4. Bauabrechnung per 03.10.2023

text: \nwurzel2 architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf www.wurzel2.ch\n\nProjekt: 19.03\nErweiterung Schulanlage Högler\nWasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf\n\nObjekt: GP\n\nBauherr: Primarschule Dübendorf, Usterstrasse 16, 8600 Dübendorf\n\nArchitekt: wurzel2 architekten ag, Zürichstrasse 9, 8600 Dübendorf\n\nBauleitung: wurzel2 architekten ag, Zürichstrasse 9, 8600 Dübendorf\n\nBauabrechnung per 03.10.2023\n\nOrt, Datum Ort, Datum\nDie Bauherrschaft Der Architekt\n\n.................................................. ..................................................\n\n\n\nSeite: 2\n03.10.2023\n\nProjekt: 19.03\nErweiterung Schulanlage Högler\nWasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf\n\nObjekt: GP\n\nBauabrechnung per 03.10.2023 inkl. MWSTZusammenstellung nach Hauptgruppen\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Mut. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung\n\nObjekt/Auftrag/Unt.\n\nBuchungstext ZANW VAU BU R-Datum RA\n\n1 Vorbereitungsarbeiten 150'000 -95'500 54'500 53'781.20 55'965.65 55'965.65\n2 Gebäude 4'557'500 17'500 4'575'000 4'798'105.75 4'510'157.45 4'510'157.45\n4 Umgebung 590'000 50'000 640'000 599'843.50 639'965.65 639'965.65\n5 Baunebenkosten und Uebergangskonten 1'272'500 28'000 1'300'500 1'319'080.15 1'378'143.25 1'378'143.25\n9 Ausstattung 720'000 720'000 690'511.55 704'161.25 704'161.25\n\nPROJEKT TOTAL 7'290'000 7'290'000 7'461'322.15 7'288'393.25 7'288'393.25\n\nTotal Zahlungen ohne Vertrag  (866'587.90)\n\nTOTAL 7'290'000 7'290'000 7'461'322.15 7'288'393.25 7'288'393.25\n\n\n\nSeite: 3\n03.10.2023\n\nProjekt: 19.03\nErweiterung Schulanlage Högler\nWasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf\n\nObjekt: GP\n\nBauabrechnung per 03.10.2023 inkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Mut. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung\n\nObjekt/Auftrag/Unt.\n\nBuchungstext ZANW VAU BU R-Datum RA\n\n1 Vorbereitungsarbeiten\n10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen\n101 Bestandesaufnahmen 5'000 -1'500 3'500 4'379.40 3'439.30 3'439.30\n\n2: Umbuchung in BKP 111 -1'500\n1010 BKP 101 Bestandesaufnahmen 4'252.00 3'311.90 3'311.90\nKIBAG Kanalunterhalt AG 4'252.00\nSchlussrechnung / 238615 0 0 3 17.06.19 3'311.90 SR f 3'311.90\n\n9999 Direkte Zahlungen 127.40 127.40 127.40\nPlotjet AG  \\ Zahlung / 322845 13 8 7 03.08.19 127.40 RC 127.40\n\n102 Baugrunduntersuchungen 2'500 -1'000 1'500 951.85 951.85 951.85\n2: Umbuchung in BKP 111 -1'000\n9999 Direkte Zahlungen 951.85 951.85 951.85\nSchmitz Geotechnik GmbH  \\ Zahlung / 1232 12 8 6 08.05.19 951.85 RC 951.85\n\n11 Räumungen, Terrainvorbereitungen\n111 Rodungen 5'000 2'500 7'500 7'765.15 7'484.60 7'484.60\n\n2: Umbuchung aus BKP 101 1'500\n2: Umbuchung au BKP 102 1'000\n1110 BKP 111 Rodungen 5'611.15 5'330.60 5'330.60\nFällag AG 5'611.15\nSchlusszahlung / 126946 0 0 8 18.03.19 5'330.60 SR f 5'330.60\n\n1111 BKP 111 Rodungen 2'154.00 2'154.00 2'154.00\nFällag AG 2'154.00\nSchlusszahlung / 127384 0 0 9 13.09.19 2'154.00 SR f 2'154.00\n\n112 Abbrüche 5'000 -5'000\n2: Umbuchung in BKP 211 -5'000\n\n\n\nSeite: 4\n03.10.2023\n\nProjekt: 19.03\nErweiterung Schulanlage Högler\nWasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Mut. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung\n\nObjekt/Auftrag/Unt.\n\nBuchungstext ZANW VAU BU R-Datum RA\n\n12 Sicherungen, Provisorien\n121 Sicherung vorhandener Anlagen 5'000 -4'000 1'000 1'170.70 1'170.70 1'170.70\n\n2: Umbuchung in BKP 211 -4'000\n9999 Direkte Zahlungen 1'170.70 1'170.70 1'170.70\nMobatime AG  \\ Zahlung  / 70102948 14 8 10 28.11.19 343.55 RC 343.55\nOeschger Elektro AG 41 8 174 10.04.20 827.15 RC 827.15\n\n122 Provisorien 15'000 -5'000 10'000 6'958.70 10'400.85 10'400.85\n2: Umbuchung in BKP 211 -5'000\n1220 BKP 122 Provisorien 3'408.70 6'850.85 6'850.85\nNeidhart Zaun- und Torsysteme AG 3'408.70\nDemontage von diversen Zäunen / 91321 2 2 11 01.11.19 3'480.90 RC 3'480.90\nDemontage von diversen Zäunen / 91321 2 2 12 01.11.19 3'369.95 RC 3'369.95\n\n9999 Direkte Zahlungen 3'550.00 3'550.00 3'550.00\nSTWEG  \\ Ersatz PP 15 8 13 03.10.19 300.00 RC 300.00\nSTWEG  \\ Ersatz PP 15 8 14 03.10.19 250.00 RC 250.00\nSTWEG  \\ Ersatz PP 15 8 15 03.10.19 300.00 RC 300.00\nSTWEG  \\ Ersatz PP 0 0 421 11.03.20 1'800.00 RC 1'800.00\nSTWEG  \\ Ersatz PP 0 0 520 27.09.22 900.00 RC 900.00\n\n13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung\n130 Gemeinsame Baustelleinrichtung 65'000 -61'500 3'500 3'419.05 3'419.05 3'419.05\n\n2: Umbuchung in BKP 211 -61'500\n9999 Direkte Zahlungen 3'419.05 3'419.05 3'419.05\nBurkhardt Heizung & Sanitär AG  \\ Gemäss Rechnung / 2020.0773 0 0 435 22.05.20 770.80 RC 770.80\nBurkhardt Heizung & Sanitär AG  \\ Gemäss Aufwand  / 2020.1204 44 8 332 02.09.20 651.60 RC 651.60\nTotal Burkhardt Heizung & Sanitär AG  (1'422.40)  (1'422.40)\nWalo Bertschinger AG  \\ Gemäss Aufwand  / 200.200157 54 8 221 15.04.20 1'996.65 RC 1'996.65\n\n136 Kosten für Energie, Wasser und dgl. 5'000 5'000 7'371.45 7'371.45 7'371.45\n9999 Direkte Zahlungen 7'371.45 7'371.45 7'371.45\nGenossenschaft Wasserversorgung Dübendorf  \\ Wasserbezug ab Hydrant / 1107158 21 8 192 18.05.20 46.35 RC 46.35\nGlattwerk AG  \\ Strom- und Netz Nutzung  / 1971880 16 8 16 03.12.19 602.10 RC 602.10\nGlattwerk AG  \\ Strom- und Netz Nutzung  / 1977144 16 8 17 11.12.19 732.80 RC 732.80\nGlattwerk AG  \\ Strom- und Netz Nutzung  / 1984245 16 8 146 09.01.20 516.85 RC 516.85\nGlattwerk AG  \\ Strom- und Netz Nutzung  / 2006700 16 8 113 14.02.20 750.95 RC 750.95\n\n\n\nSeite: 5\n03.10.2023\n\nProjekt: 19.03\nErweiterung Schulanlage Högler\nWasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Mut. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung\n\nObjekt/Auftrag/Unt.\n\nBuchungstext ZANW VAU BU R-Datum RA\n\n136 Glattwerk AG  \\ Strom- und Netz Nutzung / 2013161 16 8 128 11.03.20 1'208.30 RC 1'208.30\nGlattwerk AG  \\ Strom- und Netz Nutzung  / 2019652 16 8 177 23.04.20 324.45 RC 324.45\nGlattwerk AG  \\ Strom- und Netz Nutzung   / 2021058 16 8 191 18.05.20 1'379.75 RC 1'379.75\nGlattwerk AG  \\ Strom- und Netz Nutzung  / 2056811 16 8 264 15.07.20 1'801.30 RC 1'801.30\nGlattwerk AG  \\ Gemäss Rechnung / SR / 2073758 75 11 342 06.08.20 8.60 RC 8.60\nTotal Glattwerk AG  (7'325.10)  (7'325.10)\n\n15 Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitungen\n151 Erdarbeiten 15'000 -15'000\n\n2: Umbuchung in BKP 211 -15'000\n\n152 Kanalisationsleitungen 2'500 -2'500\n2: Umbuchung in BKP 211 -2'500\n\n153 Elektroleitungen 15'000 -2'500 12'500 12'071.90 12'034.85 12'034.85\n2: Umbuchung in BKP 211 -2'500\n153 BKP 153 Elektroleitungen 11'867.25 11'830.20 11'830.20\nGlattwerk AG 11'867.25\nGemäss Vertrag / SR / 746787 0 0 377 06.08.20 11'830.20 SR f 11'830.20\n\n1530 BKP 153 Elektroleitungen 204.65 204.65 204.65\nGlattwerk AG 204.65\nGemäss Rechnung / SR / 746653 75 11 376 21.07.20 204.65 RC 204.65\n\n155 Sanitärleitungen 5'000 5'000 10'000 9'693.00 9'693.00 9'693.00\n8: Umbuchung aus BKP 583 5'000\n9999 Direkte Zahlungen 9'693.00 9'693.00 9'693.00\nGenossenschaft Wasserversorgung Dübendorf  \\ Anschlussbewilligung / 1676 0 0 438 14.08.19 9'693.00 RC 9'693.00\n\n16 Anpassungen an bestehende Verkehrsanlagen\n161 Strassen 5'000 -5'000\n\n2: Umbuchung in BKP 211 -5'000\n\n\n\nSeite: 6\n03.10.2023\n\nProjekt: 19.03\nErweiterung Schulanlage Högler\nWasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Mut. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung\n\nObjekt/Auftrag/Unt.\n\nBuchungstext ZANW VAU BU R-Datum RA\n\n2 Gebäude\n20 Baugrube\n201 Baugrubenaushub 35'000 -35'000\n\n2: Umbuchung in BKP 211 -35'000\n\n21 Rohbau 1\n211 Baumeisterarbeiten 135'000 445'500 580'500 573'136.60 580'278.20 580'278.20\n\n2: Umbuchung aus BKP 112 5'000\n2: Umbuchung aus BKP 121 4'000\n2: Umbuchung aus BKP 122 5'000\n2: Umbuchung aus BKP 130 61'500\n2: Umbuchung aus BKP 151 15'000\n2: Umbuchung aus BKP 152 2'500\n2: Umbuchung aus BKP 153 2'500\n2: Umbuchung aus BKP 161 5'000\n2: Umbuchung aus BKP 201 35'000\n2: Umbuchung aus BKP 212 35'000\n2: Umbuchung aus BKP 411 35'000\n2: Umbuchung aus BKP 214 55'000\n2: Umbuchung aus BKP 582 30'000\n2: Umbuchung aus BKP 289 20'000\n8: Umbuchung aus BKP 583 135'000\n2110 BKP 201/211 Aushub- und Baumeisterarbeiten 573'136.60 580'278.20 580'278.20\nKünzli AG 475'780.75\n   1 Bauteile aus BKP 411 77'343.85\n   2 Baukran zu BKP 211.0 20'012.00\n\n3 2 133 AC 176'000.00\nVerkehrsdienst / 16009850 3 2 118 01.10.19 3'891.20 RC 3'891.20\nAushub- und Baumeisterarbeiten / 62251 3 2 132 23.10.19 AC 175'000.00\nGemäss Vertrag / 62425 3 2 170 16.12.19 AC 80'000.00\nGemäss Vertrag / SR / 63353 0 0 414 25.11.20 571'887.00 SR f 140'887.00\nGemäss Regie / 63784 0 0 451 12.01.21 4'500.00 RG 4'500.00\n\n\n\nSeite: 7\n03.10.2023\n\nProjekt: 19.03\nErweiterung Schulanlage Högler\nWasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Mut. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung\n\nObjekt/Auftrag/Unt.\n\nBuchungstext ZANW VAU BU R-Datum RA\n\n212 Montagebau in Beton und vorfabriziertem Mauerwerk 35'000 -35'000\n2: Umbuchung in BKP 211 -35'000\n\n214 Montagebau in Holz 1'280'000 -160'500 1'119'500 1'264'201.55 1'096'012.25 1'096'012.25\n2: Umbuchung in BKP 211 (Stützen) -55'000\n2: Umbuchung aus BKP 215.5 170'000\n9: Umbuchung in BKP 533 -275'500\n2140 BKP 214 Montagebau in Holz 1'264'201.55 1'096'012.25 1'096'012.25\nKIFA AG 1'154'642.70\n   1 BKP 214 Auftragsbereinigung 1 56'168.90\n   2 BKP 214 Auftragsbereinigung 2 16'372.20\n   3 BKP 214 Auftragsbereinigung 3 22'858.35\n   4 BKP 214 Auftragsbereinigung 4 20'455.45\n   5 BKP 214 Auftragsbereinigung 5 -37'318.05\n   6 BKP 214 Auftragsbereinigung 6 31'022.00\n1 Akonto / 237475 11 8 1 04.09.19 AC 342'767.30\n2. Akonto / 238252 11 8 2 10.10.19 AC 342'928.85\nGemäss Vertrag / 239468 11 8 171 05.12.19 AC 346'392.80\nGemäss Aufstellung / 26.11.2021 0 0 504 25.10.21 1'096'012.25 SR f 63'923.30\n\n215 Montagebau als Leichtkonstruktionen 210'000 -147'500 62'500 232'023.05 62'251.10 62'251.10\n215.1 Gerüste 40'000 22'500 62'500 63'353.90 62'251.10 62'251.10\n\n2: Umbuchung aus BKP 582 7'500\n2: Umbuchung aus BKP 289 15'000\n2151 BKP 215.1 Fassadengerüste 63'353.90 62'251.10 62'251.10\nPamo Gerüste AG 63'353.90\nGerüstarbeiten / 1911958 34 8 110 31.12.19 AC 26'925.00\nGerüstarbeiten / 2010182 34 8 109 28.02.20 AC 4'308.00\nGemäss Vertrag /SR / 2011694 0 0 379 21.10.20 62'251.10 SR f 31'018.10\n\n215.5 Aeussere Bekleidungen 170'000 -170'000 168'669.15\n2: Umbuchung in BKP 214 -170'000\n2155 BKP 215.5 Äussere Bekleidungen 168'669.15\nKIFA AG 165'000.00\n   1 BKP 215.5 Anpassarbeit Fassade 964.30\n   2 BKP 215.5 Anpassarbeit Fassade 2'704.85\n\n\n\nSeite: 8\n03.10.2023\n\nProjekt: 19.03\nErweiterung Schulanlage Högler\nWasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Mut. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung\n\nObjekt/Auftrag/Unt.\n\nBuchungstext ZANW VAU BU R-Datum RA\n\n22 Rohbau 2\n221 Fenster, Aussentüren, Tore 340'000 85'500 425'500 440'652.60 429'112.50 429'112.50\n221.1 Fenster aus Holz/Metall 305'000 -115'000 190'000 200'344.55 190'908.55 190'908.55\n\n2: Umbuchung in BKP 221.6 -115'000\n2211 BKP 221.1 Fenster aus Holz/Metall 200'344.55 190'908.55 190'908.55\nEgo Kiefer AG 200'344.55\nGemäss Vertrag / 1282760 6 3 151 29.01.20 AC 57'200.00\nGemäss Vertrag / 1287562 6 3 152 11.03.20 AC 114'500.00\nGemäss Vertrag SR / 1302645 9 6 286 28.07.20 190'908.55 SR f 19'208.55\n\n221.6 Aussentüren, Tore aus Metall 35'000 175'000 210'000 215'331.35 213'227.25 213'227.25\n2: Umbuchung aus BKP 221.1 115'000\n2: Umbuchung aus BKP 582 15'000\n2: Umbuchung aus BKP 289 (TH) 45'000\n2216 BKP 221.4/6 Fenster und Türen aus Metall 210'518.95 208'653.05 208'653.05\nLenzlinger Söhne AG 183'808.20\n   1 BKP 221.6 Abschlussbleche 6'204.10\n   2 BKP 221.6 Mehraufwand Montage 12'747.30\n   3 BKP 221.6 Abschlussbleche 1'188.00\n   4 BKP 221.6 Umbau Fenster 6'571.35\nPlanung / 420436 SL 37 8 124 04.12.19 AC 49'542.00\nGemäss Vertrag / 420436 SL 37 8 135 28.02.20 AC 33'387.00\nGemäss Vertrag / 420 436 SL 37 8 158 31.03.20 AC 48'465.00\nGemäss Vertrag / SR / 420 436 .1 SL 0 0 385 23.10.20 201'176.10 SR f 69'782.10\nGemäss Regie / 422 063-12 SL 0 0 476 03.03.21 905.60 RG 905.60\nGemäss Vertrag / 400831 0 0 530 28.09.22 6'571.35 RG 6'571.35\n\n22160 BKP 221.6 Tore aus Metall 4'812.40 4'574.20 4'574.20\nAnalp Bauelemente AG 4'812.40\nGemäss Vertrag / SR / 20200335 0 0 384 17.07.20 4'574.20 SR f 4'574.20\n\n221.8 Spezielle lichtdurchlässige Bauteile (äussere) 25'500 25'500 24'976.70 24'976.70 24'976.70\n2: Umbuchung aus BKP 289 25'500\n2218 BKP 221.8 Sonnenschutzfolien 24'976.70 24'976.70 24'976.70\nSunreflex frontwork ag 15'648.80\n   1 Sonnenschutzfolien anbringen 9'327.90\nGemäss Rechnung / DR. 101117 0 0 516 25.06.21 15'530.35 RC 15'530.35\n\n\n\nSeite: 9\n03.10.2023\n\nProjekt: 19.03\nErweiterung Schulanlage Högler\nWasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Mut. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung\n\nObjekt/Auftrag/Unt.\n\nBuchungstext ZANW VAU BU R-Datum RA\n\n221.8 Gemäss NT / DR. 105103 0 0 517 31.07.22 9'446.35 RG 9'446.35\n\n222 Spenglerarbeiten 35'000 -35'000\n2: Umbuchung in BKP 224 -35'000\n\n223 Blitzschutz 7'500 -7'500\n2: Umbuchung in BKP 224 -7'500\n\n224 Bedachungsarbeiten 115'000 57'500 172'500 170'312.60 168'219.00 168'219.00\n2: Umbuchung aus BKP 222 35'000\n2: Umbuchung aus BKP 223 7'500\n2: Umbuchung aus BKP 225.2 15'000\n2240 BKP 222/224 Flachdacharbeiten (Systemdach Contec) 170'312.60 168'219.00 168'219.00\nZasag AG 154'894.20\n   1 Sockelabdichtung FLK (471.801) 2'867.40\n   2 Stirnbekleidung Alu (821.784) 8'745.10\n   3 MK RWA/Oblichter (512.801) 3'243.50\n   4 Lüftung RWA 562.40\nGemäss Vertrag / 205717 39 8 154 24.03.20 AC 75'000.00\nGemäss Vertrag  / 205842 39 8 193 26.05.20 AN 55'000.00\nGemäss Vertrag / SR / 206059 0 0 418 18.11.20 167'656.60 SR f 37'656.60\nGemäss Regie / 216492 0 0 494 21.07.21 562.40 RG 562.40\n\n225 Spezielle Dichtungen und Dämmungen 67'500 20'000 87'500 85'635.50 87'338.70 87'338.70\n225.1 Fugendichtungen 7'500 2'500 10'000 10'037.40 10'037.40 10'037.40\n\n2: Umbuchung aus BKP 225.3 2'500\n9999 Direkte Zahlungen 10'037.40 10'037.40 10'037.40\nMonosi Fugenabdichtungen  \\ Gemäss Rechnung / SR / 2020 81027 87 11 361 29.09.20 8'886.35 RC 8'886.35\nMonosi Fugenabdichtungen  \\ Gemäss Regie / 2020 81030 87 11 360 08.10.20 847.85 RG 847.85\nMonosi Fugenabdichtungen  \\ Gemäss Regie / 2022 81105 0 0 522 26.09.22 303.20 RG 303.20\n\n225.2 Spezielle Dämmungen 15'000 -15'000\n2: Umbuchung in BKP 224 -15'000\n\n225.3 Spezielle Feuchtigkeitsabdichtungen 10'000 -2'500 7'500 7'184.15 6'620.75 6'620.75\n2: Umbuchung in 225.1 -2'500\n2253 BKP 225.3 Spezielle Feuchtigkeitsabdichtungen 7'184.15 6'620.75 6'620.75\n\n\n\nSeite: 10\n03.10.2023\n\nProjekt: 19.03\nErweiterung Schulanlage Högler\nWasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Mut. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung\n\nObjekt/Auftrag/Unt.\n\nBuchungstext ZANW VAU BU R-Datum RA\n\n225.3 Robit AG 7'184.15\nGemäss Vertrag / 40248 0 0 172 04.04.20 6'620.75 SR f 6'620.75\n\n225.4 Brandschutzbekleidungen und dgl. 35'000 35'000 70'000 68'413.95 70'680.55 70'680.55\n2: Umbuchung aus BKP 282 35'000\n2254 BKP 225.4 Brandschutzbekleidungen 68'413.95 70'680.55 70'680.55\nRoth AG Rümlang 33'708.15\n   1 BKP 225.4 Hybridfugen 34'705.80\nGemäss Vertrag / 1. Akonto / 0700004327 8 5 167 31.03.20 AC 5'308.90\nGemäss Vertrag / 2. Akonto / 0700004377 8 5 182 30.04.20 AC 5'414.80\nGemäss Vertrag / 3. Akonto / 0700004481 8 5 202 29.05.20 AC 5'540.65\nGemäss Vertrag / 4. Akonto / 0700004604 8 5 261 30.06.20 AC 28'804.55\nGemäss Vertag / 5. Akonto / 0700004777 8 5 311 31.07.20 AC 14'715.55\nGemäss Vertrag / SR / 0700004980 8 5 324 31.08.20 70'445.05 SR f 10'660.60\nGemäss Regie / 0700005063 94 11 383 21.10.20 235.50 RG 235.50\n\n227 Aeussere Oberflächenbehandlungen 5'000 -5'000\n2: Umbuchung in BKP 285 -5'000\n\n228 Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz 72'500 -20'000 52'500 48'817.25 53'029.20 53'029.20\n2280 BKP 228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz 48'817.25 53'029.20 53'029.20\nSchenker Storen AG 48'817.25\nGemäss Vertrag / 786500000872 1 1 169 17.04.20 AC 43'925.00\nGemäss Vertrag SR / 786000005776 7 4 284 24.07.20 53'029.20 SR f 9'104.20\n\n228.2 Raffstoren 62'500 -20'000 42'500\n2: Umbuchung in 289 -20'000\n\n228.3 Sonnenstoren 10'000 10'000\n\n23 Elektroanlagen\n230 Elektroanlagen 255'000 85'000 340'000 333'301.60 337'341.95 337'341.95\n\n2: Umbuchung aus BKP 582 20'000\n2: Umbuchung aus BKP 289 60'000\n8: Umbuchung aus BKP 583 5'000\n2300 BKP 230 Elektroanlagen 333'301.60 337'341.95 337'341.95\nOeschger Elektro AG 275'094.95\n\n\n\nSeite: 11\n03.10.2023\n\nProjekt: 19.03\nErweiterung Schulanlage Högler\nWasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Mut. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung\n\nObjekt/Auftrag/Unt.\n\nBuchungstext ZANW VAU BU R-Datum RA\n\n230    1 BKP 230 Auftragsbereinigung 56'913.60\n   2 BKP 230 RWA Anlagen 1'293.05\nGemäss Vertrag / 1. Akonto / 200175 40 8 159 01.04.20 AC 53'850.00\nGemäss Vertrag / 2. Akonto / 119627 40 8 187 06.05.20 AC 129'240.00\nGemäss Vertrag / 3. Akonto / 200363 40 8 240 01.07.20 AC 86'160.00\nGemäss Vertrag / SR / 200573 0 0 419 08.11.20 334'963.80 SR f 65'713.80\nGemäss Regie / 210512 0 0 495 23.09.21 1'314.35 RG 1'314.35\nGemäss Regie / 230028 0 0 531 05.01.23 1'063.80 RG 1'063.80\n\n24 Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen\n240 Heizungsanlagen 195'000 -22'500 172'500 170'423.10 172'098.95 172'098.95\n\n2: Umbuchung in BKP 289 -22'500\n2400 BKP 240 Heizungsanlagen 170'423.10 172'098.95 172'098.95\nBurkhardt Heizung & Sanitär AG 160'000.00\n   1 BKP 240 Mehrdämmung (Schwelle) 10'423.10\nHeizung / 2020.0229 36 8 136 11.02.20 AC 65'000.00\nHeizung / 2020.0438 36 8 153 19.03.20 AC 70'000.00\nGemäss Vertrag / 2020.0525 36 8 163 03.04.20 AC 8'500.00\nGemäss Regie / 2020.0947 98 11 394 14.07.20 1'675.95 RG 1'675.95\nGemäss Vertrag / SR / 2020.0946 0 0 395 14.07.20 159'999.95 SR f 16'499.95\nGemäss Vertrag / SR / 2020.0948 98 11 407 14.07.20 10'423.05 RC 10'423.05\n\n244 Lüftungsanlagen 300'000 -95'000 205'000 204'843.25 204'843.30 204'843.30\n2: Umbuchung in BKP 289 -95'000\n2440 BKP 244 Lüftungsanlagen 204'843.25 204'843.30 204'843.30\nBurkhardt Heizung & Sanitär AG 204'843.25\nHeizung / 2020.0019 36 8 138 31.12.19 AC 40'923.85\nLüftung / 2020.0401 36 8 137 12.03.20 AC 83'839.95\nGemäss Vertrag / 2020.0524 36 8 164 03.04.20 AC 59'579.00\nGemäss Vertrag / SR / 2020.1195 0 0 396 28.08.20 204'843.30 SR f 20'500.50\n\n25 Sanitäranlagen\n250 Sanitäranlagen 280'000 -130'000 150'000 135'000.00 151'668.70 151'668.70\n\n2: Umbuchung in BKP 289 -122'500\n2: Umbuchung in BKP 258 -7'500\n2500 BKP 250 Sanitäranlagen 135'000.00 151'668.70 151'668.70\nBurkhardt Heizung & Sanitär AG 135'000.00\n\n\n\nSeite: 12\n03.10.2023\n\nProjekt: 19.03\nErweiterung Schulanlage Högler\nWasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Mut. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung\n\nObjekt/Auftrag/Unt.\n\nBuchungstext ZANW VAU BU R-Datum RA\n\n250 Gemäss Vertrag / 1. Akonto / 2020.0231 36 8 117 12.02.20 AC 32'000.00\nGemäss Vertrag / 2. Akonto / 2020.0402 36 8 130 12.03.20 AC 43'000.00\nGemäss Vertrag / 3. Akonto / 2020.0523 36 8 162 03.04.20 AC 16'000.00\nGemäss Regie / 2020.0772 98 11 397 22.05.20 11'875.45 RG 11'875.45\nGemäss Vertrag / 4. Akonto / 2020.0918 36 8 234 26.06.20 AC 45'000.00\nGemäss Rechnung / 2020.1292 98 11 410 22.09.20 136'323.40 SR f 323.40\nGemäss Regie / 2020.1820 0 0 434 14.12.20 2'224.00 RG 2'224.00\nGemäss Regie / 2022.2973 0 0 526 24.10.22 1'245.85 RG 1'245.85\n\n258 Kücheneinrichtungen 20'000 7'500 27'500 27'667.90 27'667.00 27'667.00\n2: Umbuchung aus BKP 250 7'500\n2580 BKP 258 Kücheneinrichtung 27'319.90 27'319.00 27'319.00\nFineLine AG 27'319.90\nGemäss Vertrag SR 0 0 252 03.07.20 27'319.00 SR f 27'319.00\n\n9999 Direkte Zahlungen 348.00 348.00 348.00\nFineLine AG  \\ Regierechnung 59 8 251 03.07.20 348.00 RC 348.00\n\n26 Transportanlagen\n261 Aufzüge inkl. teilverglaster Liftschacht 135'000 135'000 141'921.90 137'782.25 137'782.25\n\n2610 BKP 261 Aufzüge inkl. Liftschacht 138'583.20 134'443.55 134'443.55\nSchindler Aufzüge AG 136'388.75\n   1 BKP 261 2'194.45\nGemäss Vertrag / 1. Akonto / 214301302 5 2 173 19.03.20 AC 41'378.75\nGemäss Vertrag / 2. Akonto / 214304173 5 2 188 05.05.20 AC 41'589.55\nGemäss Vertrag SR / 314267181 0 0 285 20.07.20 134'443.55 SR f 51'475.25\n\n9999 Direkte Zahlungen 3'338.70 3'338.70 3'338.70\nZuberbühler AG  \\ Gemäss Aufwand / Rechnung / 7564 78 11 345 30.06.20 3'338.70 RC 3'338.70\n\n27 Ausbau 1\n272 Metallbauarbeiten 72'500 30'000 102'500 94'060.35 102'822.10 102'822.10\n\n2: Umbuchung aus BKP 289 30'000\n2720 BKP 272 Metallbauarbeiten 94'060.35 102'822.10 102'822.10\nfehrtech ag 90'860.35\n   1 BKP 272 Aussteifung Treppe 3'200.00\nGemäss Vertrag / 1. Akonto / 1168 65 8 276 28.07.20 AC 70'005.00\n\n\n\nSeite: 13\n03.10.2023\n\nProjekt: 19.03\nErweiterung Schulanlage Högler\nWasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Mut. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung\n\nObjekt/Auftrag/Unt.\n\nBuchungstext ZANW VAU BU R-Datum RA\n\n272 Gemäss Vertrag 7 SR / 1207 0 0 340 27.08.20 99'622.10 SR f 29'617.10\nGemäss Regie  / 1264 91 11 380 26.10.20 3'200.00 RG 3'200.00\n\n273 Schreinerarbeiten 160'000 -10'000 150'000 143'094.75 149'148.80 149'148.80\n273.0 Innentüren aus Holz 85'000 -10'000 75'000 70'482.45 72'850.60 72'850.60\n\n2: Umbuchung in BKP 289 -10'000\n2730 BKP 273.0 Innentüren aus Holz 70'482.45 72'850.60 72'850.60\nRWD Schlatter AG 70'482.45\nGemäss Vertrag / 1. Akonto / 200199.00 10 7 194 02.06.20 AC 25'489.35\nGemäss Vertrag / 2. Akonto / 200199.01 10 7 226 01.07.20 AC 32'772.05\nGemäss Vertrag / SR / 200199.02 0 0 339 31.08.20 72'850.60 SR f 14'589.20\n\n273.1 Wandschränke, Gestelle und dgl. 60'000 -60'000\n2: Umbuchung in BKP 273.3 -60'000\n\n273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten 15'000 60'000 75'000 72'612.30 76'298.20 76'298.20\n2: Umbuchung aus BKP 273.1 60'000\n2733 BKP 273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten 72'612.30 76'298.20 76'298.20\nSchreinerei Bartlome AG 72'612.30\nGemäss Vertrag / 1. Akonto / RE-20277 61 8 260 24.06.20 AC 36'306.20\nGemäss Vertrag / SR / RE-20349 0 0 372 05.10.20 68'067.90 SR f 31'761.70\nGemäss Regie / RE-20468 0 0 426 06.12.20 3'510.90 RG 3'510.90\nGemäss Regie / RE-20467 0 0 427 06.12.20 2'224.00 RG 2'224.00\nGemäss Regie / RE-221270 0 0 527 25.10.22 2'495.40 RG 2'495.40\n\n275 Schliessanlagen 5'500 45'000 50'500 54'021.10 53'006.45 53'006.45\n2: Umbuchung aus BKP 289 45'000\n2750 BKP 275.0 Schliessanlagen und Türbeschläge 54'021.10 53'006.45 53'006.45\nEs Sicherheit AG 54'021.10\nGemäss Vertrag / 1. Akonto / 543623 45 8 184 06.05.20 AC 17'662.80\nGemäss Vertrag / SR / 544724 0 0 367 28.09.20 53'006.45 SR f 35'343.65\n\n277 Elementwände 20'000 4'000 24'000 23'930.75 23'926.90 23'926.90\n277.1 Schiebe- und Faltwände 12'233.65 12'229.80 12'229.80\n\n2771 BKP 277.1 Schiebe und Faltwände 12'233.65 12'229.80 12'229.80\nHodel Trennwände AG 12'233.65\nGemäss Vertrag / SR / 16.07.2020 0 0 249 06.07.20 12'229.80 SR f 12'229.80\n\n\n\nSeite: 14\n03.10.2023\n\nProjekt: 19.03\nErweiterung Schulanlage Högler\nWasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Mut. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung\n\nObjekt/Auftrag/Unt.\n\nBuchungstext ZANW VAU BU R-Datum RA\n\n277.2 Feststehende Elementwände 20'000 4'000 24'000 11'697.10 11'697.10 11'697.10\n2: Umbuchung aus BKP 289 4'000\n2772 BKP 277.2 Feststehende Elementwände 11'697.10 11'697.10 11'697.10\n3S Partner AG 11'697.10\nGemäss Vertrag / SR / 002020031V 0 0 325 04.09.20 11'697.10 SR f 11'697.10\n\n28 Ausbau 2\n281 Bodenbeläge 250'000 -50'000 200'000 200'982.80 201'697.10 201'697.10\n281.0 Unterlagsböden 60'000 60'000 70'204.20 61'720.85 61'720.85\n\n2810 BKP 281.0 Unterlagsböden 68'078.30 59'594.95 59'594.95\nKünzli AG 68'078.30\nGemäss Vertrag / 62920 42 8 175 21.04.20 AC 45'000.00\nGemäss Vertrag / SR / 63084 0 0 233 17.06.20 59'594.95 SR f 14'594.95\n\n9999 Direkte Zahlungen 2'125.90 2'125.90 2'125.90\nPfister Professional AG  \\ Gemäss Regie / 922146 / 4010000572 89 11 370 15.10.20 2'125.90 RG 2'125.90\n\n281.2 Bodenbeläge aus Kunststoffen, Textilien und dgl. 170'000 -30'000 140'000 130'778.60 139'976.25 139'976.25\n2: Umbuchung in BKP 289 -30'000\n2812 BKP 281.2 Bodenbeläge aus Textilien (Teppich) 32'245.45 35'283.50 35'283.50\nPfister Professional AG 32'245.45\nGemäss Vertrag / 1. Akonto / 921125 51 8 298 17.08.20 AC 29'079.00\nGemäss Vertrag / SR / 922144 / 4010000572 0 0 369 15.10.20 35'283.50 SR f 6'204.50\n\n28120 BKP 281.2 Bodenbeläge aus Polyurethan 98'533.15 104'692.75 104'692.75\nPfister Professional AG 98'533.15\nGemäss Vertrag / 1. Akonto / 920139 51 8 213 12.06.20 AC 43'080.00\nGemäss Vertrrag / 2. Akonto / 920397 51 8 236 29.06.20 AC 43'080.00\nGemäss Vertrag / SR / 922143 / 4010000572 0 0 368 15.10.20 104'692.75 SR f 18'532.75\n\n281.9 Sockel 20'000 -20'000\n2: Umbuchung in 289 -20'000\n\n\n\nSeite: 15\n03.10.2023\n\nProjekt: 19.03\nErweiterung Schulanlage Högler\nWasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Mut. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung\n\nObjekt/Auftrag/Unt.\n\nBuchungstext ZANW VAU BU R-Datum RA\n\n282 Wandbeläge, Wandbekleidungen 145'000 -45'000 100'000 101'257.20 99'528.10 99'528.10\n2: Umbuchung in BKP 225.4 -35'000\n2: Umbuchung in BKP 285 -10'000\n\n282.0 Fugenlose Wandbeläge 39'212.05 39'712.05 39'712.05\n2820 BKP 282.0 Beplankung GIS Elemente 39'212.05 39'712.05 39'712.05\nBurkhardt Heizung & Sanitär AG 39'212.05\nGemäss Vertrag / GIS Beplankungen / 2020.0780 0 0 197 26.05.20 39'212.05 SR f 39'212.05\nGemäss Regie / 2020.1366 99 11 399 09.10.20 500.00 RG 500.00\n\n282.2 Kunstharz-Polyurethan-Beläge 39'234.50 37'005.40 37'005.40\n2822 BKP 282.2 Fugenlose Wandbeläge 39'234.50 37'005.40 37'005.40\nRepoxit AG 39'234.50\nGemäss Vertrag / SR / 25259-0 920 9097 0 0 363 30.09.20 36'555.15 SR f 36'555.15\nGemäss Regie / 25327-0 920 9097 101 11 408 16.11.20 450.25 RG 450.25\n\n282.3 Kantenschutzprofile 15'602.05 15'602.05 15'602.05\n2823 BKP 282.3 Kantenschutz 15'602.05 15'602.05 15'602.05\nOrani Malersysteme AG 15'602.05\nGemäss Vertrag / SR / 16140 0 0 374 26.06.20 15'602.05 SR f 15'602.05\n\n282.4 Oberfläche GIS Elemente 7'208.60 7'208.60 7'208.60\n9999 Direkte Zahlungen 7'208.60 7'208.60 7'208.60\nBurkhardt Heizung & Sanitär AG  \\ Gemäss Rechnung / 2020.0990 99 11 401 17.07.20 2'870.55 RC 2'870.55\nBurkhardt Heizung & Sanitär AG  \\ Gemäss Rechnung / 2020.0989 99 11 400 20.07.20 4'338.05 RC 4'338.05\n\n283 Deckenbekleidungen 265'000 22'500 287'500 276'669.80 287'665.20 287'665.20\n2: Umbuchung aus 289 22'500\n\n283.3 Deckenbekleidungen aus Mineralfasern 276'669.80 287'665.20 287'665.20\n2833 BKP 283.3 Deckenbekleidungen aus Mineralfaser 276'669.80 287'665.20 287'665.20\nIsolag AG 242'970.90\n   1 BKP 283.3 Decke Pausenplatz 26'308.05\n   2 BKP 283.3 Decke Vordach Ki.Ga 7'390.85\nGemäss Vertrag / 1. Akonto / 202004048 43 8 176 16.04.20 AC 129'240.00\nGemäss Vertrag / 2. Akonto / 202005011 43 8 183 07.05.20 AC 53'850.00\nGemäss Vertrag / 3. Akonto / 202006020 43 8 201 04.06.20 AC 64'620.00\nGemäss Regiearbeiten / Rechnung / 202006027 43 8 225 10.06.20 1'040.05 RC 1'040.05\n\n\n\nSeite: 16\n03.10.2023\n\nProjekt: 19.03\nErweiterung Schulanlage Högler\nWasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Mut. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung\n\nObjekt/Auftrag/Unt.\n\nBuchungstext ZANW VAU BU R-Datum RA\n\n283.3 Gemäss Vertrag NT 1 / 1. Akonto / 202006106 43 8 219 25.06.20 AC 19'386.00\nGemäss Regierapport / 202007047 80 11 347 09.07.20 108.20 RG 108.20\nGemäss Regierapport / 202007129 80 11 348 09.07.20 294.95 RG 294.95\nGemäss Vertrag NT 2 / 1. Akonto / 202008018 43 8 307 06.08.20 AC 6'770.95\nGemäss Vertrag NT 1 / SR / 202008017 0 0 308 06.08.20 284'113.45 SR f 10'246.50\nGemäss Regie / 202010020 80 11 354 05.10.20 1'791.55 RG 1'791.55\nGemäss Regie / 202010028 80 11 355 06.10.20 317.00 RG 317.00\n\n285 Innere Oberflächenbehandlungen 40'000 30'000 70'000 66'381.45 61'346.55 61'346.55\n2: Umbuchung aus BKP 227 5'000\n2: Umbuchung aus BKP 289 15'000\n2: Umbuchung aus BKP 282 10'000\n2850 BKP 285 Innere Malerarbeiten 63'739.70 58'704.80 58'704.80\nOrani Malersysteme AG 57'565.35\n   1 BKP 285 Äussere Malerarbeiten 935.25\n   2 BKP 285 Instandstellungsarbeit 5'239.10\nGemäss Vertrag / 1. Akonto / 16139 50 8 210 12.06.20 AC 14'877.90\nGemäss Vertrag / 2. Akonto / 16172 50 8 222 22.06.20 AC 20'744.55\nGemäss Vertrag / 3. Akonto / 16306 50 8 312 31.07.20 AC 10'680.35\nGemäss Vertrag / SR / 16354 72 9 353 20.08.20 57'231.05 SR f 10'928.25\nGemäss Regie / 16526 73 10 362 13.10.20 538.50 RG 538.50\nGemäss Regie / 17139 0 0 488 29.04.21 935.25 RG 935.25\n\n9999 Direkte Zahlungen 2'641.75 2'641.75 2'641.75\nPajo Malergeschäft GmbH  \\ Gemäss Aufwand  / 155 / 2020 66 8 277 24.07.20 2'641.75 RC 2'641.75\n\n286 Bauaustrocknung 5'000 -4'500 500 560.05 560.05 560.05\n2: Umbuchung in BKP 289 -4'500\n9999 Direkte Zahlungen 560.05 560.05 560.05\nBurkhardt Heizung & Sanitär AG  \\ Gemäss Rechnung / Feuchtigkeit messen  / 2020.0579 44 8 180 16.04.20 560.05 RC 560.05\n\n287 Baureinigung 20'000 3'000 23'000 9'210.60 22'813.10 22'813.10\n2: Umbuchung aus BKP 289 3'000\n2870 BKP 287 Baureinigung 9'210.60 22'813.10 22'813.10\nGammaRex AG 9'210.60\nGemäss Vertrag / 274184 62 8 262 15.07.20 6'075.40 RC 6'075.40\nGemäss Vertrag / SR / 281289 0 0 391 11.11.20 14'741.70 SR f 14'741.70\n\n\n\nSeite: 17\n03.10.2023\n\nProjekt: 19.03\nErweiterung Schulanlage Högler\nWasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Mut. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung\n\nObjekt/Auftrag/Unt.\n\nBuchungstext ZANW VAU BU R-Datum RA\n\n287 Gemäss Regie / 281253 102 11 409 11.11.20 1'996.00 RG 1'996.00\n\n289 Reserve für zu erwartende Kosten 52'000 -15'500 36'500\n2: Umbuchung in BKP 221.6 (TH) -45'000\n2: Umbuchung aus BKP 228.2 20'000\n2: Umbuchung aus BKP 240 22'500\n2: Umbuchung aus BKP 244 95'000\n2: Umbuchung aus BKP 250 122'500\n2: Umbuchung in BKP 272 -30'000\n2: Umbuchung aus BKP 273.0 10'000\n2: Umbuchung in BKP 211 -20'000\n2: Umbuchung in BKP 230 -60'000\n2: Umbuchung in BKP 275 -45'000\n2: Umbuchung in BKP 277.2 -4'000\n2: Umbuchung in BKP 285 -15'000\n2: Umbuchung aus BKP 281.9 20'000\n2: Umbuchung in BKP 283 -22'500\n2: Umbuchung aus BKP 286 4'500\n2: Umbuchung in BKP 287 -3'000\n2: Umbuchung in BKP 215.1 -15'000\n2: Umbuchung in BKP 592 (TH) -10'000\n2: Umbuchung in BKP 594 (EN) -10'000\n2: Umbuchung in BKP 591 (TH) -35'000\n2: Umbuchung aus BKP 281.2 30'000\n2: Umbuchung in BKP 221.8 (TH) -25'500\n\n4 Umgebung\n41 Roh- und Ausbauarbeiten\n411 Baumeisterarbeiten 35'000 -35'000\n\n2: Umbuchung in BKP 211 -35'000\n\n42 Gartenanlagen\n421 Gärtnerarbeiten 215'000 -100'000 115'000 97'413.05 119'562.00 119'562.00\n\n2: Umbuchung in BKP 463 -100'000\n4210 BKP 421 Gärtnerarbeiten 97'413.05 119'562.00 119'562.00\nRohner Gartenbau AG 82'151.70\n   1 BKP 421 Pavillon-Platz 11'531.65\n\n\n\nSeite: 18\n03.10.2023\n\nProjekt: 19.03\nErweiterung Schulanlage Högler\nWasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Mut. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung\n\nObjekt/Auftrag/Unt.\n\nBuchungstext ZANW VAU BU R-Datum RA\n\n421    2 BKP 421 Bäume ersetzen 3'729.70\nGemäss Vertrag / SR / 48832 0 0 461 96'629.05 SR f 26'629.05\nGemäss Vertrag / 1. Akonto / 48678 71 8 331 01.09.20 AC 70'000.00\nGemäss Regierechnung / 48765 103 12 460 19.11.20 14'359.75 RG 14'359.75\nGemäss Regierechnung / 49053 0 0 466 27.01.21 697.35 RG 697.35\nGemäss Regie / 49686 0 0 510 09.06.22 3'729.70 RG 3'729.70\nGemäss Regie / 49688 0 0 511 09.06.22 4'146.15 RG 4'146.15\n\n422 Einfriedungen 15'000 2'000 17'000 17'239.05 16'730.55 16'730.55\n8: Umbuchung aus BKP 583 2'000\n422 BKP 422 Einfriedungen 17'239.05 16'730.55 16'730.55\nA-Zäune GmbH 17'239.05\nGemäss Vertrag / SR / 14036 0 0 425 12.11.20 16'730.55 SR f 16'730.55\n\n423 Ausstattungen, Geräte 175'000 -170'000 5'000 8'837.90 9'231.90 9'231.90\n2: Umbuchung in BKP 463 -180'000\n2: Umbuchung aus BKP 427 10'000\n\n423.2 Trinkbrunnen 5'023.90 5'023.90 5'023.90\n4232 BKP 423.2 Trinkbrunnen 5'023.90 5'023.90 5'023.90\nBurkhardt Heizung & Sanitär AG 5'023.90\nGemäss Vertrag  / 2020.0818 0 0 253 26.05.20 5'023.90 SR f 5'023.90\n\n423.3 Kandelaber 3'017.00 3'017.00 3'017.00\n4233 BKP 423.3 Kandelaber 3'017.00 3'017.00 3'017.00\nTrilux AG 3'017.00\nGemäss Vertrag  / 97864883 60 8 254 02.07.20 1'627.65 RC 1'627.65\nGemäss Vertrag / 97876215 0 0 279 22.07.20 1'389.35 SR f 1'389.35\n\n423.6 Sonnenschirme 394.00 394.00\n4236 BKP 423.6 Sonnenschirme 394.00 394.00\nCMG Schweiz GmbH \nGemäss Rechnung / 256 / 2020 52 8 215 28.05.20 394.00 RC 394.00\n\n423.7 Schachtdeckel 797.00 797.00 797.00\n4237 BKP 423.7 Schachtdeckel 797.00 797.00 797.00\nZuberbühler AG 797.00\nGemäss Vertrag / SR / 7592 0 0 329 25.08.20 797.00 SR f 797.00\n\n\n\nSeite: 19\n03.10.2023\n\nProjekt: 19.03\nErweiterung Schulanlage Högler\nWasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Mut. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung\n\nObjekt/Auftrag/Unt.\n\nBuchungstext ZANW VAU BU R-Datum RA\n\n427 Brunnenanlage 10'000 -10'000\n2: Umbuchung in BKP 423 -10'000\n\n428 Gartenahaus 45'000 -3'000 42'000 42'046.25 41'930.50 41'930.50\n2: Umbuchung in BKP 463 -3'000\n4280 BKP 428 Pavillon (Zimmermannarbeiten) 40'969.25 40'853.50 40'853.50\nKläger Roland AG 40'969.25\nGemäss Vertrag / SR / 20-155 0 0 328 24.08.20 40'853.50 SR f 40'853.50\n\n9999 Direkte Zahlungen 1'077.00 1'077.00 1'077.00\nBütler Holzbau AG  \\ Gemäss Ausmass / Rechnung / 4180 55 8 224 26.06.20 1'077.00 RC 1'077.00\n\n44 Installationen\n443 Elektroanlagen 2'500 1'000 3'500 3'309.15 3'309.15 3'309.15\n\n2: Umbuchung aus BKP 582 1'000\n9999 Direkte Zahlungen 3'309.15 3'309.15 3'309.15\nOeschger Elektro AG  \\ 18.11.2020 / 200570 0 0 416 18.11.20 3'309.15 RC 3'309.15\n\n445 Sanitäranlagen 2'500 -2'500\n2: Umbuchung in BKP 463 -2'500\n\n46 Kleinere Trassenbauten\n461 Erd- und Unterbau 15'000 -15'000\n\n2: Umbuchung in BKP 461 -15'000\n\n463 Oberbau 75'000 315'500 390'500 359'772.35 376'572.90 376'572.90\n2: Umbuchung aus BKP 411 100'000\n2: Umbuchung aus BKP 423 180'000\n2: Umbuchung aus BKP 428 3'000\n2: Umbuchung aus BKP 445 2'500\n2: Umbuchung aus BKP 461 15'000\n2: Umbuchung aus BKP 582 15'000\n4630 BKP 463 Trassenbauten (Oberbau) 359'772.35 376'572.90 376'572.90\nWalo Bertschinger AG 359'772.35\nGemäss Vertrag / 1. Akonto / 200.204083 54 8 220 15.04.20 AC 37'823.25\nGemäss Vertrag / 2. Akonto / 200.204139 54 8 306 31.07.20 AC 226'541.80\n\n\n\nSeite: 20\n03.10.2023\n\nProjekt: 19.03\nErweiterung Schulanlage Högler\nWasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Mut. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung\n\nObjekt/Auftrag/Unt.\n\nBuchungstext ZANW VAU BU R-Datum RA\n\n463 Gemäss Vertrag / SR / 200.200340 0 0 389 09.11.20 376'572.90 SR f 112'207.85\n\n468 Parkplatzsanierung 40'000 40'000 42'206.35 42'212.80 42'212.80\n8: Umbuchung aus BKP 583 40'000\n4680 BKP 468 Ausbau 40'000.00 40'000.00 40'000.00\nWalo Bertschinger AG 40'000.00\nGemäss Aufwand / SR / 200.200342 0 0 417 09.11.20 40'000.00 SR f 40'000.00\n\n46800 BKP 468 Markierung, Parkplatzsanierung 2'206.35 2'212.80 2'212.80\nSIGNAL AG 2'206.35\nGemäss Vertrag / 686813 0 0 490 30.04.21 2'212.80 SR f 2'212.80\n\n469 Veloparkplatz 27'000 27'000 29'019.40 30'415.85 30'415.85\n8: Umbuchung aus BKP 583 27'000\n4690 BKP 469 Ausbau Veloparkplatz 29'019.40 30'415.85 30'415.85\nRohner Gartenbau AG 29'019.40\nGemäss Vertrag / SR / 48767 0 0 459 19.11.20 29'016.30 SR f 29'016.30\nGemäss Regie / 49052 0 0 469 27.01.21 1'399.55 RG 1'399.55\n\n5 Baunebenkosten und Uebergangskonten\n51 Bewilligungen, Gebühren\n511 Bewilligungen, Baugespann (Gebühren) 22'500 7'500 30'000 27'672.35 27'887.75 27'887.75\n\n8: Umbuchung aus BKP 583 7'500\n5110 BKP 511 Bewilligungen, Baugespann (Gebühren) 1'206.25 1'421.65 1'421.65\nSIVAG AG 1'206.25\nMiete Baugespann / 47656 19 8 25 14.09.18 1'206.25 RC 1'206.25\nMiete Baugespann / 49333 19 8 26 01.03.19 215.40 RC 215.40\n\n9999 Direkte Zahlungen 26'466.10 26'466.10 26'466.10\nBKZ  \\ 0570-19 17 8 22 11.09.19 351.80 RC 351.80\nKanton Zürich  \\ Staatsgebühren / 9002099785 18 8 23 10.12.19 477.20 RC 477.20\nKanton Zürich  \\ Staatsgebühren / 9002331072 18 8 24 10.12.19 171.30 RC 171.30\nTotal Kanton Zürich  (648.50)  (648.50)\nStadt Dübendorf  \\ Grundbuchauszug / 168423.01 20 8 27 26.04.17 43.00 RC 43.00\nStadt Dübendorf  \\ Grundbuchauszug / 175884.01 20 8 28 07.08.18 43.00 RC 43.00\nStadt Dübendorf  \\ Grundbuchauszug / 176156.01 20 8 29 24.08.18 33.00 RC 33.00\nStadt Dübendorf  \\ Bewilligung / 2000266 20 8 30 16.01.19 10'963.40 RC 10'963.40\n\n\n\nSeite: 21\n03.10.2023\n\nProjekt: 19.03\nErweiterung Schulanlage Högler\nWasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Mut. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung\n\nObjekt/Auftrag/Unt.\n\nBuchungstext ZANW VAU BU R-Datum RA\n\n511 Stadt Dübendorf  \\ Bewilligung / 2000264 20 8 31 16.01.19 11'863.40 G 11'863.40\nStadt Dübendorf  \\ Reklamebewiliigung  / 2026417 20 8 32 20.09.19 350.00 RC 350.00\nStadt Dübendorf  \\ Bewilligung / 2029465 20 8 33 06.11.19 350.00 RC 350.00\nStadt Dübendorf  \\ Baurechtliche Bewilligung / 2032454 20 8 34 11.12.19 1'135.00 RC 1'135.00\nStadt Dübendorf  \\ Gemäss Aufwendung / Baugesuch-Nr. 2018-0148 0 0 413 17.11.20 685.00 RC 685.00\nTotal Stadt Dübendorf  (25'465.80)  (25'465.80)\n\n512 Anschlussgebühren 115'000 10'000 125'000 121'696.70 121'696.70 121'696.70\n8: Umbuchung aus BKP 583 10'000\n5120 BKP 512 Anschlussgebühren 13'462.50 13'462.50 13'462.50\nGlattwerk AG 13'462.50\nNetzkosten / 745688 16 8 39 08.11.19 13'462.50 RC 13'462.50\n\n9999 Direkte Zahlungen 108'234.20 108'234.20 108'234.20\nGenossenschaft Wasserversorgung Dübendorf  \\ Anschlussbewilligung / 1676 21 8 36 14.08.19 28'048.10 RC 28'048.10\nGenossenschaft Wasserversorgung Dübendorf  \\ Gemäss Rechnung / 112306 0 0 429 18.11.20 -96.60 GS -96.60\nTotal Genossenschaft Wasserversorgung Dübendorf  (27'951.50)  (27'951.50)\nStadt Dübendorf  \\ Abwasseranschlussgebühren / 2000267 20 8 40 16.01.19 86'448.35 RC 86'448.35\nStadt Dübendorf  \\ Gutschrift Stadt Dübendorf / BGS 2018-0148 0 0 487 26.04.21 -6'165.65 GS -6'165.65\nTotal Stadt Dübendorf  (80'282.70)  (80'282.70)\n\n52 Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation\n521 Muster, Materialprüfungen 5'000 -5'000\n\n2: Umbuchung in BKP 599 -5'000\n\n522 Muster, Modelle 5'000 -5'000\n2: Umbuchung in BKP 599 -5'000\n\n524 Vervielfältigungen, Plankopien 17'500 20'500 38'000 40'005.65 40'005.65 40'005.65\n2: Umbuchung aus BKP 582 20'500\n9999 Direkte Zahlungen 40'005.65 40'005.65 40'005.65\nenerpeak ag  \\ Nebenkosten / 3008090 88 11 364 30.09.20 2'240.15 RC 2'240.15\nGYSIN AG  \\ Vervielfältigung / 971435 22 8 42 30.06.19 459.05 RC 459.05\nGYSIN AG  \\ Vervielfältigung / 972110 22 8 43 31.07.19 560.15 RC 560.15\nGYSIN AG  \\ Vervielfältigung / 972694 22 8 44 31.08.19 302.65 RC 302.65\nGYSIN AG  \\ Vervielfältigung / 973345 22 8 45 30.09.19 1'596.75 RC 1'596.75\nGYSIN AG  \\ Vervielfältigung / 974104 22 8 46 31.10.19 859.65 RC 859.65\n\n\n\nSeite: 22\n03.10.2023\n\nProjekt: 19.03\nErweiterung Schulanlage Högler\nWasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Mut. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung\n\nObjekt/Auftrag/Unt.\n\nBuchungstext ZANW VAU BU R-Datum RA\n\n524 GYSIN AG  \\ Vervielfältigung / 510705 22 8 47 30.11.19 477.80 RC 477.80\nGYSIN AG  \\ Vervielfältigung / 512759 22 8 119 02.03.20 26.95 RC 26.95\nGYSIN AG  \\ Vervielfältigung / 512760 22 8 120 02.03.20 124.60 RC 124.60\nGYSIN AG  \\ Vervielfältigung / 513777 22 8 181 01.05.20 44.25 RC 44.25\nGYSIN AG  \\ Vervielfältigung / 514389 22 8 205 02.06.20 161.55 RC 161.55\nGYSIN AG  \\ Vervielfältigung / 514388 22 8 206 02.06.20 177.60 RC 177.60\nGYSIN AG  \\ Vervielfältigung / 515073 22 8 239 01.07.20 429.10 RC 429.10\nGYSIN AG  \\ Vervielfältigung / 518060 0 0 424 01.12.20 94.55 RC 94.55\nGYSIN AG  \\ Vervielfältigung / 518595 0 0 447 04.01.21 345.05 RC 345.05\nGYSIN AG  \\ Vervielfältigung / 520162 0 0 486 01.04.21 760.30 RC 760.30\nGYSIN AG  \\ Vervielfältigung / 520718 0 0 489 03.05.21 482.60 RC 482.60\nTotal GYSIN AG  (6'902.60)  (6'902.60)\nJetter GmbH  \\ Planspesen / gemäss Rechnung / 20-334 0 0 442 17.12.20 160.95 RC 160.95\nPlot24 AG  \\ Vervielfältigung  / 1915998 23 8 48 31.07.19 482.95 RC 482.95\nPlot24 AG  \\ Vervielfältigung  / 1918844 23 8 49 31.08.19 51.00 RC 51.00\nPlot24 AG  \\ Vervielfältigung  / 1921793 23 8 50 30.09.19 154.30 RC 154.30\nPlot24 AG  \\ Vervielfältigung  / 1925142 23 8 51 31.10.19 34.80 RC 34.80\nPlot24 AG  \\ Vervielfältigung  / 1928324 23 8 52 30.11.19 474.60 RC 474.60\nPlot24 AG  \\ Verfielfältigung / 1931520 23 8 140 31.12.19 288.10 RC 288.10\nPlot24 AG  \\ Vervielfältigung / 2021900 23 8 111 31.01.20 230.95 RC 230.95\nPlot24 AG  \\ Vervielfältigung / 2024470 23 8 129 29.02.20 151.45 RC 151.45\nPlot24 AG  \\ Vervielfältigung / 2028823 23 8 168 31.03.20 273.90 RC 273.90\nPlot24 AG  \\ Vervielfältigung  / 2031298 23 8 189 30.04.20 258.45 RC 258.45\nPlot24 AG  \\ Vervielfältigung / 2033602 23 8 212 31.05.20 60.70 RC 60.70\nPlot24 AG  \\ Vervielfältigung / 2038647 23 8 241 30.06.20 325.25 RC 325.25\nPlot24 AG  \\ Vervielfältigung / 2054574 0 0 433 07.12.20 195.60 RC 195.60\nPlot24 AG  \\ Vervielfältigung / 2058836 0 0 452 08.01.21 26.10 RC 26.10\nPlot24 AG  \\ Vervielfältigung / 2030022 0 0 470 14.01.21 202.25 RC 202.25\nPlot24 AG  \\ Vervielfältigungen / 2103117 0 0 475 22.02.21 240.35 RC 240.35\nPlot24 AG  \\ Vervielfältigung / 2106690 0 0 485 12.03.21 135.80 RC 135.80\nTotal Plot24 AG  (3'586.55)  (3'586.55)\nPlotjet AG  \\ Vervielfältigung / 254962 13 8 53 24.04.17 1'548.30 RC 1'548.30\nPlotjet AG  \\ Vervielfältigung / 261630 13 8 54 27.07.17 942.00 RC 942.00\nPlotjet AG  \\ Vervielfältigung / 275391 13 8 55 01.02.18 20.75 RC 20.75\nPlotjet AG  \\ Vervielfältigung / 289581 13 8 56 16.07.18 502.90 RC 502.90\nPlotjet AG  \\ Vervielfältigung / 297477 13 8 57 15.10.18 2'219.00 RC 2'219.00\nTotal Plotjet AG  (5'232.95)  (5'232.95)\n\n\n\nSeite: 23\n03.10.2023\n\nProjekt: 19.03\nErweiterung Schulanlage Högler\nWasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Mut. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung\n\nObjekt/Auftrag/Unt.\n\nBuchungstext ZANW VAU BU R-Datum RA\n\n524 W+L Partner AG  \\ Gemäss Rechnung / Nebenkosten / 20635 95 11 386 30.10.20 1'500.00 RC 1'500.00\nwurzel 2 architekten ag  \\ Vervielfältigung NK / 19.03.05 24 8 58 15.10.18 4'530.05 RC 4'530.05\nwurzel 2 architekten ag  \\ Vervielfältigung NK  / 19.03.11 24 8 78 15.12.19 4'700.25 RC 4'700.25\nwurzel 2 architekten ag  \\ Vervielfältigung NK  / 19.03.16 24 8 156 31.03.20 2'280.10 RC 2'280.10\nwurzel 2 architekten ag  \\ Vervielfältigung NK  / 19.03.21 24 8 275 04.08.20 2'113.95 RC 2'113.95\nwurzel 2 architekten ag  \\ Vervielfältigung / 19.03.24 NK 0 0 455 15.01.21 2'099.30 RC 2'099.30\nwurzel 2 architekten ag  \\ Vervielfältigung / 19.03.25 0 0 479 01.03.21 2'675.90 RC 2'675.90\nwurzel 2 architekten ag  \\ Vervielfältigung / 19.03.26 NK 0 0 505 15.07.21 689.80 RC 689.80\nwurzel 2 architekten ag  \\ Vervielfältigung / 19.03.27 NK 0 0 503 31.10.21 180.95 RC 180.95\nwurzel 2 architekten ag  \\ Vervielfältigung / 19.03.08 NK 0 0 507 31.01.22 346.55 RC 346.55\nwurzel 2 architekten ag  \\ Vervielfältigung / 19.03.29 NK 0 0 513 30.06.22 299.10 RC 299.10\nwurzel 2 architekten ag  \\ Vervielfältigung / 19.03.30 NK 0 0 525 30.09.22 174.90 RC 174.90\nwurzel 2 architekten ag  \\ Vervielfältigung / 19.03.31.NK 0 0 529 31.10.22 178.50 RC 178.50\nwurzel 2 architekten ag  \\ Vervielfältigung / 19.03.32 NK 0 0 533 31.12.22 113.10 RC 113.10\nTotal wurzel 2 architekten ag  (20'382.45)  (20'382.45)\n\n525 Dokumentation, Fotografie 6'000 6'000 5'741.80 5'740.00 5'740.00\n2: Umbuchung aus BKP 599 6'000\n5250 BKP 525 Dokumentation Fotografie 5'741.80 5'740.00 5'740.00\nCrespo Carlos 5'741.80\nGemäss Vertrag / 16.11.2021 0 0 498 08.11.21 5'740.00 SR f 5'740.00\n\n53 Versicherungen\n531 Bauzeitversicherungen 2'500 2'500 1'688.00 2'114.70 2'114.70\n\n5310 BKP Bauzeitversicherungen 1'688.00 2'114.70 2'114.70\nGVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich 1'688.00\n\n38 8 125 30.09.19 426.05 AN 426.05\nPrämienrechnung  / 202304208 38 8 126 28.02.20 1'688.65 AN 1'688.65\n\n532 Spezialversicherungen 10'000 -4'500 5'500 5'423.30 5'423.30 5'423.30\n2: Umbuchung in BKP 599 -4'500\n5320 BKP Spezialversicherung 5'423.30 5'423.30 5'423.30\nSchweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft 5'423.30\nBauherren-Haftpflichtversicherung 25 8 61 08.10.19 1'796.60 RC 1'796.60\nBauwesenversicherung 25 8 62 08.10.19 3'626.70 RC 3'626.70\n\n533 Selbstbeahlt bei Schadenfällen 5'000 275'500 280'500 280'476.60 280'476.60 280'476.60\n\n\n\nSeite: 24\n03.10.2023\n\nProjekt: 19.03\nErweiterung Schulanlage Högler\nWasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Mut. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung\n\nObjekt/Auftrag/Unt.\n\nBuchungstext ZANW VAU BU R-Datum RA\n\n533 9: Umbuchung aus BKP 214 275'500\n9999 Direkte Zahlungen 280'476.60 280'476.60 280'476.60\nBurkhardt Heizung & Sanitär AG  \\ Gemäss Rechnung / 2020.0949 99 11 405 14.07.20 1'769.30 RC 1'769.30\nGlattwerk AG  \\ Montage Baustromzähler / Wasserschaden / 746349 16 8 218 21.04.20 495.40 RC 495.40\nGlattwerk AG  \\ Gemäss Rechnung / 2044065 16 8 288 18.06.20 5'954.75 RC 5'954.75\nGlattwerk AG  \\ Gemäss Rechnung  / 2044078 16 8 289 18.06.20 3'563.90 RC 3'563.90\nGlattwerk AG  \\ Gemäss Rechnung / 2021045 0 0 258 08.07.20 3'213.30 RC 3'213.30\nGlattwerk AG  \\ Gemäss Rechnung / 2019638 16 8 259 08.07.20 3'886.95 RC 3'886.95\nGlattwerk AG  \\ Gemäss Rechnung / 746777 16 8 317 08.07.20 202.50 RC 202.50\nGlattwerk AG  \\ Gemäss Rechnung / 2056821 16 8 274 15.07.20 2'372.50 RC 2'372.50\nTotal Glattwerk AG  (19'689.30)  (19'689.30)\nIsolag AG  \\ Gemäss Aufwand / Rechnung / 202007046 79 11 346 09.07.20 294.95 RC 294.95\nKrüger + Co. AG  \\ Miete Wasserschaden / 2. Akonto / 1067445 53 8 216 30.04.20 41'417.70 RC 41'417.70\nKrüger + Co. AG  \\ Miete Wasserschaden / 1. Akonto / 1067448 53 8 217 30.04.20 17'850.35 RC 17'850.35\nKrüger + Co. AG  \\ Miete Wasserschaden / 3. Akonto / 1069523 53 8 255 26.05.20 41'417.70 RC 41'417.70\nKrüger + Co. AG  \\ Gemäss Rechnung  / 1073093 53 8 290 30.06.20 52'812.25 RC 52'812.25\nKrüger + Co. AG  \\ Miete Wasserschaden / SR / 1076887 53 8 282 20.07.20 3'243.85 RC 3'243.85\nTotal Krüger + Co. AG  (156'741.85)  (156'741.85)\nKünzli AG  \\ Gemäss Rechnung / 63199 64 8 273 20.07.20 2'500.00 RC 2'500.00\nKünzli AG  \\ Gemäss Rechnung / 63350 64 8 326 02.09.20 22'013.05 RC 22'013.05\nKünzli AG  \\ Gemäss Regie / 63421 90 11 373 28.09.20 5'120.05 RG 5'120.05\nTotal Künzli AG  (29'633.10)  (29'633.10)\nMichael Wichser + Partner AG  \\ Gemäss Aufwand / SR / 99053636/19118 74 11 341 27.08.20 1'615.50 RC 1'615.50\nOeschger Elektro AG  \\ Gemäss Rechnung / 200330 41 8 292 17.06.20 1'240.70 RC 1'240.70\nOeschger Elektro AG  \\ Gemäss Rechnung / 200364 0 0 291 01.07.20 2'624.65 RC 2'624.65\nOeschger Elektro AG  \\ Gemäss Rechnung / Mahnung / 200267 41 8 266 14.07.20 1'259.05 RC 1'259.05\nOeschger Elektro AG  \\ Gemäss Rechnung / Mahnung / 200192 41 8 267 14.07.20 1'378.55 RC 1'378.55\nOeschger Elektro AG  \\ Gemäss Rechnung / Mahnung / 200174 41 8 268 14.07.20 2'040.20 RC 2'040.20\nOeschger Elektro AG  \\ Gemäss Rechnung / Mahnung / 200130 41 8 269 14.07.20 2'059.85 RC 2'059.85\nOeschger Elektro AG  \\ Gemäss Rechnung / Mahnung / 200221 41 8 270 14.07.20 4'931.35 RC 4'931.35\nOeschger Elektro AG  \\ Gemäss Rechnung / 200388 41 8 323 22.07.20 575.10 RC 575.10\nOeschger Elektro AG  \\ Gemäss Rechnung  / 200445 0 0 378 12.08.20 137.85 RC 137.85\nTotal Oeschger Elektro AG  (16'247.30)  (16'247.30)\nQC-Expert AG  \\ Gemäss Rechnung / 2020/QCE11186 63 8 271 13.05.20 1'411.30 RC 1'411.30\nSecurity Safety AG  \\ Gemäss Aufwand / ZH-106029 46 8 297 04.06.20 135.95 RC 135.95\nSecurity Safety AG  \\ Gemäss Aufwand / ZH-106075 46 8 296 01.07.20 336.55 RC 336.55\nSecurity Safety AG  \\ Gemäss Aufwand / ZH-106097 46 8 295 29.07.20 215.40 RC 215.40\n\n\n\nSeite: 25\n03.10.2023\n\nProjekt: 19.03\nErweiterung Schulanlage Högler\nWasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Mut. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung\n\nObjekt/Auftrag/Unt.\n\nBuchungstext ZANW VAU BU R-Datum RA\n\n533 Security Safety AG  \\ Gemäss Rechnung / ZH-106117 46 8 318 03.08.20 976.05 RC 976.05\nSecurity Safety AG  \\ Gemäss Rechnung / ZH-106138 46 8 319 18.08.20 801.00 RC 801.00\nTotal Security Safety AG  (2'464.95)  (2'464.95)\nSJB.Kempter.Fitze AG  \\ Gemäss Aufwand  / 1208126 76 11 343 08.09.20 4'364.25 RC 4'364.25\nSpiess + Partner Büro für Baurecht  \\ Gemäss Aufwand / Rechnung / 3279 82 11 351 14.09.20 6'240.75 RC 6'240.75\nSpiess + Partner Büro für Baurecht  \\ Gemäss Rechnung / 3391 0 0 453 31.12.21 484.65 RC 484.65\nTotal Spiess + Partner Büro für Baurecht  (6'725.40)  (6'725.40)\nwurzel 2 architekten ag  \\ Gemäss Rechnung und Aufwand / 19.03.WS.01 24 8 293 30.04.20 5'385.00 RC 5'385.00\nwurzel 2 architekten ag  \\ Gemäss Rechnung und Aufwand / 19.03.WS.02 24 8 294 31.05.20 5'385.00 RC 5'385.00\nwurzel 2 architekten ag  \\ Gemäss Rechnung und Aufwand  / 19.03.WS.03 24 8 321 04.08.20 5'385.00 RC 5'385.00\nwurzel 2 architekten ag  \\ Gemäss Rechnung und Aufwand / 19.03.WS.04 77 11 344 15.09.20 9'450.70 RC 9'450.70\nwurzel 2 architekten ag  \\ Gemäss Rechnung und  Aufwand / 19.03.WS.05 77 11 375 15.10.20 8'077.50 RC 8'077.50\nwurzel 2 architekten ag  \\ Gemäss Aufwand / SR / 19.03.WS.06 0 0 472 28.02.21 4'944.25 RC 4'944.25\nTotal wurzel 2 architekten ag  (38'627.45)  (38'627.45)\nZasag AG  \\ Gemäss Rechnung / 206069 100 11 406 10.11.20 891.95 RC 891.95\n\n54 Finanzierung ab Baubeginn\n542 Baukreditzinsen, Bankspesen\n\n55 Bauherrenleistungen\n553 Kommunikation; Pressestelle 5'000 -4'500 500 247.00 247.00 247.00\n\n2: Umbuchung in BKP 599 -4'500\n9999 Direkte Zahlungen 247.00 247.00 247.00\nStadt Dübendorf  \\ Kommunikation, Pressestelle 20 8 63 15.02.19 247.00 RC 247.00\n\n558 Bauherrenberatung 15'000 -15'000\n2: Umbuchung in BKP 599 -15'000\n\n559 Sitzungsgelder Mitglieder Bauprojektgruppe 5'000 -5'000\n2: Umbuchung in BKP 569 -5'000\n\n56 Uebrige Baunebenkosten\n561 Bewachung durch Dritte 5'000 1'500 6'500 4'480.85 6'539.70 6'539.70\n\n2: Umbuchung aus BKP 599 1'500\n5610 BKP 561 Bewachung durch Dritte 4'480.85 6'539.70 6'539.70\nSecurity Safety AG 4'480.85\nGemäss Vertrag / ZH-105981 46 8 185 05.05.20 890.40 RC 890.40\n\n\n\nSeite: 26\n03.10.2023\n\nProjekt: 19.03\nErweiterung Schulanlage Högler\nWasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Mut. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung\n\nObjekt/Auftrag/Unt.\n\nBuchungstext ZANW VAU BU R-Datum RA\n\n561 Gemäss Vertrag / ZH-106028 46 8 199 04.06.20 1'838.85 RC 1'838.85\nGemäss Vertrag  / ZH-106074 46 8 238 01.07.20 2'417.35 RC 2'417.35\nGemäss Vertrag / SR / ZH-106096 0 0 315 29.07.20 1'393.10 SR f 1'393.10\n\n564 Gutachten (Anwälte) 5'000 5'000 5'549.25 5'549.25 5'549.25\n9999 Direkte Zahlungen 5'549.25 5'549.25 5'549.25\nSpiess + Partner Büro für Baurecht  \\ Gemäss Rechnung / 3448 0 0 491 12.05.21 3'210.55 RC 3'210.55\nSpiess + Partner Büro für Baurecht  \\ Gemäss Rechnung / 3515 0 0 497 08.10.21 2'338.70 RC 2'338.70\n\n566 Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung 10'000 -7'000 3'000 2'949.60 2'949.60 2'949.60\n2: Umbuchung in BKP 582 -7'000\n9999 Direkte Zahlungen 2'949.60 2'949.60 2'949.60\nPrimarschule Dübendorf  \\ Grundsteinlegung 26 8 67 25.10.19 1'091.35 RC 1'091.35\nPrimarschule Dübendorf  \\ Gemäss Rechnung / 114.10808 26 8 337 18.08.20 500.00 RC 500.00\nPrimarschule Dübendorf  \\ Gemäss Rechnung / RE05177 26 8 336 31.08.20 728.25 RC 728.25\nPrimarschule Dübendorf  \\ Gemäss Rechnung / 7104.5040000.IR00044 81 11 350 14.09.20 630.00 RC 630.00\n\n568 Baureklame 5'000 -1'000 4'000 3'264.30 4'083.75 4'083.75\n2: Umbuchung in BKP 599 -1'000\n5680 BKP 568 Baureklame 3'264.30 4'083.75 4'083.75\nGrafitec AG 3'264.30\nBaureklame / 897447 27 8 68 30.09.19 3'838.20 RC 3'838.20\nBaureklame / 904055 0 0 299 28.07.20 245.55 SR f 245.55\n\n569 Umzugsaktivitäten+Sitzungsgelder 5'000 10'500 15'500 14'016.55 14'016.55 14'016.55\n2: Umbuchung aus BKP 599 5'500\n2: Umbuchung aus BKP 559 5'000\n9999 Direkte Zahlungen 14'016.55 14'016.55 14'016.55\nStadt Dübendorf  \\ Sitzungsgelder 0 0 480 14.02.19 1'148.70 RC 1'148.70\nStadt Dübendorf  \\ Sitzungsgelder 0 0 481 14.02.19 549.10 RC 549.10\nStadt Dübendorf  \\ Sitzungsgelder 0 0 482 16.07.19 1'680.75 RC 1'680.75\nStadt Dübendorf  \\ Umzugskarton 20 8 242 06.07.20 572.90 RC 572.90\nStadt Dübendorf  \\ Sitzungsgelder 0 0 484 01.08.20 1'596.55 RC 1'596.55\nStadt Dübendorf  \\ Sitzungsgelder / Sozialleistungen / 7104 504000.IR00044 96 11 388 06.11.20 7'845.35 RC 7'845.35\nStadt Dübendorf  \\ Sitzungsgelder / 01.03.2021-31.07.2021 0 0 509 01.03.21 360.00 RC 360.00\nStadt Dübendorf  \\ Sitzungsgelder / 2020/2021 0 0 521 05.10.22 263.05 RC 263.05\nStadt Dübendorf  \\ Gemäss Beleg / 13.06.2023 0 0 535 30.11.22 0.15 RC 0.15\n\n\n\nSeite: 27\n03.10.2023\n\nProjekt: 19.03\nErweiterung Schulanlage Högler\nWasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Mut. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung\n\nObjekt/Auftrag/Unt.\n\nBuchungstext ZANW VAU BU R-Datum RA\n\n58 Uebergangskonten für Rückstellungen und Reserven\n582 Reserven für Teuerung (ca. 2%) und Projektänderungen 130'000 -130'000\n\n2: Umbuchung in BKP 215.1 -7'500\n2: Umbuchung in BKP 221.6 -15'000\n2: Umbuchung in BKP 230 -20'000\n2: Umbuchung in BKP 211 -30'000\n2: Umbuchung in BKP 443 -1'000\n2: Umbuchung in BKP 463 -15'000\n2: Umbuchung aus BKP 566 7'000\n2: Umbuchung in BKP 591 -12'500\n2: Umbuchung in BKP 592 -5'000\n2: Umbuchung in BKP 594 -5'500\n2: Umbuchung in BKP 596.5 -5'000\n2: Umbuchung in BKP 524 -20'500\n\n583 Reserven für Unvorhergesehenes; Auflagen KT; BKZ; FW; \nWerke 200'000 -285'000 -85'000\n8: Umbuchung in BKP 155 -5'000\n8: Umbuchung in BKP 230 -5'000\n8: Umbuchung in BKP 211 -135'000\n8: Umbuchung in BKP 422 -2'000\n8: Umbuchung in BKP 468 -40'000\n8: Umbuchung in BKP 469 -27'000\n8: Umbuchung in BKP 511 -7'500\n8: Umbuchung in BKP 512 -10'000\n8: Umbuchung in BKP 591 -35'000\n8: Umbuchung in BKP 592 -5'000\n8: Umbuchung in BKP 596.0 -6'500\n8: Umbuchung aus BKP 596.1 5'500\n8: Umbuchung in BKP 596.5 -10'000\n8: Umbuchung in BKP 596.8 -2'500\n\n\n\nSeite: 28\n03.10.2023\n\nProjekt: 19.03\nErweiterung Schulanlage Högler\nWasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Mut. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung\n\nObjekt/Auftrag/Unt.\n\nBuchungstext ZANW VAU BU R-Datum RA\n\n59 Uebergangskonten für Honorare\n591 Architekt 460'000 87'500 547'500 508'685.45 550'622.10 550'622.10\n\n2: Umbuchung aus BKP 582 12'500\n2: Umbuchung aus BKP 596.7 5'000\n2: Umbuchugn aus BKP 289 (TH) 35'000\n8: Umbuchung aus BKP 583 35'000\n5910 BKP 591 Architekt 21'600.00 21'600.00 21'600.00\nwurzel 2 architekten ag 21'600.00\nVorprojekt Phase 4.31 / 16.05.01 0 0 79 20.12.16 21'600.00 SR f 21'600.00\n\n5911 BKP 591 Architekt 127'600.00 127'570.00 127'570.00\nwurzel 2 architekten ag 102'600.00\n   1 BKP 591 Mehraufwendungen 25'000.00\nProjektierung / 16.05.02.01 24 8 141 08.02.18 91'800.00 RC 91'800.00\nNT 1 / 16.05.02/02 NT 1 24 8 82 17.07.18 AC 9'154.50\nNT 1 / 16.05.02/03 NT 1 24 8 83 13.08.18 AC 8'885.25\nNT 1 / 16.05.02/04 NT 1 24 8 84 27.08.18 AC 6'960.25\nProjektierung / 16.05.02.02 24 8 142 17.10.18 35'770.00 SR f 10'770.00\n\n5912 BKP Architekt 359'485.45 401'452.10 401'452.10\nwurzel 2 architekten ag 317'500.00\n   1 BKP 591 Mehraufwendungen 41'985.45\nPhase 4.41 / 19.03.01 24 8 69 30.04.19 AC 22'500.00\nPhase 4.41 / 19.03.02 24 8 70 31.05.19 AC 22'500.00\nPhase 4.41 / 4.51 / 19.03.03 24 8 71 30.06.19 AC 22'801.60\nPhase 4.41 / 4.51 / 19.03.04 24 8 72 31.07.19 AC 22'801.60\nPhase 4.41 / 4.51 / 19.03.06 24 8 73 31.08.19 AC 22'801.60\nPhase 4.41 / 4.51 / 19.03.07 24 8 74 30.09.19 AC 22'801.60\nPhase 4.41 / 4.51 / 19.03.08 24 8 75 31.10.19 AC 22'801.60\nPhase 4.41 / 4.51 / 4.52 / 19.03.09 24 8 76 30.11.19 AC 22'801.60\nPhase 4.41 / 4.51 / 4.52 / 19.03.10 24 8 77 15.12.19 AC 22'801.60\nPhase 4.41 / 4.51 / 4.52  / 19.03.13 24 8 108 03.02.20 AC 22'801.60\nPhase 4.41 / 4.51 / 4.52 / 19.03.14 24 8 143 28.02.20 AC 23'878.60\nPhase 4.41 / 4.51 / 4.52  / 19.03.15 24 8 155 31.03.20 AC 22'801.60\nPhase 4.41 / 4.51 / 4.52 / 19.03.17 24 8 227 30.04.20 AC 22'801.60\nPhase 4.41 / 4.51 / 4.52  / 19.03.18 24 8 228 30.05.20 AC 11'400.80\nPhase 4.41 / 4.51 / 4.52  / 19.03.20 24 8 229 30.06.20 AC 8'077.50\n\n\n\nSeite: 29\n03.10.2023\n\nProjekt: 19.03\nErweiterung Schulanlage Högler\nWasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Mut. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung\n\nObjekt/Auftrag/Unt.\n\nBuchungstext ZANW VAU BU R-Datum RA\n\n591 Gemäss Nachtrag / Akonto 23 / 19.03.23 0 0 454 15.01.21 AC 41'985.45\nGemäss Regie / 10.03.KIFA.01 0 0 473 24.02.21 2'308.65 RG 2'308.65\nGemäss Vertrag / SR / 19.03.24 0 0 478 01.03.21 365'850.50 SR f 7'492.15\nGemäss Regie / 19.03.25 RR 0 0 501 15.07.21 12'416.75 RG 12'416.75\nGemäss Regie / 19.03.26 RR 0 0 502 31.10.21 3'256.85 RG 3'256.85\nGemäss Rechnung / SR / 19.03.27. SRR 0 0 508 31.01.22 3'839.50 RG 3'839.50\nGemäss Regie / 19.03.28 RR 0 0 514 30.06.22 5'383.25 RG 5'383.25\nGemäss Regie / 19.03.29 RR 0 0 524 30.09.22 3'147.80 RG 3'147.80\nGemäss Regie / 19.03.30.RR 0 0 528 31.10.22 3'213.25 RG 3'213.25\nGemäss Regie / 19.03.31 RR 0 0 532 31.12.22 2'035.55 RG 2'035.55\n\n592 Bauingenieur 50'000 20'000 70'000 67'851.00 67'851.00 67'851.00\n1: Umbuchung aus BKP 289 (TH) 10'000\n2: Umbuchung aus BKP 582 5'000\n8: Umbuchung aus BKP 583 5'000\n5920 BKP 592 Bauingenieur 67'851.00 67'851.00 67'851.00\nSJB.Kempter.Fitze AG 67'851.00\nGemäss Vertrag / 1198055 28 8 85 28.05.19 AC 21'540.00\nGemäss Vertrag / 1198069 28 8 86 30.06.19 AC 21'540.00\nGemäss Vertrag / 1198138 28 8 87 29.11.19 AC 16'155.00\nGemäss Vertrag / SR / 1208156 0 0 387 28.10.20 67'851.00 SR f 8'616.00\n\n593 Elektroingenieur 55'000 55'000 51'696.00 53'311.50 53'311.50\n5930 BKP 593 Elektroingenieur 51'696.00 53'311.50 53'311.50\nenerpeak ag 46'311.00\n   1 BKP 593 Ausführungsbereinigung 5'385.00\nGemäss Vertrag / 3003203 29 8 88 30.06.19 AC 5'385.00\nGemäss Vertrag / 3003835 29 8 89 31.08.19 AC 16'155.00\nGemäss Vertrag / 3004512 29 8 90 31.10.19 AC 5'385.00\nGemäss Vertrag / 3005413 29 8 144 31.12.19 AC 5'385.00\nGemäss Vertrag / 3006250 29 8 161 31.03.20 AC 5'385.00\nGemäss Vertrag  / 3006861 29 8 200 31.05.20 AC 5'385.00\nGemäss Vertrag / 7.Akonto / 3007508 29 8 313 31.07.20 AC 5'385.00\nGemäss Rechnung / 3007509 29 8 314 31.07.20 1'615.50 RC 1'615.50\nGemäss Vertrag / SR / 3008087 0 0 365 30.09.20 51'696.00 SR f 3'231.00\n\n594 HLKK-Ingenieur 35'000 55'000 90'000 87'150.85 90'569.35 90'569.35\n\n\n\nSeite: 30\n03.10.2023\n\nProjekt: 19.03\nErweiterung Schulanlage Högler\nWasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Mut. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung\n\nObjekt/Auftrag/Unt.\n\nBuchungstext ZANW VAU BU R-Datum RA\n\n594 1: Umbuchung aus BKP 289 (EN) 10'000\n2: Umbuchung aus BKP 595 20'000\n2: Umbuchung aus BKP 582 5'500\n2: Umbuchung aus BKP 599 19'500\n5940 BKP 594 HLKK-Ingenieur 87'150.85 90'569.35 90'569.35\nW+L Partner AG 85'083.00\n   1 BKP 594 Aufwendung Umgebung 2'067.85\nGemäss Vertrag / Akonto 1 / 19266 30 8 91 31.05.19 AC 4'000.50\nGemäss Vertrag / Akonto 2 / 19329 30 8 92 30.06.19 AC 35'949.65\nGemäss Vertrag / Akonto 3 / 19380 30 8 93 31.07.19 AC 13'521.45\nGemäss Vertrag / Akonto 4 / 19461 30 8 94 31.08.19 AC 14'373.20\nGemäss Vertrag / Akonto 5 / 19532 30 8 95 30.09.19 AC 8'309.45\nGemäss Vertrag / Akonto 6 / 19622 30 8 96 31.10.19 AC 2'480.40\nGemäss Vertrag / Akonto 7 / 19759 30 8 145 31.12.19 AC 1'853.90\nGemäss Vertrag / Akonto 8 / 20086 30 8 112 29.02.20 AC 725.45\nGemäss Vertrag / Akonto 9 / 20167 30 8 165 31.03.20 AC 403.00\nGemäss Rechnung / 2060 30 8 320 30.04.20 1'033.90 RG 1'033.90\nHaustechnikplaner BKP 299 / 20316 30 8 203 31.05.20 2'067.85 RC 2'067.85\nGemäss Vertrag / Akonto 10 / 20310 30 8 204 31.05.20 AC 886.65\nGemäss Vertrag / 12. Akonto / 20435 30 8 316 31.07.20 AC 1'951.05\nGemäss Vertrag / Schlussrechnung / 19-019 0 0 349 31.08.20 86'226.90 SR f 1'772.20\nGemäss Regie  / 21617 0 0 496 30.09.21 1'240.70 RG 1'240.70\n\n595 Sanitäringenieur 20'000 -20'000\n2: Umbuchung in BKP 594 -20'000\n5940 BKP 594 HLKK-Ingenieur\nW+L Partner AG \n\n596 Spezialisten 82'500 18'500 101'000 90'484.90 99'058.75 99'058.75\n596.0 Geometer 5'000 6'500 11'500 13'708.25 13'708.25 13'708.25\n\n8: Umbuchung aus BKP 583 6'500\n9999 Direkte Zahlungen 13'708.25 13'708.25 13'708.25\nFenner Bruno  \\ Terrainaufnahme / 17-001 31 8 97 03.05.17 1'890.00 RC 1'890.00\nFenner Bruno  \\ Terrainaufnahme / 18-009 31 8 98 15.10.18 890.70 RC 890.70\nFenner Bruno  \\ Diverses / 19-007 31 8 147 10.01.20 4'079.70 RC 4'079.70\nFenner Bruno  \\ Gemäss Aufwand / Dü 20-001 31 8 190 07.05.20 1'453.40 RC 1'453.40\nTotal Fenner Bruno  (8'313.80)  (8'313.80)\n\n\n\nSeite: 31\n03.10.2023\n\nProjekt: 19.03\nErweiterung Schulanlage Högler\nWasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Mut. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung\n\nObjekt/Auftrag/Unt.\n\nBuchungstext ZANW VAU BU R-Datum RA\n\n596.0 Gossweiler Ingenieure AG  \\ Baueingabe / 86912.67575 32 8 100 28.03.17 216.00 RC 216.00\nGossweiler Ingenieure AG  \\ Auszüge / 92015.78580 32 8 102 07.08.18 91.55 RC 91.55\nGossweiler Ingenieure AG  \\ Auszüge 32 8 101 18.04.19 267.65 RC 267.65\nGossweiler Ingenieure AG  \\ Baukontrolle / 500628 32 8 115 14.02.20 722.00 RC 722.00\nGossweiler Ingenieure AG  \\ Gemäss Rechnung / SR / 506709 0 0 474 19.02.21 3'806.45 RC 3'806.45\nTotal Gossweiler Ingenieure AG  (5'103.65)  (5'103.65)\nStadt Dübendorf  \\ Auszüge / 92633.79901 20 8 104 08.10.18 215.40 RC 215.40\nStadt Dübendorf  \\ Auszüge / 96385.90284 20 8 103 02.09.19 75.40 RC 75.40\nTotal Stadt Dübendorf  (290.80)  (290.80)\n\n596.1 Geologe, Geotechniker 12'500 -5'500 7'000 6'900.35 6'900.00 6'900.00\n8: Umbuchung in BKP 583 -5'500\n5961 BKP 596.1 Geologe, Geotechniker 6'900.35 6'900.00 6'900.00\nSchmitz Geotechnik GmbH 6'900.35\nGemäss Vertrag / 109 0 0 105 03.05.19 6'900.00 SR f 6'900.00\n\n596.3 Bauphysiker 7'500 7'500 15'000 9'693.00 12'708.60 12'708.60\n2: Umbuchung aus BKP 596.4 7'500\n5963 BKP 596.3 Bauphysiker 9'693.00 12'708.60 12'708.60\nMichael Wichser + Partner AG 9'693.00\nGemäss Vertrag / 99052617/19118 33 8 106 07.08.19 AC 5'923.50\nGemäss Vertrag / 99052640/19118 33 8 107 20.08.19 AC 1'615.50\nGemäss Vertrag / 99052864/19118 33 8 148 31.10.19 AC 2'154.00\nGemäss Vertrag  / 99053216/19118 33 8 157 31.03.20 AC 1'077.00\nGemäss Vertrag / SR / 99053610/19118 0 0 327 27.08.20 11'308.50 SR f 538.50\nGemäss Regie / 99055291/21291 0 0 512 21.06.22 1'400.10 RG 1'400.10\n\n596.4 Akustiker 7'500 -7'500\n2: Umbuchung in BKP 596.4 -7'500\n\n596.5 Landschaftsarchitekt 20'000 15'000 35'000 35'000.00 34'999.30 34'999.30\n2: Umbuchung aus BKP 582 5'000\n8: Umbuchung aus BKP 583 10'000\n5965 BKP 596.5 Landschaftsarchitekt 35'000.00 34'999.30 34'999.30\nJetter GmbH 35'000.00\nGemäss Vertrag / 1. Akonto / 20-256 35 8 114 12.02.20 AC 6'892.80\nGemäss Vertrag / 2. Akonto / 20-272 35 8 186 08.05.20 AC 7'215.90\nGemäss Vertrag / 3. Akonto / 20-286 35 8 237 02.07.20 AC 13'276.20\n\n\n\nSeite: 32\n03.10.2023\n\nProjekt: 19.03\nErweiterung Schulanlage Högler\nWasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Mut. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung\n\nObjekt/Auftrag/Unt.\n\nBuchungstext ZANW VAU BU R-Datum RA\n\n596.5 Gemäss Vertrag / SR / 20-324 0 0 443 17.12.20 34'999.30 SR f 7'614.40\n\n596.7 Brandschutzexperte 20'000 -5'000 15'000 10'934.60 14'626.20 14'626.20\n2: Umbuchung in BKP 591 -5'000\n5967 BKP 596.7 Brandschutzexperte 10'934.60 14'626.20 14'626.20\nSJB.Kempter.Fitze AG 8'522.10\n   1 BKP 596.7 Auflagen Baufreigabe 2'412.50\nGemäss Vertrag / 4208004 28 8 149 27.02.20 AC 5'326.30\nGemäss Vertrag / SR / 4208038 0 0 432 30.11.20 14'626.20 SR f 9'299.90\n\n596.8 Entwässerungsplaner 10'000 2'500 12'500 9'154.50 11'728.05 11'728.05\n8: Umbuchung aus BKP 583 2'500\n5968 BKP 596.8 Entwässerungsplaner 9'154.50 11'728.05 11'728.05\nwurzel 2 architekten ag 9'154.50\nGemäss Rechnung / 19.03.12 24 8 247 15.12.19 7'000.05 RC 7'000.05\nGemäss Rechnung / 19.03.19 24 8 248 15.06.20 2'154.00 RC 2'154.00\nGemäss Rechnung / SR / 19.03.22 0 0 431 30.11.20 2'574.00 SR f 2'574.00\n\n596.9 Umweltingenieur 5'000 5'000 5'094.20 4'388.35 4'388.35\n2: Umbuchung aus BKP 599 5'000\n5969 BKP 596.9 Umweltingenieur 5'094.20 4'388.35 4'388.35\nEcosens AG 5'094.20\nGemäss Vertrag / SR / 20201875 0 0 371 14.10.20 4'388.35 SR f 4'388.35\n\n599 Rundung und Reserve BKP 5 2'500 -2'500\n2: Umbuchung aus BKP 521 5'000\n2: Umbuchung aus BKP 522 5'000\n2: Umbuchung in BKP 525 -6'000\n2: Umbuchung aus BKP 532 4'500\n2: Umbuchung aus BKP 553 4'500\n2: Umbuchung aus BKP 558 15'000\n2: Umbuchung in BKP 561 -1'500\n2: Umbuchung aus BKP 568 1'000\n2: Umbuchung in BKP 569 -5'500\n2: Umbuchung in BKP 594 -19'500\n2: Umbuchung in BKP 596.9 -5'000\n\n9 Ausstattung\n\n\n\nSeite: 33\n03.10.2023\n\nProjekt: 19.03\nErweiterung Schulanlage Högler\nWasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Mut. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung\n\nObjekt/Auftrag/Unt.\n\nBuchungstext ZANW VAU BU R-Datum RA\n\n90 Möbel\n909 Schulmobiliar und Einrichtung 720'000 -150'000 570'000 545'902.10 551'689.90 551'689.90\n\n2: Umbuchung in BKP 910 -150'000\n\n909.1 Textilien, Innendekoration 6'457.95 6'457.95 6'457.95\n9091 BKP 909.1 Schulmobiliar und Einrichtung 6'457.95 6'457.95 6'457.95\nIsolag AG 6'457.95\nGemäss Auftrag / SR / 202008135 0 0 439 31.08.20 6'457.95 SR f 6'457.95\n\n909.2 Wandschränke in Wandnieschen 8'284.60 8'368.30 8'368.30\n9092 BKP 909.2 Wandschränke 8'284.60 8'368.30 8'368.30\nMobil Werke AG 8'284.60\nGemäss Vertrag / SR / RG2000849 0 0 302 17.07.20 8'368.30 SR f 8'368.30\n\n909.3 Mobelliar Public im Treppenhaus 58'808.15 59'063.90 59'063.90\n9093 BKP 909.3 Möbelliar Public 58'808.15 59'063.90 59'063.90\nMohn AG 58'808.15\nGemäss Vertrag  / 521813 0 0 278 24.07.20 59'063.90 SR f 59'063.90\n\n909.4 Signaletik (Allgemein) 7'415.70 7'267.35 7'267.35\n9094 BKP 909.4 Signaletik 7'415.70 7'267.35 7'267.35\nGrafe AG 7'415.70\nGemäss Aufwand / SR / 5201403 0 0 283 20.07.20 7'267.35 SR f 7'267.35\n\n909.5 Ausstattungen, Geräte (Umgebung) 104'227.00 107'951.30 107'951.30\n9095 BKP 909.5 Ausstattungen und Geräte 84'637.75 88'362.05 88'362.05\nBimbo Hinnen Spielplatzgeräte AG 84'637.75\nGemäss Vertrag / SR / 205056 0 0 441 18.08.20 83'996.95 SR f 83'996.95\nGemäss Regie / Rechnung / 214042 0 0 471 05.02.21 4'365.10 RG 4'365.10\n\n90950 BKP 909.5 Ausstattungen und Geräte 19'589.25 19'589.25 19'589.25\nVelopa AG 19'589.25\nGemäss Vertrag / SR / VRE-0024616 0 0 446 22.12.20 19'589.25 SR f 19'589.25\n\n909.6 Abfallbehälter (Innen und Aussen) 7'883.60 7'870.05 7'870.05\n4234 BKP 909.6 Papierkörbe 3'935.35 3'935.35 3'935.35\nDrawag AG 3'935.35\nGemäss Vertrag / 1205892 47 8 196 13.05.20 3'499.15 RC 3'499.15\n\n\n\nSeite: 34\n03.10.2023\n\nProjekt: 19.03\nErweiterung Schulanlage Högler\nWasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Mut. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung\n\nObjekt/Auftrag/Unt.\n\nBuchungstext ZANW VAU BU R-Datum RA\n\n909.6 Gemäss Vertrag / 1205929 0 0 214 13.05.20 436.20 SR f 436.20\n\n9096 BKP 909.6 Abfallbehälter Bobrick 3'948.25 3'934.70 3'934.70\nSanitas Troesch 3'948.25\nGemäss Vertrag  / 2020.0942 58 8 250 09.07.20 3'934.70 RC 3'934.70\n\n909.7 Garderoben, Kleiderhacken (Treppenhaus) 34'820.40 36'706.35 36'706.35\n9097 BKP 909.7 Garderoben, Kleiderhaken 28'794.25 30'680.20 30'680.20\nMAKK AG 28'794.25\nGemäss Vertrag / RG2002047 0 0 280 11.08.20 28'644.65 SR f 28'644.65\nGemäss Regie / RG2100361 0 0 477 15.02.21 2'035.55 RG 2'035.55\n\n90971 BKP 909.7 Garderoben, Kleiderhaken 6'026.15 6'026.15 6'026.15\nSchreinerei Bartlome AG 6'026.15\nGemäss Aufwand / SR / 20350 0 0 333 05.09.20 6'026.15 SR f 6'026.15\n\n909.8 Einrichtungen und dgl.(Direktbestellungen BH) 318'004.70 318'004.70 318'004.70\n9999 Direkte Zahlungen 318'004.70 318'004.70 318'004.70\nABA Amriswil  \\ Gemäss Rechnung / 653424 70 8 304 12.08.20 10'225.20 RC 10'225.20\nABA Amriswil  \\ Gemäss Rechnung / 653985 86 11 359 15.09.20 5'086.60 RC 5'086.60\nTotal ABA Amriswil  (15'311.80)  (15'311.80)\nBimbo Hinnen Spielplatzgeräte AG  \\ Gemäss Rechnung / 205600 97 11 390 09.11.20 6'048.75 RC 6'048.75\nBurkhardt Heizung & Sanitär AG  \\ Gemäss Rechnung / 2020.1087 99 11 402 13.08.20 1'057.95 RC 1'057.95\nDietiker AG  \\ Gemäss Rechnung  / 3409 / 102103-3 92 11 381 22.10.20 1'668.15 RC 1'668.15\nKAISER + KRAFT AG  \\ Gemäss Rechnung / 3388899 68 8 300 21.07.20 6'083.75 RC 6'083.75\nKAISER + KRAFT AG  \\ Gemäss Rechnung / 3412151 93 11 382 07.10.20 2'041.15 RC 2'041.15\nTotal KAISER + KRAFT AG  (8'124.90)  (8'124.90)\nLetec IT Solutions AG  \\ Gemäss Rechnung / R.108074 85 11 358 24.09.20 29'193.45 RC 29'193.45\nMobil Werke AG  \\ Gemäss Rechnung  / RG2000844 67 8 303 16.07.20 45'794.05 RC 45'794.05\nMobil Werke AG  \\ Gemäss Rechnung / RG2001040 67 8 287 13.08.20 11'541.00 RC 11'541.00\nMobil Werke AG  \\ Gemäss Rechnung / RG2001373 84 11 356 21.09.20 53'507.70 RC 53'507.70\nMobil Werke AG  \\ Gemäss Rechnung / RG2001377 84 11 357 21.09.20 1'556.25 RC 1'556.25\nMobil Werke AG  \\ Gemäss Rechnung / RG2001764 84 11 392 10.11.20 7'767.65 RC 7'767.65\nMobil Werke AG  \\ Gemäss Rechnung / 522119 84 11 393 16.11.20 54'308.80 RC 54'308.80\nMobil Werke AG  \\ Gemäss Rechnung / RG2001808 0 0 423 17.11.20 33'200.65 RC 33'200.65\nTotal Mobil Werke AG  (207'676.10)  (207'676.10)\nMohn AG  \\ Gemäss Rechnung / 521795 69 8 301 24.07.20 38'884.45 RC 38'884.45\n\n\n\nSeite: 35\n03.10.2023\n\nProjekt: 19.03\nErweiterung Schulanlage Högler\nWasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Mut. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung\n\nObjekt/Auftrag/Unt.\n\nBuchungstext ZANW VAU BU R-Datum RA\n\n909.8 Oeschger Elektro AG  \\ Gemäss Rechnung / SR / 200568 0 0 415 18.11.20 1'584.95 RC 1'584.95\nStadt Dübendorf  \\ Gemäss Belege Micasa / 08.12.2020 0 0 430 08.12.20 828.20 RC 828.20\nStadt Dübendorf  \\ Gemäss Aufstellung / 413754010 0 0 468 25.01.21 119.70 RC 119.70\nTotal Stadt Dübendorf  (947.90)  (947.90)\nWeber Büromaschinen & Büromöbel  \\ Gemäss Aufwand / 0184 48 8 207 03.06.20 3'993.50 RC 3'993.50\nWebstar  \\ Gemäss Rechnung / 64-68410-2006 56 8 243 26.06.20 1'112.10 RC 1'112.10\nWetrok AG  \\ Gemäss Rechnung / 503485 57 8 244 30.06.20 2'400.70 RC 2'400.70\n\n91 Beleuchtungskörper\n910 Leuchten und Lampen 150'000 150'000 144'609.45 152'471.35 152'471.35\n\n2: Umbuchung aus BKP 909 150'000\n9100 BKP 239 Leuchten und Lampen 144'609.45 152'471.35 152'471.35\nRegent Beleuchtungskörper AG 144'609.45\nGemäss Vertrag / 1. Akonto / 2006523 0 0 436 08.06.20 AC 111'005.55\nGemäss Vertrag / 2. Akonto / 2010167 0 0 437 21.07.20 AC 17'338.20\nGemäss Vertrag / SR / 2015103 0 0 465 19.09.20 152'471.35 SR f 24'127.60\n\nPROJEKT TOTAL 7'290'000 7'290'000 7'461'322.15 7'288'393.25 7'288'393.25\n\nTotal Zahlungen ohne Vertrag  (866'587.90)\n\nTOTAL 7'290'000 7'290'000 7'461'322.15 7'288'393.25 7'288'393.25\n\n\n


parent_type: agenda

text: \nStadt Dübendorf \nProtokoll des Stadtrates \n\nSitzung vom 11.01.2024 · \n\n24-33 S1L2 \nErweiterung der Schulanlage Högler \nKreditabrechnung \nAntrag und Weisung an den Gemeinderat \n\nAusgangslage \n\nDie Schulanlage Högler wurde im Jahr 1970 erbaut und wurde 2004 teilweise instandgesetzt. Das \nSchulhaus Högler besteht aus den Trakten A und B, die für insgesamt zwölf Klassen konzipiert wurden. \nEs gibt auch einen Turnhallentrakt mit zwei einfachen Turnhallen und einer Gymnastikhalle. Neben \nTrakt B befinden sich der Singsaal mit einem separaten Eingang sowie eine Hauswartwohnung. Am \nwestlichen Rand der Schulanlage steht das freistehende Gebäude "Wasserfurren", das nun nach Fer \ntigstellung des Erweiterungsbaus als Betreuungshaus genutzt werden kann. Am 27. September 2018 \nwurde vom Dübendorfer Stimmvolk ein Bruttokredit in Höhe von Fr. 7'290'000.00 für die Erweiterung \nder Schulanlage Högler bewilligt. Mit dem viergeschossigen Holzmodulbau beabsichtigte man, das \nRaumangebot an die Prognosen bezüglich des erwarteten Zuwachses an Schülerinnen und Schülern \nsowie den erforderlichen Platzbedarf für die Betreuung anzupassen. Durch die geplante Erweiterung \nsoll sichergestellt werden, dass die übliche und gewünschte Zuteilung der Schulräume innerhalb des \nWohnquartiers optimal umgesetzt werden kann. Die Kindergartenabteilungen im Gebäude "Wasserfur \nren" sowie der Kindergarten im südlichen Schulhausteil sollen im Erweiterungsbau untergebracht wer \nden. Durch diese Umstrukturierung wird ausreichend Platz für Schulklassen im Schulhaus frei, während \ndas Gebäude "Wasserfurren" nach dem Umzug für das Betreuungsangebot zur Verfügung steht. \nGleichzeitig soll für die Kindergartenabteilungen ein eigener Aussenbereich beim Erweiterungsbau ge \nschaffen werden. \n\nProjektbeschreibung \n\nRealisierung \nNach einer zweijährigen Planungs- und Entwicklungsphase wurde das Projekt im September 2018 bei \nden Baubehörden eingereicht und im Januar 2019 genehmigt. In der Volksabstimmung vom 18. Sep \ntember 2018 wurde der Baukredit bewilligt. Die Bauplanung dauerte weitere neun Monate und die Bau \nausführung begann wie geplant im Oktober 2019. Im Januar 2020 wurde der Holzbau errichtet und die \nRohbauabnahme erfolgte im März 2020. Die Bauarbeiten wurden durch die Herausforderungen der \nCOVID-19-Pandemie im Frühjahr 2020 erschwert. Diese führte zu erschwerten Arbeitsbedingungen \nund Verzögerungen bei den Materiallieferungen und in den Produktionsabläufen. Zusätzlich musste ein \nerheblicher Wasserschaden an den Holzmodulbauelementen behoben werden, wobei die Kosten in \nAbstimmung mit den Verantwortlichen geregelt wurden. Trotz diesen Herausforderungen wurde der \nBau wie geplant im Sommer 2020 innerhalb des budgetierten Kostenvoranschlags abgeschlossen. Die \nBezugsabnahme erfolgte am 13. Juli 2020 und das Gebäude wurde am 12. August 2020 an die Pri \nmarschule Dübendorf übergeben. Auf Beginn des Schuljahres am 24. August 2020 wurde das Ge \nbäude in Betrieb genommen. Bei der zweijährigen Garantieabnahme im Sommer 2023 wurden keine \nwesentlichen Mängel festgestellt. \n\nProjektbeschrieb \nDas viergeschossige Gebäude wurde vollständig aus Holzmodulelementen in einer geschlossenen \nBauweise errichtet. Der Grundriss kann entweder zwei gegenüberliegende Kindergartenklassen oder \ndrei Klassenzimmer beherbergen. Die Grundrisse sind modular gestaltet und ermöglichen verschie \ndene Anpassungen und Umnutzungen, um den pädagogischen Anforderungen gerecht zu werden. \n\n\n\nStadt Dübendorf \nProtokoll des Stadtrates \n\nSitzung vom 11.01.2024 \n\nDarüber hinaus ist es leicht möglich, die Räumlichkeiten von Kindergarten zu Klassenzimmer und um \ngekehrt umzubauen. Die Abmessungen basieren auf einem optimalen Holzelementraster von 3.125 x \n3.125 Metern, was eine kosteneffiziente Umsetzung gewährleistet. \n\nGebäudetechnik \nDie Gebäudetechnik wurde speziell für die Holzmodulbauweise entwickelt und erfüllt alle aktuellen \nEnergie- und Lärmschutzvorschriften. Darüber hinaus könnte das Gebäude als umweltfreundliche Mi \nnergie- oder Minergie-P-Bauweise zertifiziert werden. Es entspricht somit den neuesten technischen \nStandards und bietet ein hervorragendes Komfortniveau in Bezug auf Luftqualität, thermische Behag \nlichkeit und Schutz vor Innen- und Aussenlärm. Bei der Planung wurde auch ein optimales Kosten \nNutzen-Verhältnis erarbeitet und die Modularität der Grundrisse ermöglicht es, das Gebäude leicht für \nspätere Umbauten und Umnutzungen anzupassen. Alle Installationen im gesamten Gebäude sind da \nher einfach zugänglich und flexibel gestaltet. \n\nUmgebung \nDie äusseren Bereiche des neuen Kindergartens sind harmonisch in das Gesamtkonzept der Anlage \nintegriert. Ein grosszügiger Umgebungsbereich dient als Aufenthalts- und Spielplatz für die Kinder. Hier \nfinden sie einen Sandkasten mit Sonnensegel, eine Rutsche, Schaukeln und Trampoline, die für ab \nwechslungsreichen Spielspass sorgen. Der gesamte Aussenbereich wird von Bäumen und Sträuchern \numgeben, die nicht nur als Sichtschutz zur angrenzenden Strasse dienen, sondern auch eine gemütli \nche und geschützte Atmosphäre im Aussenbereich des Kindergartens schaffen. \n\nKennzahlen \nVolumen: m3 7'725.00 \nGesamtnutzfläche: NGF m2 2'025.00 \n\nGebäudekosten: BKP 2 Fr./m3 585.00 Fr./m2 2'225.00 \nAnlagekosten: BKP 1-9 Fr./m3 945.00 Fr./m2 3'600.00 \n\nKreditabrechnung \nVerwendung des Bruttokredits von 7'290'000.00 Franken für die Erweiterung der Schulanlage Högler. \n\nBauabrechnung nach Baukostenplan (BKP) Architekturbüro Wurzel2 \nBKP Arbeitsgattung Fr. Betrag In Prozenten \n\n1 Vorbereitungsarbeiten Fr. 55'965.65 0,8% \n2 Gebäude Fr. 4'510'157.45 61,9% \n4 Umgebung Fr. 639'965.65 8,8% \n5 Baunebenkosten und Übergangskonten Fr. 1'378'143.10 18'9% \n9 Ausstattung Fr. 704'161.25 9.6% \n\nRundung Differenz Fr. 0.01 \n(Zahlungen FIS mit Rappen) \n\nTotal Fr. 7'288'393.26 100% \n\nDie Bauabrechnung des Architekturbüros Wurzel2 weist eine geringfügige Abweichung von 1 Rappen \nauf. Diese Differenz ergibt sich aufgrund des Baukostenprogramms, das Beträge auf die nächste 5- \nRappenstufe aufrundet, im Vergleich zu den tatsächlich bezahlten Rechnungsbeträgen. \n\nMehr- und Minderkosten \nI Baukredit Fr. 7'290'000.00 1 \n\n2 \n\n\n\nStadt Dübendorf \nProtokoll des Stadtrates \n\nSitzung vom 11.01.2024 \n\nBauabrechnung Fr. 7'288'893.26 \nMinderausgaben Fr. 1'606.74 \n\nAbrechnung nach Investitionskonten \nKontonummer Jahr Fr. Betrag in Fr. \n1217 .5030.43 2017 Fr. 27'635.00 \n1217.5030.IR00044 2018 Fr. 133'341.64 \n7104.504000.IR00044 2019-2022 Fr. 7'127'416.62 \nTotal Fr. 7'288'393.26 \n\nBegründung Mehr- und Minderkosten \nTrotz unvorhersehbaren Herausforderungen wie der COVID-19-Pandemie, einem nicht absehbaren \nWasserschaden und zusätzlichen Auflagen durch die Baubehörde, gelang es der Primarschule Düben \ndarf ihr Kostenziel einzuhalten. Darüber hinaus wurden im Nachhinein Anpassungen vorgenommen, \num den sich verändernden klimatischen Bedingungen gerecht zu werden. Dadurch konnte im Korridor \nbereich durch bauliche Massnahmen die sommerliche Wärmebildung reduziert werden. \n\nMinderkosten \nDie Minderkosten ergaben sich hauptsächlich im Bereich der Vorbereitung (Baukostenplan 1 ), bedingt \ndurch Umbuchungen und Verschiebungen hin zu Baukostenplan 2 für gemeinsame Baustelleneinrich \ntungen, die aufgrund der COVID-19-Pandemie anders als geplant erstellt werden mussten. \n\nMehrkosten \nEine alternative Wegführung über die Wasserfurrenstrasse musste infolge der geänderten Auflagen für \nFeuerwehrzufahrten umgesetzt werden. Dies führte zu zusätzlichen Kosten im Bereich des Baukosten \nplans 4 (BKP 4). Ein Mehraufwand im Bereich BKP5 entstand von zusätzlicher Arbeit seitens des Ar \nchitekten und der Bauleitung. Dieser Mehraufwand wurde einerseits durch die Änderungen in der Ko \nordination der COVID-19-Auflagen verursacht und andererseits durch die notwendigen Anpassungen \naufgrund des Wasserschadens, welcher durch die Holzbaufirma verursacht wurde. Ein Teil der Hono \nrarkosten im Bezug zum Wasserschaden konnte nicht weiterverrechnet werden, da die Primarschule \nDübendorf zusätzliche Untersuchungen in Auftrag gegeben hatte, um sicherzustellen, dass keine spä \nteren Schäden auftreten. \n\nBeschluss \n\n1. Gestützt auf den Antrag der Primarschulpflege vom 28. November 2023 wird die Kreditabrech \nnung für die Erweiterung der Schulanlage Högler zustimmend zur Kenntnis genommen nachfol \ngender Antrag zuhanden des Gemeinderats unterstützt. \n\n2. Dem Gemeinderat wird beantragt: \n\n2.1. Die Kreditabrechnung für die Erweiterung der Schulanlage Högler mit Aufwendungen von \nFr. 7'288'393.26 und Minderausgaben von Fr. 1'606.74 wird genehmigt. \n\n3. Die Weisung Nr. 02/2024 wird genehmigt. \n\n3 \n\n\n\nStadt Dübendorf \nProtokoll des Stadtrates \n\nSitzung vom 11.01.2024 \n\nKommunikation \n\n1. Dieser Beschluss ist öffentlich. \n\n2. Die öffentliche Kommunikation erfolgt mit: Stadtratsbulletin \n\n3. Kurztext für Stadtratsbulletin: Für die Erweiterung der Schulanlage Högler hat die Stimmbevöl \nkerung am 27. September 2018 einem Bruttokredit in Höhe von Fr. 7'290'000 zugestimmt. Das \nProjekt wurde mit Minderausgaben in der Höhe von Fr. 1'606.74 abgeschlossen. Die vorliegende \nKreditabrechnung der Primarschulpflege mit Gesamtkosten von Fr. 7'288'393.26 wurde vom \nStadtrat zustimmend zur Kenntnis genommen und zuhanden des Gemeinderates verabschiedet. \n\n4. Auskunftsperson bei Medienanfragen: Susanne Hänni, Bildungsvorständin \n\nMitteilung durch Protokollauszug \n\nGemeinderatssekretariat z. H. des Gemeinderates/ der KSG \nPrimarschulpflege \nLeitung Abteilung Finanzen \nKreditkontrolle \nAkten \n\nz Dübendorf Au \nStadtpräsident \n\nif1)jfi/Y \nMathias Vogt \nStadtschreiber \n\n4 \n\n\n


name: 20191107-WG-129-Bewilligung einmaligen Unterstützungsbeitrag FCD_unterzeichnet

text: \nStadt Dübendorf\nStadtrat\n\nANTRAG\n\ndes Stadtrates vom 7. November 2019\n\nGR Geschäfts-Nr. 12912019\n\nBeschluss des Gemeinderates\n\nbetreffend\n\nBewilligung eines einmaligen Unterstützungsbeitrages von Fr. 89'000.00 sowie\neines jährlichen Unterstützungsbeitrages von Fr. 60'000.00 für drei Jahre\nfür den Fussballclub Dübendorf\n\neurotcan elergy rwald\n\nDer Gemeinderat,\n\nin Kenntnis eines Antrages des Stadtrates vom 7. November 2019, gestützt Art. 30,Zif'f .1 und 2, der\nGemeindeordnung vom 5. Juni 2005\n\nbeschliesst\n\nDem Fussballclub Dübendorf (FCD) wird ein einmaliger ausserordentlicher Unterstützungsbei-\ntrag in der Höhe von Fr. 89'000.00, zu Lasten der Laufenden Rechnung, Konto 1050.363600,\nausgerichtet.\n\nEs wird zur Kenntnis genommen, dass sich mit diesem Beitrag die einmalige Ausgabe für die\ndem FC Dübendorf für die Jahre 2016 - 2019 gesamthaft ausgerichteten ausseror-dentlichen\nUnterstützungsbeiträge auf Fr. 31 8'000.00 erhöht.\n\n2. Dem Fussballclub Dübendorf (FCD) wird für die nächsten drei Jahre und somit für die Saisons\n2020121 bis2022123, zulasten der Laufenden Rechnung, Konto 1050.363600, ein jährlicher Un-\nterstützungsbeitrag von Fr. 60'000.00 an die lnfrastrukturkosten ausgerichtet.\n\nFür die Auszahlung des Unterstützungsbeitrages ist dem Sekretariat Kultur und Sport der Stadt\nDübendorf durch den FC Dübendorf jeweils im ersten Halbjahr die letzte von der Generalver-\nsammlung genehmigte Jahresrechnung einzureichen.\n\nDer Beschluss ist auf drei Jahre und somit bis zum Ende der Saison 2022123 befristet. Danach ist\ndie Situation auf Gesuch des FC Dübendorf neu zu beurteilen.\n\n3. Mitteilung Stadtrat zum Vollzug\n\n2017-359 Seite 1\n\n\n\nWEISUNG\n\nlnhaltsverzeichnis\n\n1 Ausgangslage........\n\n2 Sportförderung der Stadt Dübendorf\n\n3 Erwägungen..........\n\n4 Kosten........\n\n5 Begründung des Antrages\n\n6 Antrag\n\nAktenverzeichnis....\n\n1 Ausgangslage\n\nMit Stadtratsbeschluss Nr. 18-56 vom 1 . März 2018 stimmte der Stadtrat der Ausrichtung eines Bei-\ntrages an die lnfrastrukturkosten des FC Dübendorf von jeweils Fr. 35'000.00 für die Saisons\n201812019 und 201912020 zu. Unter Berücksichtigung eines mit Stadtratsbeschluss Nr. 17-438 vom\n20. Dezember 2017 zugunsten des FC Dübendorf bereits gesprochenen Bruttokredites in der Höhe\nvon Fr. 94'000.00 bewilligte der Stadtrat am 1.März 2018 gleichzeitig die aus den genannten Teilbe-\nträgen zusammengesetzte einmalige Ausgabe zugunsten des FC Dübendorf von Fr. 164'000.00.\n\nMit Schreiben vom 12. August 2019 gelangte der FC Dübendorf mit einem erneuten Unterstützungs-\ngesuch an den Stadtrat. Das Gesuch wurde mit der äusserst prekären finanziellen Situation und der\ndadurch in nächster Zeit drohenden Zahlungsunfähigkeit des Vereins begründet. Wie der FC Düben-\ndorf weiter ausführte, litten die Vereinsfinanzen nach wie vor unter den unverändert hohen Miet und\nlnfrastrukturkosten von jährlich Fr. 70'000.00 bis 90'000.00. Neben einem einmaligen Unterstüt-\nzungsbeitrag von Fr. 170'000.00 wurde die Ausrichtung eines jährlichen Beitrages von Fr. 60'000.00\nfür die nächsten dreiJahre beantragt.\n\nUnter Berücksichtigung der ausserordentlichen finanziellen Unterstützung des FC Dübendorf in den\nletzten Jahren, zeigte sich der Stadtrat überrascht über das erneute Unterstützungsgesuch. ln Anbe-\ntracht der äusserst schwierigen finanziellen Situation des FCD und dessen wichtigen gesellschaftli-\nchen Funktion in der Stadt Dübendorf hat der Stadtrat der Ausrichtung eines weiteren Unterstüt-\nzungsbeitrages von Fr.65'000.00 im Sinne einer Nothilfe mit Beschluss Nr. 19-343 vom 19. Septem-\nber 2019 zugestimmt. Zusammen mit der mit Stadtratsbeschluss Nr. 18-56 vom 1 . März 2018 bewil-\nligten Ausgabe von Fr. 164'000.00 hat sich damit die einmalige Ausgabe zugunsten des FC Düben-\ndorf (in den Jahren 2016 - 2019) auf total Fr. 229'000.00 erhöht.\n\nAm 23. September 2019 wurde der FC Dübendorf vom Stadtrat über die Ausrichtung des ausseror-\ndentlichen Unterstützungsbeitrages von Fr. 65'000.00 orientiert. Gleichzeitig wurde der FCD darüber\norientiert, dass der Restbetrag des von ihm mit Schreiben vom 12. August 2019 beantragten einmali-\ngen Unterstützungsbeitrages von Fr. 170'000.00 gemeinsam mit den zusätzlich beantragten jährli-\n\n20'17-359 Seite 2\n\n\n\nchen Unterstützungsbeiträgen von Fr. 60'000.00 mit einem separaten Gesuch dem Gemeinderat\nvorzulegen sei.\n\nMit Schreiben vom 30. Oktober 2019 liegt nun zuhanden des Gemeinderates ein Unterstützungsge-\nsuch des FC Dübendorf vor, das einen einmaligen Unterstützungsbeitrag 2019 von Fr. 89'000.00\nsowie einen jährlichen Unterstützungsbeitrag von Fr. 60'000.00 für die nächsten drei Jahre vorsieht.\n\n2 Sportförderung der Stadt Dübendort\n\nDer Stadtrat hat in seinen am 16. August 2007 verabschiedeten Leitgedanken und Richtlinien zur\nVereinsunterstützung Sport als festen Bestandteil der Gesellschaft anerkannt. Vereine sind dabei\neine unverzichtbare Basis des sportlichen aber auch des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens\nder Stadt Dübendorf. Sie tragen wesentlich zur Lebensqualität und zur ldentität der Einwohnerinnen\nund Einwohner mit der Stadt Dübendorf bei. Die Stadt Dübendorf unterstützt die Eigeninitiative der\nVereine im Rahmen ihrer Möglichkeiten und schafft so für die Vereine die Rahmenbedingungen für\nein prosperierendes, sportliches, kulturelles und gesellschaftliches Leben in der Stadt Dübendorf.\n\nDiese Leitgedanken sind die Grundlage für die Zielsetzung des Stadtrates, allen Einwohnerinnen und\nEinwohnern der Stadt gute Voraussetzungen für die Ausübung von Sport und zur Freizeitgestaltung\nzu schaffen. Der Bevölkerung und den Vereinen eine bedürfnisgerechte lnfrastruktur und Bewe-\ngungsräume zur Verfügung zu stellen ist eine der Massnahmen, mit denen der Stadtrat diese Zielset-\nzung erreichen will.\n\nDie Unterstützung der Dübendorfer Sportvereine durch die Stadt Dübendorf richtet sich nach den\nBestimmungen des Sportförderungsreglements vom 1. Januar 2017. Der FC Dübendorf erfüllt die\ndarin für die Vereinsförderung definierten Kriterien. Dem Verein wird deshalb auch ein jährlicher Kin-\nder- und Jugendförderbeitrag ausgerichtet, im Jahr 2019 betrug dieser Fr. 9'400.00.\n\n3 Erwägungen\n\nWichtige Funktion des FCD in der freiwilligen Jugendförderung\n\nDer FC Dübendorf leistet seit vielen Jahren einen sehr wichtigen Beitrag zur freiwilligen Jugendarbeit\nder Stadt Dübendorf. Zurzeil werden rund 175 -200 Junioren in ihrer Freizeit regelmässig durch frei-\nwillige Mitglieder des FCD bei der Ausübung ihres Hobbys betreut. Ein für die Dübendorfer Gesell-\nschaft immens wichtiger Beitrag, nicht zuletzt auch im Bereich lntegration. Es ist zweifellos im lnte-\nresse der Stadt Dübendorf, dass diese freiwillige Jugendarbeit durch den FCD auch weiterhin im heu-\ntigen Umfang wahrgenommen werden kann.\n\nEi n m al i g er U nte rstützu ng s b eitrag vo n F r. 89'0 00.00\n\nWie den vorliegenden Gesuchsunterlagen zu entnehmen ist, rechnet der FC Dübendorf für das lau-\nfende Jahr, unter Berücksichtigung der aufgelaufenen, teils dringlichen Verbindlichkeiten, mit einem\nFehlbetrag von gesamthaft rund Fr. 154'000.00. Trotz verschiedener Bemühungen, kann die dringend\nnotwendige Sanierung der Vereinsfinanzen vom FCD nicht aus eigener Kraft bewerkstelligt werden.\nUnter Berücksichtigung des vom Stadtrat mit Beschluss vom 23. September 2019 ausgerichteten\nNothilfe-Beitrages von Fr. 65'000.00 verbleibt ein ungedeckter Restbetrag von Fr. 89'000.00, der mit\ndem vodiegenden Gesuch beantragt wird.\n\nSeite 32017-359\n\n\n\nDie verschiedenen ausserordentlichen Unterstützungsbeiträge, die der Stadtrat in den Jahren 2016 -\n2019 zugunsten des FC Dübendorf bewilligt hat, sind kreditrechtlich gesamthaft als eine "einmalige\nAusgabe" zu betrachten, die sich auf total Fr. 229'000.00 beläuft. Mit dem nun beantragten einmali-\ngen Unterstützungsbeitrag von Fr.89'000.00 würde sich die einmalige Ausgabe auf Fr.318'000.00\nerhöhen. Da damit die stadträtliche Kompetenz von Fr. 300'000.00 (gemäss Art. 38 der Gemeinde-\nordnung) überschritten würde, ist das Gesuch dem Gemeinderat vorzulegen.\n\nJährlicher Beitrag von Fr. 60'000.00 an die lnfrastrukturkosten (für die Saisons 2020/21 bis\n2022/23)\n\nMit SRB Nr. 1B-56 vom 1.März 2018 wurden zugunsten des FC Dübendorf als Teil der einlnaligen\nAusgabe von Fr. 164'000.00 zwei Beiträge an die lnfrastrukturkosten von jeweils Fr. 35'000.00 für die\nSaisons 201812019 und 2019/2020 bewilligt. Wie der FC Dübendorf in seinem vorliegenden Gesuch\nerläutert, würden diese Beträge, unter Berücksichtigung der hohen MieG und lnvestitionskosten von\nFr. 70'000.00 - Fr. 90'000.00, nicht ausreichen, um einen ordnungsgemässen Betrieb zu gewährleis-\nten. Der FCD beantragt deshalb für die nächsten drei Jahre eine Erhöhung der jährlichen Beiträge an\ndie lnfrastrukturkosten auf Fr. 60'000.00. Dabei handelt es sich um jährlich wiederkehrende Kosten,\ndie die Kompetenz des Stadtrates gemäss Art. 38 der Gemeindeordnung übersteigen, weshalb diese\ndem Gemeinderat vorzulegen sind.\n\nFachliche Buchführung\n\nVerbunden mit der Unterstützung des vorliegenden Beitragsgesuches erwartet der Stadtrat, dass die\nBuchführung des FC Dübendorf künftig durch eine interne oder externe Fachkraft wahrgenommen\nwird.\n\n4 Kosten\n\nEinmaliger Unterstützungsbeitrag von Fr. 89'000.00\n\nEi nmaliger U nterstützungsbeitrag Fr 89'000.00\n\nWie vorstehend erläutert, liegt die Kompetenz für die Bewilligung des einmaligen Unterstützungsbei-\ntrages von Fr. 89'000.00 beim Gemeinderat. Der Unterstützungsbeitrag ist im Budget nicht enthalten\nund wäre zulasten der Laufenden Rechnung, Konto 1050.363600, zu bewilligen.\n\nJährlicher Unterstützungsbeitrag an die lnfrastrukturkosten von Fr. 60'000.00\nfür die Sarsons 2020/21 - 2022/23\n\nJäh rlicher U nterstützu ngsbeitrag Fr 60'000.00\n\nWie vorstehend erläutert, liegt die Kompetenz für die Bewilligung des jährlichen Unterstützungsbei-\ntrages von Fr. 60'000.00 beim Gemeinderat. Die Unterstützungsbeiträge wären zulasten der Laufen-\nden Rechnung, Konto 1050.363600, zu bewilligen.\n\n2017-359 Seite 4\n\n\n\n5 Begründung des Antrages\n\nMit der Bewilligung des einmaligen Unterstützungsbeitrages von Fr. 89'000.00 trägt die Stadt Düben-\ndorf zur dringend notwendigen Sanierung des Finanzhaushaltes des FC Dübendorf und insbesondere\nzur Sicherstellung der für den laufenden Betrieb des Vereins und somit auch für dessen Nachwuchs-\nabteilung kurzfristig benötigten Liquidität bei.\n\nMit der Bewilligung des jährlichen Kostenbeitrages von Fr. 60'000.00 an die lnfrastrukturkosten unter-\nstützt die Stadt Dübendorf den FC Dübendorf u.a. in seiner erfolgreichen und aufwändigen Jugendar-\nbeit. Die Bewilligung des jährliche,n Unterstützungsbeitrages ryird dabei auf drei Jahre befgistet. Damit\nkann der FC Dübendorf in seiner Finanzplanung für diese drei Jahre von einem verbindlich festgeleg-\nten Beitrag ausgehen. Die Stadt Dübendorf kann andererseits nach Ablauf dieser Frist die Situation\ndes FC Dübendorf und die Unterstützung des Vereins im Kontext mit der städtischen Vereinsförde-\nrung insgesamt neu beurteilen. Zudem besteht mit der Befristung der Bewilligung des jährlichen Un-\nterstützungsbeitrages die Möglichkeit, auf allfällige Anderungen in der Kostenentwicklung des Vereins\nfür die Benutzung von Sportanlagen reagieren zu können.\n\n6 Antrag\n\nDem Gemeinderat wird beantragt:\n\n1. Dem Fussballclub Dübendorf (FCD) wird ein einmaliger ausserordentlicher Unterstützungsbeitrag\nin der Höhe von Fr. 89'000.00, zu Lasten der Laufenden Rechnung, Konto 1050.363600, ausge-\nrichtet.\n\nEs wird zur Kenntnis genommen, dass sich mit diesem Beitrag die einmalige Ausgabe für die dem\nFC Dübendorf für die Jahre 2016 - 2019 gesamthaft ausgerichteten ausserordentlichen Unterstüt\nzungsbeiträge auf Fr. 318'000.00 erhöht.\n\n2. Dem Fussballclub Dübendorf (FCD) wird für die nächsten drei Jahre und somit für die Saisons\n2020121 bis2O22l23, zulasten der Laufenden Rechnung, Konto 1050.363600, ein jährlicher Unter-\nstützungsbeitrag von Fr. 60'000.00 an die lnfrastrukturkosten ausgerichtet.\n\nFür die Auszahlung des Unterstützungsbeitrages ist dem Sekretariat Kultur und Sport der Stadt\nDübendorf durch den FC Dübendorf jeweils im ersten Halbjahr die letzte von der Generalver-\nsammlung genehmigte Jahresrechnung einzureichen.\n\nDer Beschluss ist auf drei Jahre und somit bis zum Ende der Saison 2022123 befristet. Danach ist\ndie Situation auf Gesuch des FC Dübendorf neu zu beurteilen.\n\n2017-359 Seite 5\n\n\n\nDübendorf, 7. November 2019\n\nStadtra\n\nStadtpräsident\n\nDübendorf\n\nMartin Kunz\nStadtschreiber\n\nSeite 62017-359\n\n\n\nAktenverzeichnis\n\nGR Geschäft-Nr. 1 29/201 9\n\nBewilligung eines einmaligen Unterstützungsbeitrages von Fr. 89'000.00 sowie\neines jährlichen Unterstützungsbeitrages von Fr. 60'000.00 für drei Jahre\nfür den Fussballclub Dübendorf\n\n1 Weisung vom Datum (dreifach)\n\nStadtratsbeschluss Nr. 19-402 vom 7. November 2019\n\nUnterstützungsgesuch FC Dübendorf, dat. 30.10.201 9\n\nStadtratsbeschluss Nr. 1 7-438 vom 2A.12.2017\n\nStadtratsbeschluss Nr. 18-56 vom 01.03.2018\n\nListe Kreditoren, dat. 12.08.2018\n\nErfolgsrechnung und Bilanz, Jahre 2016 -2018\n\n2.\n\n3.\n\n4.\n\n5.\n\n6.\n\n7.\n\n2017-359 Seite 8\n\n\n\nGR Geschäfts-Nr, 12912019\n\nBewilligung eines einmaligen Unterstützungsbeitrages von Fr. 89'000.00 sowie\neines jährlichen Unterstützungsbeitrages von Fr. 60'000.00 für drei Jahre\nfür den Fussballclub Dübendorf\n\nWir beantragen Zustimmung. (Unter Berücksichtigung des Beschlusses der GRPK vom 23.03.2020)\n\n8600 Düben dor'f , 23. März 2020\n\n]J\na und Rechnungsprüfungskommission\n\n,(\ncul\n\nSchärli Diana ser\nSekretärin a.i.Präsident\n\nDieser Antrag wird zum Beschluss erhoben\n\n8600 Dübendorf, 8. Juni 2020\n\n?\nerat D\n\n/\n\nGemeind ü bendorf\n\nReto Heeb\nPräsident\n\niana Glauser\nSekretärin a.i.\n\nRechtskräftig\n\ngemäss Bescheinigung des\nBezirksrates Ustervom 2&Juti 2020\n\nSeite 72017-359\n\n\n