage Inhalt Typ Zähler Index S\n\nVorprojekt\n\n0 1 2 5\n\n11.04.2016 / tw\n\nG\nF\n\n =\n 6\n\n58\n m\n\n2\n\nD\nW\n\nD\nW\n\nRWA\nTreppenhaus / Korridor\n\nF\nla\n\nch\nda\n\nch\nau\n\nss\ntie\n\ng\nm\n\nit \nN\n\nR\nW\n\nA\n S\n\nys\nte\n\nm\n0.\n\n9 \n/ 1\n\n.5\nm\n\n (\nzB\n\n. G\nO\n\nM\nA\n\nM\nat\n\nte\nr \n\nA\nG\n\n) \n- \n\nM\nin\n\ner\ngi\n\ne\n\nO\nbl\n\nic\nht\n\nSc\nhu\n\nle\nTe\n\nxt\nile\n\ns \nW\n\ner\nke\n\nn \nLa\n\nge\nr S\n\n6\nB\n\nF\n: 6\n\n0.\n90\n\n m\n2\n\nF\nF\n\n:\n0.\n\n00\n m\n\n2\n\nex\nte\n\nns\niv\n\ne \nB\n\neg\nrü\n\nnu\nng\n\nin\nkl\n\n. "\nA\n\nbs\ntu\n\nrz\nsi\n\nch\ner\n\nun\ng"\n\nP\nV\n\n-A\nnl\n\nag\ne\n\nA\nC\n\nH\nT\n\nU\nN\n\nG\n: h\n\noh\ne \n\nLa\nst\n\nen\n\nNeubau_Grundriss 1. Dachgeschoss\n\n\n\nVerkleinerung / A3Mst. / Format\nDatum / Gez.\n\nProjektbezugskoteProjektphaseBauherrin RevidiertPlanergemeinschaftProjekt Inhalt\n±0.00 = 416.18 m.ü.M. (OK.F.B. HP Bestand)403_Neuhausen Schulhaus Gemeinde Neuhausen am Rheinfall\n\nZentralstrasse 38, 8212 Neuhausen am Rheinfall\nCaruso St John Architects / WT Partner AG\nRäffelstrasse 32, 8045 Zürich Projekt Phase Fach Lage Inhalt Typ Zähler Index S\n\nVorprojekt\n\n0 1 2 5\n\n11.04.2016 / tw Bestand_Schnitt A\n\n-3.59 (uneben +/- 2cm)\n\n+0.00 (uneben +/- 2cm)\n\n+4.11 (uneben +/- 2cm)\n\n+8.19 (uneben +/- 2cm)\n\n+12.32 (uneben +/- 2cm)\n\n-2.38 = 413.80\n\n-1.88 = 414.30\n\nKNGW\n\nKNGW\n\nKNGW\n\nKNGW\n\nKNGWKNGWKNGW\n\nKNGW\n\nKNGW\n\nKNGW\n\nKNGW\n\nKNGW\n\nKNGW\n\n1.DG\n\n2.OG\n\n1.OG\n\nHP\n\nEG\n\nBest. Fenster unter\nAuskragung wird kleiner\n\nHaupteingang\nSchule Bestand\n\nHaupteingang\nSchule Neubau\n\npartiell abgehängte Decke mit\nAkustikelementen und Beleuchtung\n\npartiell abgehängte Decke mit\nAkustikelementen und Beleuchtung\n\nAkustische Massnahmen zwischen\nWerkräumen (1.DG) und 2.OG \n\n\n\nVerkleinerung / A3Mst. / Format\nDatum / Gez.\n\nProjektbezugskoteProjektphaseBauherrin RevidiertPlanergemeinschaftProjekt Inhalt\n±0.00 = 416.18 m.ü.M. (OK.F.B. HP Bestand)403_Neuhausen Schulhaus Gemeinde Neuhausen am Rheinfall\n\nZentralstrasse 38, 8212 Neuhausen am Rheinfall\nCaruso St John Architects / WT Partner AG\nRäffelstrasse 32, 8045 Zürich Projekt Phase Fach Lage Inhalt Typ Zähler Index S\n\nVorprojekt\n\n0 1 2 5\n\n11.04.2016 / tw\n\n-1.50 = 414.68\n\n-3.46 (uneben +/- 2cm)\n\n+0.00 (uneben +/- 2cm)\n\n+4.11 (uneben +/- 2cm)\n\n+8.19 (uneben +/- 2cm)\n\n+12.32 (uneben +/- 2cm)\n\n-3.48 = 412.70 -3.45\n\nUK.F.D. -0.43\n\n+0.00\n\nUK.F.D. +3.68\n\n+4.11\n\nUK.F.D. +7.75\n\n+8.19\n\nUK.F.D. +11.87\n\n+12.32\n\nUK.F.D. +15.94\n\n+16.52\n\nKNGW\n\nKNGW KNGW\n\nKNGW KNGW KNGW\n\nKNGW KNGW\n\nKNGW\n\nKNGW\n\nKNGW\n\nKNGW\n\nKNGW\n\nKNGW\n\nKNGWKNGW\n\nEinfügepunkt\n\nZugang\nKindergarten\n\nWandaufbau (Fassade EG gegen Erdreich):\nInnenputz  1cm\nMultipor Innendämmplatte  16cm\nBruchsteinmauerwerk  Var.\n  feuchtesaniert\nPlane Oberfläche erstellen\nBitumenbahn-Abdichtung  1cm\nErdreich\n\nWandaufbau (Fassade EG gegen Aussenklima):\nInnenputz  1cm\nMultipor Innendämmplatte  16cm\nBruchsteinmauerwerk  Var.\n\nBodenaufbau (möglicher Aufbau!):\nDecke über HP bis Decke über 2.OG\n\nParkett  ca. 15mm\nBlindboden  ca. 2cm\nHolzbalkenlage  150/240, e = 0.7m\n  dazw. Brett (Schwarte)  ca. 2cm\n  mit Schüttung / Schlacke  ca. 8cm\nStahlträger (INP 300)  30cm\ndazw. Schilfmatten verputzt  ca. 3cm\ndazw. abgehängte Decke   -> entfernen\ndazw. Unterk. / Install.Ebene  ca. 10cm\ndazw. abgeh. Akustikdecke   25mm (neu) \n\n1.DG\n\n2.OG\n\n1.OG\n\nHP\n\nEG\n\nBodenaufbau (Boden gegen Erdreich):\nBodenbelag  1cm\nUnterlagsboden  8cm\nFoamglas T4+  ca.14cm\nStahlbeton (?)  ?\nMagerbeton (?)  ?\n\nWandaufbau (Kniestockwände / Gaubenwände im 1.DG):\n\nInnenputz  1cm\nMultipor Innendämmplatten  16cm\nBruchsteinmauerwerk  ca. 45cm\nAussenputz  ca. 2cm\n\nBodenaufbau (möglicher Aufbau!):\nDecke über 1.DG\n\nHolzspanplatte 650kg/m3    2cm\nFlumroc Bodenplatte    10cm\nDampfbremse Vario KM Duplex UV\nHolzbrett (best. Boden)    ca. 2cm\nHolzbalkenlage    150/240, e = 0.7m\n  dazw. Brett (Schwarte)    ca. 2cm\n  mit Schüttung / Schlacke    ca. 8cm\nStahlträger (INP 300)    30cm ?\ndazw. Schilfmatten verputzt    ca. 5cm -> entfernen\ndazw. abgehängte Decke     -> entfernen\ndazw. Hohlraum    ca. 15cm\ndazw. abgeh. Akustikdecke     25mm (neu) \n\nFenster:\n- Holz-Metall mit 3-fach Verglasung\n- Umlaufende Verkleidung in Holz\n\nSonnenschutz:\nSenkrechtmarkise\n\nNeue Betondecke\n\nDach (1.DG):\n\nGipskartonplatten (2x12.5)  2.5cm\nLattung / Luft  2.4cm\nInstall.Ebene / Lattung / Flumroc  5cm\nDampfbremse  0.5cm\nOSB-Platte zur Aussteifung� 2cm ? (Erdbeben)\nSparren / Flumroc SOLO (+35%)  14cm\nISOLAIR  6cm\nAbdeckbahn  0.2cm\nKonterlattung / Hinterlüftung  4.8cm\nZeigellattung / Ziegel  4cm \n\nDach (2.DG):\n\nOSB-Platte zur Aussteifung� 2cm ? (Erdbeben)\nSparren  14cm\nISOLAIR  6cm\nAbdeckbahn  0.2cm\nKonterlattung / Hinterlüftung  4.8cm\nZeigellattung / Ziegel  4cm \n\nmöglich?\n\nBestand_Schnitt B\n\n\n\nVerkleinerung / A3Mst. / Format\nDatum / Gez.\n\nProjektbezugskoteProjektphaseBauherrin RevidiertPlanergemeinschaftProjekt Inhalt\n±0.00 = 416.18 m.ü.M. (OK.F.B. HP Bestand)403_Neuhausen Schulhaus Gemeinde Neuhausen am Rheinfall\n\nZentralstrasse 38, 8212 Neuhausen am Rheinfall\nCaruso St John Architects / WT Partner AG\nRäffelstrasse 32, 8045 Zürich Projekt Phase Fach Lage Inhalt Typ Zähler Index S\n\nVorprojekt\n\n0 1 2 5\n\n11.04.2016 / tw\n\n-2.38 = 413.80\n\n-1.88 = 414.30\n\n-6.92 -6.95-6.92\n\n-5.92\n\n-2.35\n\n+0.88\n\n+4.11 \n\n+7.85\n\n+12.20\n\n-6.95\n\n-6.19\n\n-2.54\n\n+0.75\n\n+3.98\n\n+7.72\n\n+11.46\n\nKNGW\n\nKNGW\n\nKNGW\n\nKNGW\n\nBest. Fenster unter\nAuskragung wird kleiner\n\nHaupteingang\nSchule Bestand\n\nHaupteingang\nSchule Neubau\n\npartiell abgehängte Decke mit\nAkustikelementen und Beleuchtung\n\npartiell abgehängte Decke mit\nAkustikelementen und Beleuchtung\n\nNeubau_Schnitt A\n\n\n\nVerkleinerung / A3Mst. / Format\nDatum / Gez.\n\nProjektbezugskoteProjektphaseBauherrin RevidiertPlanergemeinschaftProjekt Inhalt\n±0.00 = 416.18 m.ü.M. (OK.F.B. HP Bestand)403_Neuhausen Schulhaus Gemeinde Neuhausen am Rheinfall\n\nZentralstrasse 38, 8212 Neuhausen am Rheinfall\nCaruso St John Architects / WT Partner AG\nRäffelstrasse 32, 8045 Zürich Projekt Phase Fach Lage Inhalt Typ Zähler Index S\n\nVorprojekt\n\n0 1 2 5\n\n11.04.2016 / tw Neubau_Schnitte D + E\n\n-2.67 = OK.F.B. EG Rhyfallhalle\n\n+0.10 = UK.F.D. EG Rhyfallhalle\n\n-2.38 = 413.80\n\n-5.92\n\n-2.35\n\n+4.11 \n\n+7.85\n\n+12.20\n\n-6.19\n\n-2.54\n\n+3.98\n\n+7.72\n\n+11.46\n\n-5.92\n\n-2.35\n\n+0.88\n\n+4.11 \n\n+7.85\n\n+12.18\n\n-6.19\n\n-2.54\n\n+0.75\n\n+3.98\n\n+7.72\n\n+11.46\n\nOK.F.S. -2.35\n\nUK.R.ST. +0.21\n\nOK.F.BR. +1.575\n\nUK.F.ST. +3.63\n\nOK.F.BR. +4.805\n\nUK.F.ST. +7.37\n\nOK.F.BR. +8.545\n\nUK.F.ST. +11.11\n\nOK.F.D. +12.20\n\n-2.38 = 413.80 OK.F.S. -2.35\n\nUK.F.ST. +0.27\n\nOK.F.BR. +1.575\n\nUK.F.ST. +3.40\n\nOK.F.BR. +4.805\n\nUK.F.ST. +6.94\n\nOK.F.BR. +8.545\n\nUK.F.ST. +10.68\n\nOK.F.D. +12.20\n\n-6.44\n\n-2.84\n\n+3.68\n\n+7.42\n\n+11.16\n\n2.OG\n\n1.OG\n\nHP\n\nEG\nVerbindung\n\nüber Rampe\n\nB\nes\n\nte\nhe\n\nnd\ne \n\nA\nus\n\nse\nnw\n\nan\ndv\n\ner\nkl\n\nei\ndu\n\nng\nen\n\ntfe\nrn\n\nen\n u\n\nnd\n e\n\nrg\nän\n\nze\nn\n\nA/M_ZUL\n\nA/M_ABL\n\nEL\nS_ZUL\nS_ABL\n\nEL\nS_ZUL\nS_ABL\n\nEL\n\nWandaufbau:\nInnenputz    1cm\nPorotherm Mauerwerk T8    49cm\nAussenputz    1.5cm\n\nDachaufbau:\nInnenputz  1cm\nStahlbeton  30cm\nDampfsperre  1cm\nDämmung (Bauder PIR MF)  18cm (im Gefälle)\nAbdichtung 2-lagig  2cm\nSpeicher-Sickermatte  2cm\nExtensive Begrünung\n(Vorbereitung PV-Anlage)\n\nWandaufbau:\nSichtbeton    22cm\nDämmung (EPS 30)    20cm\nSichtbeton    22cm\n\nFenster:\n- Holz-Metall mit 3-fach Verglasung\n- Umlaufende Verkleidung in Holz\n- Absturzsicherung mit seitlicher Montage\n- Stahlton Fensterbank gedämmt\n\nSonnenschutz:\nSenkrechtmarkise\n\nWandaufbau:\nKalksandstein    20cm\nDämmung (EPS 30)    20cm\nStahlbeton    25cm\n\nBodenaufbau:\nBodenbelag  1cm\nUnterlagsboden  8cm\nTrittschalldämmung  2cm\nFoamglas T4+  16cm\nStahlbeton  25cm\nFoamglas T4+  10cm\nMagerbeton  5cm\n\nA/M_ABLEL\n\nS_ABL / ABLEL\n\nEL\nS_ZUL\nS_ABL\n\nEL\nS_ZUL\nS_ABL\n\npartiell abgehängte Decke mit\nAkustikelementen und Beleuchtung\n\npartiell abgehängte Decke mit\nAkustikelementen und Beleuchtung\n\npartiell Akustikelementen und Beleuchtung\nWindfang\n\npartiell abgehängte Decke mit\nAkustikelementen und Beleuchtung\ninkl. Vorhangschienen\n\nRinne entlang\nder Fassade\n\nFlachdachausstieg\nmit NRWA System\n0.9 / 1.5m (zB. GOMA\nMatter AG) - Minergie Variante:\n\nDach im Gefälle betoniert\nVariante:\nDach im Gefälle betoniert\n\n10\n25\n\n27\n3.\n\n08\n30\n\n19\n2.\n\n80\n30\n\n13\n2.\n\n80\n30\n\n13\n3.\n\n31\n30\n\n13\n3.\n\n31\n30\n\n43\n\n\n\n\n\n\n\nRaumprogramm für Kirchacker-Schulhaus mit Tagesschulstrukturen und Doppelkindergarten CSTJ Stand: 08.04.16\n\nNr. Bezeichnung\nBestand / \n\nNeubau\nGeschoss\n\nFläche pro Raum \n\n(gemäss \n\nRaumprogramm \n\nWettbewerb in m2)\n\nFläche pro Raum     \n\n(gemäss Vorprojekt \n\nin m2)\n\nDifferenz resp. bei \n\nnegativem Wert \n\nzu gross\n\nBemerkungen gemäss Raumprogramm Wettbewerb Bemerkungen Vorprojekt\n\nAnzahl \n\nToiletten / \n\nPissoir\n\nMöbliert?     \n\nJa/Nein\n\n"soll" "ist"\n\nS1 1 Klassenzimmer Bestand 1.OG 74 69 5 ca. 20 Kinder pro Klasse\n\nS1 2 Klassenzimmer Bestand 1.OG 74 71 3 ca. 20 Kinder pro Klasse\n\nS1 3 Klassenzimmer Bestand 1.OG 74 68 6 ca. 20 Kinder pro Klasse\n\nS1 4 Klassenzimmer Bestand 1.OG 74 54 20 ca. 20 Kinder pro Klasse\n\nS1 5 Klassenzimmer Bestand 2.OG 74 71 3 ca. 20 Kinder pro Klasse\n\nS1 6 Klassenzimmer Bestand 2.OG 74 70 4 ca. 20 Kinder pro Klasse\n\nS1 7 Klassenzimmer Bestand 2.OG 74 74 0 ca. 20 Kinder pro Klasse\n\nS1 8 Klassenzimmer Bestand 2.OG 74 56 18 ca. 20 Kinder pro Klasse\n\nKlassenzimmer Reserve (Neu) Bestand HP 68 68 0 Nicht im Wettbewerbsprogramm Reserveraum 68 m2\n\nS1 9 Klassenzimmer Neubau 1.OG 74 73 1 ca. 20 Kinder pro Klasse\n\nS1 10 Klassenzimmer Neubau 1.OG 74 73 1 ca. 20 Kinder pro Klasse\n\nS1 11 Klassenzimmer Neubau 1.OG 74 73 1 ca. 20 Kinder pro Klasse\n\nS1 12 Klassenzimmer Neubau 2.OG 74 73 1 ca. 20 Kinder pro Klasse\n\nS1 13 Klassenzimmer Neubau 2.OG 74 73 1 ca. 20 Kinder pro Klasse\n\nS1 14 Klassenzimmer Neubau 2.OG 74 73 1 ca. 20 Kinder pro Klasse\n\nS2 1 Gruppenräume Bestand 1.OG 18.5 22 -3.5\n\nS2 2 Gruppenräume Bestand 1.OG 18.5 22 -3.5\n\nS2 3 Gruppenräume Bestand 1.OG 18.5 30 -11.5\n\nS2 4 Gruppenräume Bestand 1.OG 18.5 16 2.5\n\nS2 5 Gruppenräume Bestand 2.OG 18.5 23 -4.5\n\nS2 6 Gruppenräume Bestand 2.OG 18.5 23 -4.5\n\nS2 7 Gruppenräume Bestand 2.OG 18.5 30 -11.5\n\nS2 8 Gruppenräume Bestand 2.OG 18.5 16 2.5\n\nGruppenraum Reserve (Neu) Bestand HP 24 22 2 Nicht im Wettbewerbsprogramm Reserveraum 25 m2\n\nS2 9 Gruppenräume Neubau 1.OG 18.5 23 -4.5\n\nS2 10 Gruppenräume Neubau 1.OG 18.5 23 -4.5\n\nS2 11 Gruppenräume Neubau 1.OG 18.5 23 -4.5\n\nS2 12 Gruppenräume Neubau 2.OG 18.5 23 -4.5\n\nS2 13 Gruppenräume Neubau 2.OG 18.5 23 -4.5\n\nS2 14 Gruppenräume Neubau 2.OG 18.5 23 -4.5\n\nS3 1 Schulische Heilpädagogik Bestand HP 18.5 36 -17.5\n\nS3 2 Schulische Heilpädagogik Neubau 1.OG 18.5 40 -21.5\n\nS3 3 Schulische Heilpädagogik (Neu) Neubau 2.OG 18.5 40 -21.5 Nicht im Wettbewerbsprogramm\n\nS4 Logopädie Bestand 2.OG 18.5 20 -1.5\n\nS5 1 Textiles Werken Unterricht Bestand 1.DG 74 79 -5 Belichtung optimieren / Lärmproblematik\n\nS5 2 Textiles Werken Unterricht Bestand 1.DG 74 72 2 Belichtung optimieren / Lärmproblematik\n\nS5 3 Textiles Werken Unterricht (NEU) Bestand 1.DG 74 75 -1 Nicht im Wettbewerbsprogramm\n\nS6 Textiles Werken Lager Bestand 1.DG 55 61 -6 18.5 m2 / Textiles Werken Unterricht\n\nS7 Nicht textiles Werken Unterricht Bestand 1.DG 74 75 -1 Belichtung optimieren / Lärmproblematik\n\nS8 Nicht textiles Werken Maschinenr. Bestand 1.DG 18.5 25 -6.5\n\nS9 Deutsch als Zweitsprache Bestand 1.OG 18.5 20 -1.5\n\nS10 Materialraum Bestand 1.DG 18.5 18 0.5\n\nTotal Flächen 1867.5 1942 -74.5\n\nPrimarschule Unterrichtsräume\n\nmduer\nSchreibmaschinentext\n\nmduer\nSchreibmaschinentext\n3\n\n\n\nRaumprogramm für Kirchacker-Schulhaus mit Tagesschulstrukturen und Doppelkindergarten CSTJ Stand: 08.04.16\n\nNr. Bezeichnung\nBestand / \n\nNeubau\nGeschoss\n\nFläche pro Raum \n\n(gemäss \n\nRaumprogramm \n\nWettbewerb in m2)\n\nFläche pro Raum     \n\n(gemäss Vorprojekt \n\nin m2)\n\nDifferenz resp. bei \n\nnegativem Wert \n\nzu gross\n\nBemerkungen gemäss Raumprogramm Wettbewerb Bemerkungen Vorprojekt\n\nAnzahl \n\nToiletten / \n\nPissoir\n\nMöbliert?     \n\nJa/Nein\n\n"soll" "ist"\n\nS11 1 Hauptraum Bestand EG 90 63 27\nRaumhöhe mind. 2.80m; Fensterfläche 1/5 der Bodenfläche; \n\nabtrennbare Nische\nBelichtung optimieren (Tageslicht)\n\nS11 2 Hauptraum Bestand EG 90 65 25 Belichtung optimieren (Tageslicht)\n\nS12 1 Gruppenraum Bestand EG 25 24 1 Belichtung optimieren (Tageslicht)\n\nS12 2 Gruppenraum Bestand EG 25 22 3 Belichtung optimieren (Tageslicht)\n\nS13 1 Garderobe = Vorraum Bestand EG 45 33 12\n\nS13 2 Garderobe = Vorraum Bestand EG 45 33 12\n\nS14 1 Materialraum NEU Küche Bestand EG 15 19 -4\n\nS14 2 Materialraum NEU Küche Bestand EG 15 19 -4\n\nS15 1 Vorraum = Garderobe Bestand EG\n\nS15 2 Vorraum = Garderobe Bestand EG\n\nS16 1 Putzraum Bestand EG 5 6 -1\n\nS16 2 Putzraum Bestand EG 5 6 -1\n\nS17 1 Geräteraum (Aussen) Bestand Garten 10 11 -1 von Aussen her zugänglich\n\nS17 2 Geräteraum (Aussen) Bestand Garten 10 11 -1 von Aussen her zugänglich\n\nS18 1 Materialraum (Diverses) Bestand EG 15 16 -1\n\nS18 2 Materialraum (Diverses) Bestand EG 15 16 -1\n\nS X 1 WC Kindergarten (Knaben) Bestand EG - 15 - 3 WC inkl. Zähneputzen 3\n\nS X 2 WC Kindergarten (Mädchen Bestand EG - 14 - 3 WC inkl. Zähneputzen 3\n\nTotal Flächen 410 344 66\n\nS19 1 Vorbereitung Kindergärtner/innen Bestand EG 75 22 53 inkl. Materialraum S 14\n\nS19 2 Vorbereitung Lehrer/innen Bestand HP 75 70 5\n\nS20 Aufenthalt Personal Bestand HP 120 65 55\n\nS21 Leitung Primarschule Bestand HP 15 22 -7\n\nS22 Schulsekretariat Bestand HP 20 19 1\n\nS23 Leitung + Mitarbeiter Tagesschule Neubau HP 20 35 -15 Im Neubau bei der Tagesschule, inkl. Gard. (S39)\n\nS24 Officeraum Bestand HP 15 15\nBüromaterial, Kopierer, Fax, Aktenshredder etc; nahe S1, S2, S19-\n\nS23\nim Raum S20 (Aufenthalt Personal) integriert\n\nS25 Sitzungszimmer Bestand HP 30 30 0 für Elterngespräche\n\nS26 Hauswart Bestand HP 12 15 -3\n\nS27 Hauswart Lager Neubau UG 40 34 6 inkl. Waschmaschine / Unterverteilung Sanitär\n\nTotal Flächen 422 312 110\n\nKindergarten Unterrichtsräume\n\nPersonalräume\n\nin einem gemeinsamen Raum\n\nin einem gemeinsamen Raum\n\nIm Korridor, Belichtung optimieren\n\nin einem gemeinsamen Raum / Gartenhaus\n\nin einem gemeinsamen Raum\n\n\n\nRaumprogramm für Kirchacker-Schulhaus mit Tagesschulstrukturen und Doppelkindergarten CSTJ Stand: 08.04.16\n\nNr. Bezeichnung\nBestand / \n\nNeubau\nGeschoss\n\nFläche pro Raum \n\n(gemäss \n\nRaumprogramm \n\nWettbewerb in m2)\n\nFläche pro Raum     \n\n(gemäss Vorprojekt \n\nin m2)\n\nDifferenz resp. bei \n\nnegativem Wert \n\nzu gross\n\nBemerkungen gemäss Raumprogramm Wettbewerb Bemerkungen Vorprojekt\n\nAnzahl \n\nToiletten / \n\nPissoir\n\nMöbliert?     \n\nJa/Nein\n\n"soll" "ist"\n\nS28 Aula Neubau EG 125 134 -9\nneben Instrumentenlager und Essraum; mit mobiler, öffenbarer \n\nTrennwand zu beiden Räumen\ninkl. "Korridor" unter Galerie\n\nS29\nInstrumentenlager für Musikalische \n\nGrundschule\nNeubau EG 35 35 0 neben Aula; mit mobiler, öffenbarer Trennwand zur Aula inkl. Stuhllager und Lager Bühnenelemente\n\nS30 Essraum Neubau EG 125 134 -9 neben Aula; mit mobiler, öffenbarer Trennwand zur Aula inkl. "Korridor" unter Galerie\n\nS31 Küche Neubau EG 40 38 2\nneben Essraum; die Küche dient dem Mittagstisch für die \n\nTagesschule nur zur Aufbereitung und Aufwärmung der Speisen\n\nS32 Aufgabenbetreuung Neubau HP 74 60 14 für Tagesschule\n\nS33 Spielraum Neubau HP 40 35 5 für Tagesschule Auch für den Musikunterr. in Kleingruppen genutzt\n\nS34 Ruheraum Neubau HP 30 40 -10 für Tagesschule\n\nS35 1 WC beh. / WC Lehrpersonen Bestand HP 14 1 WC beh. + 1 WC Männer + 1 WC Frauen 3\n\nS35 2 WC Mädchen Bestand 1.OG 13 2 WC 2\n\nS35 3 WC Knaben Bestand 2.OG 13 2 WC + 3 Pissoir 5\n\nS35 4 WC Mädchen Bestand 1.DG 14 2 WC 2\n\nS35 5 WC Knaben Neubau 1.OG 19 geschlechtergetrennt; pro Etage eine Anlage 4 WC + 4 Pissoir 8\n\nS35 6 WC Mädchen Neubau 2.OG 20 6 WC 6\n\nS35 7 WC Mädchen Tagesschule Neubau HP 8 2 WC 2\n\nS35 8 WC Knaben Tagesschule Neubau HP 4 1 WC 1\n\nS36 1 WC Personal Besucher/innen Neubau EG 4\ngeschlechtergetrennt; 1 Behindertentoilette (1.65 x 1.80 m) mit \n\nWickeltisch für ganzes Schulhaus\n1 WC behindertengerecht + Wickeltisch 1\n\nS36 2 WC Aula / Mensa Mädchen (Besu.) Neubau UG 22 8 WC 8\n\nS36 3 WC Aula / Mensa Knaben (Besu.) Neubau UG 17 4 WC + 4 Pissoir 8\n\nS37 Garderobe / Duschen Mädchen Neubau UG 55 19 36 für Tagesschule Duschen entfallen / nur "Kästchen" und Zähneputzen\n\nS38 Garderobe / Duschen Knaben Neubau UG 55 19 36 für Tagesschule Duschen entfallen / nur "Kästchen" und Zähneputzen\n\nS39 Garderobe Personal Neubau UG für Tagesschule Im Raum S23 integriert\n\nS40 1 Putzräume Neubau HP 2.6 pro Geschoss ein Raum\n\nS40 2 Putzräume Neubau 1.OG 1.5 pro Geschoss ein Raum\n\nS40 3 Putzräume Neubau 2.OG 1.5 pro Geschoss ein Raum\n\nS41 Archiv Bestand UG 40 34 6\n\nS42 1 Lager für Büromaterial, Mobiliar Neubau UG 40 34 6\n\nS42 2 Lager Reserve Neubau UG 34\n\nS43 Server Neubau UG 10 9 1\n\nTotal Flächen 669 630.6 78\n\nS44 1 Heizung / Sanitär / Elektro Neubau UG 60 29 31 Lage UG; Fernwärme geplant; EDV Separat\n\nS44 2 Lüftung Schule / Aula und Mensa Neubau UG 50\n\nS44 3 Lüftung Küche Neubau UG 12\n\nS44 4 Heizung / Sanitär / Elektro Bestand EG 27 Keine Lüftung im Bestand\n\nS45 1 Materialraum Verein Neubau UG 35 Nicht im Wettbewerbsprogramm\n\nS46 2 Material Einsatz, Blutspende Neubau UG 24 Nicht im Wettbewerbsprogramm\n\nSamariter\n\nAllgemeine Räume Schule und Kindergarten (Tagesschule)\n\nHaustechnik\n\n\n\nProjekt: 179 SKN\nNeuhausen Schulhaus\nKredit Vorprojekt INV0008\n\nObjekte: Neubau, Altbau\n\nBauherr: Gemeindeverwaltung Neuhausen am Rheinfall, Zentralstrasse 38, 8212 \nNeuhausen am Rheinfall\n\nArchitekt: Caruso St John Architects AG, Räffelstrasse 32, 8045 Zürich\n\nKostenplaner/Bauleitung: WT Partner AG, Stauffacherstrasse 101, 8004 Zürich\n\nSachbearbeiter: Thomas Walder, M +41 79 718 15 86\n\nKostenschätzung +/-15% vom 11.05.2016 (Stand 13.05.2016) \n\nKS +/- 15% vom 13.05.2016\n\nNeuhausen am Rheinfall, Zürich, Zürich,\nDie Bauherrschaft Der Architekt Die Bauleitung/Kostenplaner\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall Caruso St. John Architects WT Partner AG\nZentralstrasse 38 Räffelstrasse 32 Stauffacherstrasse 101\n8212 Neuhausen am Reinfall 8045 Zürich 8004 Zürich\n\nBemerkung: Preise inkl. 8% MwSt. \nIndex 101.0 Punkte (Basis 04.2010: 100 Punkte)\n\nAusführung in einer Etappe (Schule in Provisorium)\n\nFolgende Kosten sind nicht eingerechnet:\n_ allfällige Altlasen\n_ Nachbarentschädigungen\n_ Kunst am Bau\n_ Miete öffnetlicher Grund\n_ Parzellenanpassungen und Grundbuchmutationen\n_ Baukreditzinsen\n_ Finanzierung ab Baubeginn\n_ Winterbaumassnahmen\nv\n\nGrundlagen: _ Pläne Architekt vom 31.03.2016\n_ Baubeschrieb Architekt nach Raumtyp vom 15.04.2016\n_ Bezugsmengen Architekt vom 13.04.2016\n_ Zusammenstellung Mobiliar Gemeinde Neuhausen vom 19.04.2016\n_ Besichtigung vor Ort\n_ Kostenschätzung Bauingenieur, EHLKS und Landschaftsarchitekten\n_ Erfahrungswerte Kostenplaner\nv\n\nPreisstand: NEU Erweiterung und Neubau Schulhaus mit Mehrzweckhalle \nALT Sanierung Altbau (inkl. Provisorium BKP 7)\n\nmduer\nSchreibmaschinentext\n\nmduer\nSchreibmaschinentext\n4\n\n\n\nProjekt: 179 SKN\nNeuhausen Schulhaus\nKredit Vorprojekt INV0008\n\nSeite: 2\n13.05.2016\n\nObjekte: Neubau,  Altbau\n\nKostenschätzung +/-15% vom 11.05.2016 (Stand 13.05.2016)\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig.\n\nObjekt\n\n1 Vorbereitungsarbeiten 780'200\n    Neubau 356'000\n    Altbau 424'200\n\n2 Gebäude 15'431'900\n    Neubau 9'024'300\n    Altbau 6'407'600\n\n3 Betriebseinrichtungen 124'200\n    Neubau 124'200\n\n4 Umgebung 780'600\n    Neubau 632'300\n    Altbau 148'300\n\n5 Baunebenkosten und Uebergangskonten 572'100\n    Neubau 384'400\n    Altbau 187'700\n\n7 Schulprovisorium 756'000\n    Altbau 756'000\n\n9 Ausstattung 1'238'900\n    Neubau 650'600\n    Altbau 588'300\n\nTotal CHF 19'683'900\n    Neubau 11'171'800\n    Altbau 8'512'100\n\nZusammenstellung nach Hauptgruppen inkl. MWST\n\n\n\nProjekt: 179 SKN\nNeuhausen Schulhaus\nKredit Vorprojekt INV0008\n\nSeite: 3\n13.05.2016\n\nObjekte: Neubau,  Altbau\n\nKostenschätzung +/-15% vom 11.05.2016 (Stand 13.05.2016) inkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig.\n\nObjekt\n\n1 Vorbereitungsarbeiten 780'200\n    Neubau 356'000\n    Altbau 424'200\n\n10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen 29'600\n    Neubau 7'000\n    Altbau 22'600\n\n101 Bestandesaufnahmen 22'600\n    Altbau 22'600\n\n102 Baugrunduntersuchungen 7'000\n    Neubau 7'000\n\n11 Räumungen, Terrainvorbereitungen 251'800\n    Neubau 30'200\n    Altbau 221'600\n\n111 Rodungen 7'500\n    Neubau 1'600\n    Altbau 5'900\n\n112 Abbrüche 244'300\n    Neubau 28'600\n    Altbau 215'700\n\n13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 284'400\n    Neubau 177'900\n    Altbau 106'500\n\n130 Uebergangsposition 172'800\n    Neubau 118'800\n    Altbau 54'000\n\n131 Abschrankungen 35'300\n    Neubau 17'000\n    Altbau 18'300\n\n\n\nProjekt: 179 SKN\nNeuhausen Schulhaus\nKredit Vorprojekt INV0008\n\nSeite: 4\n13.05.2016\n\nObjekte: Neubau,  Altbau\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig.\n\nObjekt\n\n133 Büro Bauleitung 28'200\n    Neubau 13'600\n    Altbau 14'600\n\n136 Kosten für Energie, Wasser und dgl. 48'100\n    Neubau 28'500\n    Altbau 19'600\n\n14 Anpassungen an bestehende Bauten 21'600\n    Neubau 21'600\n\n142 Rohbau 2 21'600\n    Neubau 21'600\n\n15 Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitungen 35'000\n    Neubau 35'000\n\n154 Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Kälteleitungen 35'000\n    Neubau 35'000\n\n17 Spez.Fundationen, Baugrubensicherung, Grundwasserabdichtung 46'500\n    Neubau 46'500\n\n19 Honorare 111'300\n    Neubau 37'800\n    Altbau 73'500\n\n191 Architekt 111'300\n    Neubau 37'800\n    Altbau 73'500\n\n2 Gebäude 15'431'900\n    Neubau 9'024'300\n    Altbau 6'407'600\n\n20 Baugrube 254'300\n    Neubau 204'200\n    Altbau 50'100\n\n\n\nProjekt: 179 SKN\nNeuhausen Schulhaus\nKredit Vorprojekt INV0008\n\nSeite: 5\n13.05.2016\n\nObjekte: Neubau,  Altbau\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig.\n\nObjekt\n\n201 Baugrubenaushub 254'300\n    Neubau 204'200\n    Altbau 50'100\n\n21 Rohbau 1 2'831'800\n    Neubau 1'864'600\n    Altbau 967'200\n\n211 Baumeisterarbeiten 2'481'500\n    Neubau 1'831'100\n    Altbau 650'400\n\n212 Montagebau in Beton und vorfabriziertem Mauerwerk 33'500\n    Neubau 33'500\n\n214 Montagebau in Holz 100'800\n    Altbau 100'800\n\n216 Natur- und Kunststeinarbeiten 216'000\n    Altbau 216'000\n\n22 Rohbau 2 1'410'300\n    Neubau 769'200\n    Altbau 641'100\n\n221 Fenster, Aussentüren, Tore 822'200\n    Neubau 434'900\n    Altbau 387'300\n\n222 Spenglerarbeiten 30'300\n    Neubau 16'600\n    Altbau 13'700\n\n223 Blitzschutz 17'200\n    Neubau 8'600\n    Altbau 8'600\n\n224 Bedachungsarbeiten 279'400\n    Neubau 135'800\n    Altbau 143'600\n\n\n\nProjekt: 179 SKN\nNeuhausen Schulhaus\nKredit Vorprojekt INV0008\n\nSeite: 6\n13.05.2016\n\nObjekte: Neubau,  Altbau\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig.\n\nObjekt\n\n225 Spezielle Dichtungen und Dämmungen 25'300\n    Neubau 18'500\n    Altbau 6'800\n\n226 Fassadenputze 98'600\n    Neubau 82'100\n    Altbau 16'500\n\n227 Aeussere Oberflächenbehandlungen 36'100\n    Neubau 15'600\n    Altbau 20'500\n\n228 Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz 101'200\n    Neubau 57'100\n    Altbau 44'100\n\n23 Elektroanlagen 1'487'600\n    Neubau 822'900\n    Altbau 664'700\n\n231 Apparate Starkstrom 110'400\n    Neubau 79'100\n    Altbau 31'300\n\n232 Starkstrominstallationen 553'100\n    Neubau 277'900\n    Altbau 275'200\n\n233 Leuchten und Lampen 388'800\n    Neubau 216'000\n    Altbau 172'800\n\n235 Apparate Schwachstrom 86'400\n    Neubau 67'000\n    Altbau 19'400\n\n236 Schwachstrominstallationen 286'000\n    Neubau 154'200\n    Altbau 131'800\n\n237 Gebäudeautomation 62'900\n    Neubau 28'700\n    Altbau 34'200\n\n\n\nProjekt: 179 SKN\nNeuhausen Schulhaus\nKredit Vorprojekt INV0008\n\nSeite: 7\n13.05.2016\n\nObjekte: Neubau,  Altbau\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig.\n\nObjekt\n\n24 Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen 1'527'400\n    Neubau 1'204'300\n    Altbau 323'100\n\n242 Wärmeerzeugung 25'100\n    Altbau 25'100\n\n243 Wärmeverteilung 723'000\n    Neubau 462'000\n    Altbau 261'000\n\n244 Lüftungsanlagen 722'100\n    Neubau 708'100\n    Altbau 14'000\n\n248 Dämmungen HLKK-Installationen 57'200\n    Neubau 34'200\n    Altbau 23'000\n\n25 Sanitäranlagen 413'900\n    Neubau 250'000\n    Altbau 163'900\n\n251 Allgemeine Sanitärapparate 191'000\n    Neubau 129'000\n    Altbau 62'000\n\n253 Sanitäre Ver- und Entsorgungsapparate 147'100\n    Neubau 95'000\n    Altbau 52'100\n\n256 Sanitärinstallationselemente 38'000\n    Neubau 26'000\n    Altbau 12'000\n\n258 Kücheneinrichtungen 37'800\n    Altbau 37'800\n\n26 Transportanlagen 101'000\n    Neubau 41'600\n    Altbau 59'400\n\n\n\nProjekt: 179 SKN\nNeuhausen Schulhaus\nKredit Vorprojekt INV0008\n\nSeite: 8\n13.05.2016\n\nObjekte: Neubau,  Altbau\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig.\n\nObjekt\n\n261 Aufzüge 101'000\n    Neubau 41'600\n    Altbau 59'400\n\n27 Ausbau 1 1'617'300\n    Neubau 919'000\n    Altbau 698'300\n\n271 Gipserarbeiten 464'800\n    Neubau 186'200\n    Altbau 278'600\n\n272 Metallbauarbeiten 78'000\n    Neubau 60'300\n    Altbau 17'700\n\n273 Schreinerarbeiten 662'300\n    Neubau 367'400\n    Altbau 294'900\n\n274 Spezialverglasungen (innere) 13'000\n    Neubau 13'000\n\n275 Schliessanlagen 39'200\n    Neubau 19'200\n    Altbau 20'000\n\n276 Innere Abschlüsse 27'000\n    Neubau 27'000\n\n277 Elementwände 333'000\n    Neubau 245'900\n    Altbau 87'100\n\n28 Ausbau 2 2'013'400\n    Neubau 708'000\n    Altbau 1'305'400\n\n281 Bodenbeläge 723'200\n    Neubau 378'500\n    Altbau 344'700\n\n\n\nProjekt: 179 SKN\nNeuhausen Schulhaus\nKredit Vorprojekt INV0008\n\nSeite: 9\n13.05.2016\n\nObjekte: Neubau,  Altbau\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig.\n\nObjekt\n\n282 Wandbeläge, Wandbekleidungen 81'000\n    Neubau 41'000\n    Altbau 40'000\n\n283 Deckenbekleidungen 905'900\n    Neubau 170'700\n    Altbau 735'200\n\n285 Innere Oberflächenbehandlungen 179'900\n    Neubau 52'300\n    Altbau 127'600\n\n286 Bauaustrocknung 32'400\n    Neubau 21'600\n    Altbau 10'800\n\n287 Baureinigung 91'000\n    Neubau 43'900\n    Altbau 47'100\n\n29 Honorare 3'774'900\n    Neubau 2'240'500\n    Altbau 1'534'400\n\n291 Architekt 2'674'000\n    Neubau 1'468'700\n    Altbau 1'205'300\n\n292 Bauingenieur 194'400\n    Neubau 156'600\n    Altbau 37'800\n\n293 Elektroingenieur 181'000\n    Neubau 99'600\n    Altbau 81'400\n\n294 HLKK-Ingenieur 390'000\n    Neubau 275'600\n    Altbau 114'400\n\n296 Spezialisten 335'500\n    Neubau 240'000\n    Altbau 95'500\n\n\n\nProjekt: 179 SKN\nNeuhausen Schulhaus\nKredit Vorprojekt INV0008\n\nSeite: 10\n13.05.2016\n\nObjekte: Neubau,  Altbau\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig.\n\nObjekt\n\n3 Betriebseinrichtungen 124'200\n    Neubau 124'200\n\n35 Sanitäranlagen 108'000\n    Neubau 108'000\n\n358 Kücheneinrichtungen 108'000\n    Neubau 108'000\n\n39 Honorare 16'200\n    Neubau 16'200\n\n396 Spezialisten 16'200\n    Neubau 16'200\n\n4 Umgebung 780'600\n    Neubau 632'300\n    Altbau 148'300\n\n40 Terraingestaltung 48'700\n    Neubau 42'400\n    Altbau 6'300\n\n401 Erdbewegungen 48'700\n    Neubau 42'400\n    Altbau 6'300\n\n41 Roh- und Ausbauarbeiten 93'400\n    Neubau 60'500\n    Altbau 32'900\n\n411 Baumeisterarbeiten 93'400\n    Neubau 60'500\n    Altbau 32'900\n\n42 Gartenanlagen 266'300\n    Neubau 202'600\n    Altbau 63'700\n\n\n\nProjekt: 179 SKN\nNeuhausen Schulhaus\nKredit Vorprojekt INV0008\n\nSeite: 11\n13.05.2016\n\nObjekte: Neubau,  Altbau\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig.\n\nObjekt\n\n421 Gärtnerarbeiten 62'200\n    Neubau 37'600\n    Altbau 24'600\n\n422 Einfriedungen 11'000\n    Altbau 11'000\n\n423 Ausstattungen, Geräte 193'100\n    Neubau 165'000\n    Altbau 28'100\n\n44 Installationen 26'500\n    Neubau 26'500\n\n443 Elektroanlagen 18'900\n    Neubau 18'900\n\n445 Sanitäranlagen 7'600\n    Neubau 7'600\n\n46 Kleinere Trassenbauten 345'700\n    Neubau 300'300\n    Altbau 45'400\n\n461 Erd- und Unterbau 47'000\n    Neubau 45'100\n    Altbau 1'900\n\n463 Oberbau 298'700\n    Neubau 255'200\n    Altbau 43'500\n\n5 Baunebenkosten und Uebergangskonten 572'100\n    Neubau 384'400\n    Altbau 187'700\n\n51 Bewilligungen, Gebühren 139'100\n    Neubau 137'500\n    Altbau 1'600\n\n\n\nProjekt: 179 SKN\nNeuhausen Schulhaus\nKredit Vorprojekt INV0008\n\nSeite: 12\n13.05.2016\n\nObjekte: Neubau,  Altbau\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig.\n\nObjekt\n\n52 Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation 171'400\n    Neubau 100'900\n    Altbau 70'500\n\n521 Muster, Materialprüfungen 7'000\n    Neubau 4'300\n    Altbau 2'700\n\n524 Vervielfältigungen, Plankopien 164'400\n    Neubau 96'600\n    Altbau 67'800\n\n53 Versicherungen 28'200\n    Neubau 13'600\n    Altbau 14'600\n\n531 Bauzeitversicherungen 7'000\n    Neubau 3'400\n    Altbau 3'600\n\n532 Spezialversicherungen 21'200\n    Neubau 10'200\n    Altbau 11'000\n\n55 Bauherrenleistungen 205'200\n    Neubau 118'800\n    Altbau 86'400\n\n56 Uebrige Baunebenkosten 28'200\n    Neubau 13'600\n    Altbau 14'600\n\n561 Bewachung durch Dritte 28'200\n    Neubau 13'600\n    Altbau 14'600\n\n7 Schulprovisorium 756'000\n    Altbau 756'000\n\n9 Ausstattung 1'238'900\n    Neubau 650'600\n\n\n\nProjekt: 179 SKN\nNeuhausen Schulhaus\nKredit Vorprojekt INV0008\n\nSeite: 13\n13.05.2016\n\nObjekte: Neubau,  Altbau\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig.\n\nObjekt\n\n    Altbau 588'300\n\nTotal CHF 19'683'900\n    Neubau 11'171'800\n    Altbau 8'512'100\n\n\n\n\n\nVisualisierungen \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n\n6 \n \n\n\n\n \n \n\n \n \n \n \n\n\n\tB+A Sanierung und Erweiterung Schulhaus Kirchacker mit Beilagen\n\tGR 1705 B+A ER Sanierung und Erweiterung Schulhaus Kirchacker\n\tSituationsplan Beilage 1\n\t16-02_GR1000_01_A3 [Picto Verkehr]\n\tViewport-39\n\n\n\tkonsolidierter Plananhang 2\n\t03 1 Grundrisse Untergeschoss\n\t03.1 Grundrisse Untergeschoss\n\n\t03 2 Grundrisse Erdgeschoss\n\t03.2 Grundrisse Erdgeschoss\n\n\t03 3 Grundrisse Hochparterre\n\t03.3 Grundrisse Hochparterre\n\n\t03 4 Grundrisse 1  Obergeschoss\n\t03.4 Grundrisse 1. Obergeschoss\n\n\t03 5 Grundrisse 2  Obergeschoss\n\t03.5 Grundrisse 2. Obergeschoss\n\n\t03 6 Grundrisse 1  Dachgeschoss\n\t03.6 Grundrisse 1. Dachgeschoss\n\n\t03 13 Bestand_Grundriss Untergeschoss\n\t03.13 Bestand_Grundriss Untergeschoss\n\n\t03 14 Bestand_Grundriss Erdgeschoss\n\t03.14 Bestand_Grundriss Erdgeschoss\n\n\t03 15 Bestand_Grundriss Hochparterre\n\t03.15 Bestand_Grundriss Hochparterre\n\n\t03 16 Bestand_Grundriss 1  Obergeschoss\n\t03.16 Bestand_Grundriss 1. Obergeschoss\n\n\t03 17 Bestand_Grundriss 2  Obergeschoss\n\t03.17 Bestand_Grundriss 2. Obergeschoss\n\n\t03 18 Bestand_Grundriss 1  Dachgeschoss\n\t03.18 Bestand_Grundriss 1. Dachgeschoss\n\n\t03 7 Neubau_Grundriss Untergeschoss\n\t03.7 Neubau_Grundriss Untergeschoss\n\n\t03 8 Neubau_Grundriss Erdgeschoss\n\t03.8 Neubau_Grundriss Erdgeschoss\n\n\t03 9 Neubau_Grundriss Hochparterre\n\t03.9 Neubau_Grundriss Hochparterre\n\n\t03 10 Neubau_Grundriss 1  Obergeschoss\n\t03.10 Neubau_Grundriss 1. Obergeschoss\n\n\t03 11 Neubau_Grundriss 2  Obergeschoss\n\t03.11 Neubau_Grundriss 2. Obergeschoss\n\n\t03 12 Neubau_Grundriss 1  Dachgeschoss\n\t03.12 Neubau_Grundriss 1. Dachgeschoss\n\n\t03 19 Bestand_Schnitt A\n\t03.19 Bestand_Schnitt A\n\n\t03 20 Bestand_Schnitt B\n\t03.20 Bestand_Schnitt B\n\n\t03 21 Neubau_Schnitt A\n\t03.21 Neubau_Schnitt A\n\n\t03 22 Neubau_Schnitte D + E\n\t03.22 Neubau_Schnitte D + E\n\n\tAnsicht von Pausenplatz H_02_160411\n\tAnsicht von Rheingoldstrasse Ü_01_160411\n\n\tRaumprogramm Beilage 3\n\tKostenschätzung 15% Beilage 4\n\tKindergarten Modellfoto Beilage 5\n\n\tBeilage 6 Visualisierungen\n\n\n\n