name: 20201102-BS-GR Einsetzung SpezKo Begleitung Administrativuntersuchung

text: \nStadt Dübendorf\n\nBeschluss des Gemeinderates\n\nSitzung vom 2. November 2020\n\nEinsetzung Spezialkommission\n,,Begleitu ng Admi n istrativuntersuchu ng Sozial h ilfe Dü bendorf"\nGR Geschäft Nr. 93/2020\n\nDer Gemeinderat,\n\nin Kenntnis eines Antrages des Stadtrates vom 14. Oktober 2020, gestützt auf Art. 19 der\nGemeindeordnung vom 5. Juni 2005 und in Kenntnis eines Antrages des Büros des Gemeinderates\nvom 19. Oktober 2020, gestützt auf Art. 62 der Geschäftsordnung des Gemeinderates\n\nbeschliesst\n\n4.\n\nGestützt auf Art. 61 Abs. 4 der Geschäftsordnung des Gemeinderates wird eine\nSpezialkommission "Begleitung Administrativuntersuchung Sozialhilfe\nDübendorf" eingesetzt.\n\nDie Spezialkommission übernimmt folgende Aufgaben:\n\n2.1 Definition des Untersuchungsauftrages für die externe Untersuchungsstelle\n\n2.2 Enge Begleitung der externen Untersuchungsarbeit\n\n2.3 Entgegennahme und Beurteilung von Zwischenberichten sowie des Schluss-\nberichtes der externen Untersuchungsstelle\n\n2.4 Abgabe von Empfehlungen an die Exekutivbehörden (Stadtrat / Sozialbehörde)\naufgrund der Berichtinhalte. Dazu gehören auch Empfehlungen für weitergehende\nUntersuchungen (Strafuntersuchungen), davon ausgenommen sind mögliche\nOffizialdelikte bei denen von Amtes wegen die Pflicht zur Einleitung einer\nUntersuchung besteht\n\n2.5 Entscheid über die Kommunikation und Veröffentlichung der Untersuchungs-\nergebnisse. Dabei ist eine möglichst transparente Kommunikation unter\nfachkundiger Begleitung anzustreben\n\n2.6 Vorstellung des Schlussberichtes im Gemeinderatzu dessen Kenntnisnahme\n\nZusammensetzung der Spezialkommission:\n\n3.1 6 Mitglieder inkl. Präsident/-in\n\n3.2 Jede Fraktion erhält einen Sitz.\n\nMit Erledigung der Aufgaben gemäss Ziff . 2 dieses Beschlusses ist der Auftrag der\nSpezialkommission abgeschlossen und die Kommission wird aufgelöst.\n\nGemeinderat bendorf\n\nV- '{ "1t14;\nFlav Edith Bohli\n\nGemeinderatssekretärinPräsidentin\n\nRechtskräftig gemäss Bescheinigung des Bezirksrates Uster vom\n\n2.\n\n3\n\nGeschäfts Nr.:2020-1 B7\n\nI 4. Dez, 2010\n\n\n


parent_type: agenda

name: 20220613-BS-GRPK Abschied Geschäftsbericht 2021

text: \nStadt Dübendorf\n\nBeschluss der Geschäfts- und\nRechnungsprüfungskommission\n\nSitzung vom 13. Juni 2022\n\nGeschäftsbericht 2021 I Verabschiedung GRPK\nGR GeschäItNr.1812022\n\nAusgangslage\n\nDie Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission hat das vorliegende Geschäft geprüft und an\nihrer sitzung vom 13. Juni 2022 zu Handen des Gemeinderates verabschiedet.\n\nBeschluss\n\nDem Gemeinderat wird beantragt:\n\n1 . Den Geschäftsbericht 2021 zu genehmigen.\n\n2. Gestützt auf Art. 49 Abs. 4 der Geschäftsordnung des Gemeinderates folgende Postulate\nabzuschreiben:\n\nPostulat Patrick Walder (SVP) und 23 Mitunterzeichnende <Ausschreibung\nPubl ikationsorgan Dü bendorf> (G R Geschäft Nr. 2341201 B)\n\nPostulat Tanja Boesch (BDP/CVP/EVP) und 12 Mitunterzeichnende <Koordinations-\nund Beratungsstelle für Alters- und Pflegefragen) (GR Geschäft Nr. 135/2019)\n\nMitteilung an:\n- Mitglieder Gemeinderat\n- Mitglieder Stadtrat\n- Stadtschreiber\n- Geschäftsleiter\n- Akkreditierte Pressevertreter und übrige Bezüger\n- Website Stadt Dübendorf\n- Akten\n\nnd Rechnungsprüfungskommission des Gemeinderates\n\nI t <J'1^;\nPatrick Schärli\nPräsident\n\nEdith Bohli\nGemeinderatssekretärin\n\nGeschäfts Nr;2022-3\n\n\n


name: 20220530-PR-BS IFK 2. Vizepräsident-in 22-23

text: \nStadt Dübendorf\n\nProtokollauszug der lnterfraktionellen\nKonferenz\n\nSitzung vom 30. Mai2022\n\nWahl 2. Vizepräsident/-in des Gemeinderates für das Amtsjahr 202212023\n\nDIE INTERFRAKTIONELLE KONFERENZ BESCHLIESST:\n\nRoger Gallati (FDP) wird dem Gemeinderat von der IFK zur Wahl als 2. Vizepräsident für das\nAmtsjahr 202212023 vorgeschlagen.\n\nMitteilung an:\n- Mitglieder Gemeinderat\n- Mitglieder Stadtrat\n- Stadtschreiber\n- Geschäftsleiter\n- Akkreditierte Pressevertreter und übrige Bezüger\n- Website Stadt Dübendorf\n- Akten\n\nDie Richtigkeit bescheinigt\n\n? - ß ,)r1^-'\nEdith Bohli\nGemeinderatssekretärin\n\nGeschäfts Nrl.2021 -52\n\n\n

doc_text_tsv_de: '-52':71 '2':12,37 '202212023':20,42 '30':9 'akkreditiert':52 'akt':60 'amtsjahr':19,41 'bescheinigt':63 'beschliesst':24 'bezug':56 'bohli':67 'dubendorf':2,59 'edith':66 'fdp':27 'gallati':26 'gemeinderat':16,30,47 'gemeinderatssekretarin':68 'geschaft':69 'geschaftsleit':51 'ifk':33 'interfraktionell':22 'konferenz':6,23 'lnterfraktionell':5 'mai2022':10 'mitglied':46,48 'mitteil':44 'nrl.2021':70 'pressevertret':53 'protokollauszug':3 'r1':65 'richtig':62 'rog':25 'sitzung':7 'ss':64 'stadt':1,58 'stadtrat':49 'stadtschreib':50 'ubrig':55 'vizeprasident':13,38 'vorgeschlag':43 'wahl':11,35 'websit':57

doc_text_tsv_it: '-52':71 '2':12,37 '202212023':20,42 '30':9 'akkreditiert':52 'akten':60 'als':36 'amtsjahr':19,41 'an':45 'bescheinigt':63 'beschliesst':24 'bezüger':56 'bohl':67 'das':18,40 'dem':29 'der':4,32 'des':15 'die':21,61 'dübendorf':2,59 'edith':66 'fdp':27 'für':17,39 'gall':26 'gemeinderat':30,47 'gemeinderates':16 'gemeinderatssekretärin':68 'geschäfts':69 'geschäftsleiter':51 'ifk':33 'interfraktionell':22 'konferenz':6,23 'lnterfraktionellen':5 'mai2022':10 'mitglieder':46,48 'mitteilung':44 'nrl.2021':70 'pressevertreter':53 'protokollauszug':3 'r1':65 'richtigkeit':62 'roger':25 'sitzung':7 'stadt':1,58 'stadtrat':49 'stadtschreiber':50 'und':54 'vizepräsident':13,38 'vom':8 'von':31 'vorgeschlagen':43 'wahl':11,35 'webs':57 'wird':28 'zur':34 'ß':64 'übrig':55


name: 20220530-PR-BS IFK 9 Mitglieder KRL 22-26

text: \nStadt Dübendorf\n\nProtokollauszug der lnterfraktionellen\nKonferenz\n\nSitzung vom 30. Mai 2022\n\nWahl 9 Mitglieder der Kommission für Raumplanungs- und Landgeschäfte für die\nAmtsdauer 2022-2026\n\nDIE INTERFRAKTIONELLE KONFERENZ BESCHLIESST\n\nFolgende Ratsmitglieder werden dem Gemeinderat von der IFK zur Wahl als Mitglieder der\nKommission für Raumplanungs- und Landgeschäfte für die Amtsdauer 2022-2026 vorgeschlagen:\n\n. Daniel Griesser (SVP)\n\n. Orlando Wyss (SVP)\n\no Valeria Rampone (glp/GEU)\nr Nicole Zweifel (glp/GEU)\n\n. Leandra Columberg (SP)\n\n. Susanne Schweizer (SP)\n\nTheo Johner (Die Mitte/EVP)\n\nAndreas Sturzenegger (FDP)\n\nJulian Croci (GP)\n\nMitteilung an:\n- Mitglieder Gemeinderat\n- Mitglieder Stadtrat\n- Stadtschreiber\n- Geschäftsleiter\n- Akkreditierte Pressevertreter und übrige Bezüger\n- Website Stadt Dübendorf\n- Akten\n\nDie Richtigkeit bescheinigt\n\nt - L.f -l/rU'\nEdith Bohli\nGemeinderatssekretärin\n\na\n\na\n\na\n\nGeschäfts Nr.:2021-52\n\n\n

doc_text_tsv_de: '-2026':25,52 '-52':116 '2021':115 '2022':11,24,51 '30':9 '9':13 'a':110,111,112 'akkreditiert':92 'akt':100 'amtsdau':23,50 'andreas':78 'bescheinigt':103 'beschliesst':29 'bezug':96 'bohli':108 'columberg':69 'croci':82 'daniel':54 'dubendorf':2,99 'edith':107 'fdp':80 'folgend':30 'gemeinderat':34,87 'gemeinderatssekretarin':109 'geschaft':113 'geschaftsleit':91 'glp/geu':63,67 'gp':83 'griess':55 'ifk':37 'interfraktionell':27 'john':75 'julian':81 'kommission':16,43 'konferenz':6,28 'l.f':105 'l/ru':106 'landgeschaft':20,47 'leandra':68 'lnterfraktionell':5 'mai':10 'mitglied':14,41,86,88 'mitte/evp':77 'mitteil':84 'nicol':65 'nr':114 'o':60 'orlando':57 'pressevertret':93 'protokollauszug':3 'r':64 'rampon':62 'ratsmitglied':31 'raumplan':18,45 'richtig':102 'schweiz':72 'sitzung':7 'sp':70,73 'stadt':1,98 'stadtrat':89 'stadtschreib':90 'sturzenegg':79 'susann':71 'svp':56,59 't':104 'theo':74 'ubrig':95 'valeria':61 'vorgeschlag':53 'wahl':12,39 'websit':97 'wyss':58 'zweifel':66

doc_text_tsv_it: '-2026':25,52 '-52':116 '2021':115 '2022':11,24,51 '30':9 '9':13 'akkreditiert':92 'akten':100 'als':40 'amtsdauer':23,50 'an':85 'andreas':78 'bescheinigt':103 'beschliesst':29 'bezüger':96 'bohl':108 'columberg':69 'croc':82 'daniel':54 'dem':33 'der':4,15,36,42 'die':22,26,49,76,101 'dübendorf':2,99 'edith':107 'fdp':80 'folg':30 'für':17,21,44,48 'gemeinderat':34,87 'gemeinderatssekretärin':109 'geschäfts':113 'geschäftsleiter':91 'glp/geu':63,67 'gp':83 'griesser':55 'ifk':37 'interfraktionell':27 'johner':75 'julian':81 'kommission':16,43 'konferenz':6,28 'l.f':105 'l/ru':106 'landgeschäft':20,47 'leandr':68 'lnterfraktionellen':5 'mai':10 'mitglieder':14,41,86,88 'mitte/evp':77 'mitteilung':84 'nicol':65 'nr':114 'orland':57 'pressevertreter':93 'protokollauszug':3 'r':64 'rampon':62 'ratsmitglieder':31 'raumplanungs':18,45 'richtigkeit':102 'schweizer':72 'sitzung':7 'sp':70,73 'stadt':1,98 'stadtrat':89 'stadtschreiber':90 'sturzenegger':79 'susann':71 'svp':56,59 't':104 'the':74 'und':19,46,94 'valer':61 'vom':8 'von':35 'vorgeschlagen':53 'wahl':12,39 'webs':97 'werden':32 'wyss':58 'zur':38 'zweifel':66 'übrig':95


name: 20220509-IP-Dringliche IP Lukas Schanz und 11 Mitunterzeichnende_Ausschreibung Baurechtsvergabe Entwickungsareal Leepünt

text: \nffiH\n\nI\n\nDas selektive Verfahren gemäss Art. 19,OlOr, t des Bundesgesetses über das öffentliche\n\nlst der Stadtrat nicht der Meinung; dass das seleKive Verfahren dazu da ist, unbrauchbare\nAngebote in einem ersten Schritt fuszusortieren und mit jenen Teilnehmern weiteaufahren,\ndie in einem nächsten Schritt ihrelldeen präsentieren können?\n\nEingegangen am\n\n-g Mai Z0?Z\n\n. $ekretariat GemeinderatLukas Schanz\nGemeinderat SVP\nMettlenweg 4\n8600 Dtlbendorf\nluki_schanz@hotmail.com\n079 622 07 73\n\nHen Gemeinderatspräsident\nlvo Hasler\nRatrssekretariat\nStadtverwaltung\n8600 Dübendorf\n\nDäbendorf, 30. April 2022\n\n\\\\t.t"-\nlnterpellation l\n\nAusschrelbung Baurechtsvergabe EntÜlcklungsareal <Leep{lnt> D{ibendorf\nI\n\nSehr geehrter Hen\n\nAm 7. September202l hat die Abteilung und Controllingdienste die Baurechtsvergabe des\nEntwicklungsareals <Leep0nt>\neines Grundsttlcks von 14'525\n\nHierbei hat die Stadt Dtibendorf, als Eigenttlmerin\nim Zentrum von Dtlbendorf, eine private, geeignete und\n\nerfahrene Bauträgerschaft gesucht. Als wurde das selektive Verfahren mit maximaldrei\nTeilnehmem ausgewählt und eine Quote\nangeboten werden soll, vorausgesetzt.\n\n30-507o der Nettowohnfläche, die zur Kostenmiete\n\nBeschaffungswesen verlangt, dass wenn\nzugelassen werden.\n\nmindestens drei Anbietende zum Angebot\n\nEine Baugenossenschaft hat nach der ng termingerecht einen Antrag auf Teilnahme\ngestellt. Dlese Baugenossenschaft ( nicht von der offentlichen Hand\nsubventioniert) bot an, sämtliche Wohn zur Kostenmiete zu vermieten. Ein Grund ftlr die\nAblehnung dieses Gesuchs war die Quote der Wohnungen, die zur Kostenmiete aqgeboten\nworden wären, als dies gefordert ist.\n\nGemäss Art. 1a der Gemeindeordnung Stadt Dübendorf setst sich die Gemeinde fttr die Schaffung\nKostenmiete-Prinzip ein und auch gemäss Gesamtrevisionvon preisgthstigen Wohnungen nach\n\nder Richt- und NuEungsplanung sollen\nbauen (vgl. Stadfatsbeschluss 21453,\n\ndazu verpflichtet werden, preisgtinstige Wohnungen zu\n6). Die SVP lehnt dies ab, fragt sich aber venrundert,\n\nweshalb der Stadtrat die Kostenmiete wenn diese freiwillig angeboten wird.\n\nFragen\nlm Zusammenhang mit dieser\nfulgenden Fragen:\n\nersuchen wir den Stadtrat um Beantwortung der\n\nWeshalb hat der Stadtrat bei derart wichtigen Projekt die Anzahl der Teilnehmenden an\nder Ausschreibung auf das Minimum von drei Teilnehmenden beschränkt?\nWäre mit einer höheren Anzahl Teilnehmenden ein höherer Baurechtszins zu ezielen?\n\n*,.T4,.Gorhllt\n\n\n\n- Weshalb schränkt der Stadtratden Anteil der Wohnungen ein, die freiwillig zur Kostenmiete\n\nabgegeben werden sollen und schliesst somit Genossenschaften, die zur Kostenmiete\nverpflichtet sind, von Anfang an aus diesein Verhhren aus?\n\n- Kann das Verfahren abgebrochen und neu ausgeschrieben werden? Falls ja, ist der Shdhat\ndazu bereit?\n\nFtIr die Beantwortung der Fragen durch den Stadtrat bedanken wir uns im Voraus.\n\nGrtlsse\n\nSVP Dtlbendorf\n\nme Bel/an? lrb/oP l'*/ /tu /-4-?\n\nCtrr#\n\nt\n\n0rlqrdo llügu\n\n6u, SrLryk / /iz, Atl,',,-\n(vD?)\n\nö\n\n$tah &;vw\n\n\n


text: \n \n\n \n\nStadtplanung \n\nStadthaus \n\nUsterstrasse 2, 8600 Dübendorf \n\nTelefon +41 (0)44 801 67 21 \n\nplanung@duebendorf.ch \n\n \n  \n\nMittelschule in Dübendorf \n\nMÖGLICHE STANDORTE \n\n \n\nNOVEMBER 2020 \n\n\n\n \n\n1 \n\n \n\nStadtplanung \n\nInhaltsverzeichnis \n1. Ausgangslage .................................................................................................................................. 2 \n\n2. Dübendorf - dynamisch und vielseitig ............................................................................................. 3 \n\n3. Innovation, Forschung und Bildung ................................................................................................. 4 \n\n4. Mögliche Standorte ......................................................................................................................... 7 \n\n4.1. Theodor-Real-Kaserne ........................................................................................................ 7 \n\n4.2. Primar- und Sekundarschule Stägenbuck ........................................................................... 7 \n\n4.3. Innovationspark Zürich ........................................................................................................ 8 \n\n4.4. Zürichstrasse 137 ................................................................................................................ 8 \n\n4.5. Sunnental ............................................................................................................................ 8 \n\n4.6. EMPA .................................................................................................................................. 8 \n\n4.7. Grobbeurteilung Standorte .................................................................................................. 9 \n\n5. Erreichbarkeit ................................................................................................................................. 10 \n\n5.1. Erreichbarkeit allgemein .................................................................................................... 10 \n\n5.2. Erreichbarkeit der Standorte ............................................................................................. 12 \n\n6. Schlussfolgerung............................................................................................................................ 13 \n\n \n  \n\n\n\n \n\n2 \n\n \n\nStadtplanung \n\n1. Ausgangslage \nDie Zahl der Schülerinnen und Schüler auf der Sekundarstufe II wird in den kommenden Jahren \n\nansteigen. Der Regierungsrat hat deshalb für die Regionen Oberland, Unterland, Glattal und Zürich \n\nNord eine Strategie festgelegt, um das Schulraumangebot der Mittel- und Berufsfachschulen \n\nauszubauen. Die Zahl der Mittelschülerinnen und -schüler wird in den beiden Teilregionen \n\n"Oberland/Glatt" und "Unterland/ZH-Nord" bis 2030 um 800 bis 1200 steigen. Eine neue Mittelschule \n\nkönnte dieses Wachstum auffangen und somit die anderen Mittelschulen in der Region und in der Stadt \n\nZürich entlasten (Medienmitteilung Kanton Zürich, 16.04.2020). Die Baudirektion wurde deshalb vom \n\nRegierungsrat beauftragt, eine Standortevaluation für eine befristete Nutzung in der Nähe der S-Bahn-\n\nHaltestellen Dübendorf, Stettbach und Wallisellen sowie für eine dauernde Nutzung für 1000 \n\nzusätzliche Schülerinnen und Schüler im Raum Glattal einzuleiten (RRB 372-2020).  \n\n \n\nAm 5. Dezember 2019 hat der Stadtrat bereits eine Anfrage an die Regierungsrätin Silvia Steiner \n\ngesendet mit der Bitte zwei Standorte in der Nähe des Bahnhofs Dübendorfs als Standort für eine \n\nkantonale Mittelschule zu prüfen. Am 23. Januar 2020 hat ein erstes Gespräch zwischen der Stadt \n\nDübendorf und dem Kanton Zürich stattgefunden, um eine Auslegeordnung von möglichen Standorten \n\nzu diskutieren. An dieser Sitzung haben der stellvertretende Amtschef des Mittelschul- und \n\nBerufsbildungsamts, der Leiter Finanzen und Bildung, der Stadtpräsident von Dübendorf sowie der \n\nLeiter Stadtplanung teilgenommen. An dieser Sitzung wurde der Stadt Dübendorf empfohlen in einem \n\nBericht die möglichen Standorte aufzuzeigen und sich somit für einen Mittelschulstandort zu bewerben. \n\n \n\nIn diesem Bericht werden mögliche Standorte sowohl für eine provisorische als für eine dauerhafte \n\nLösung und Argumente für einen Mittelschulstandort in Dübendorf präsentiert. Dieser Bericht soll als \n\nGrundlage dienen, um in einem nächsten Schritt, die für den Kanton infrage kommenden Standorte \n\nvertieft zu prüfen. \n\n  \n\n\n\n \n\n3 \n\n \n\nStadtplanung \n\n2. Dübendorf - dynamisch und vielseitig \nDie Stadt ist seit Jahren von starkem Wachstum geprägt. Alleine in den letzten zehn Jahren stieg die \n\nEinwohnerzahl von knapp 23'000 auf über 29'000 und Dübendorf ist somit die viertgrösste Stadt im \n\nKanton Zürich. Durch die Nähe zu diversen Freizeit- und Erholungsräumen ist Dübendorf ein attraktiver \n\nWohnstandort. Die Nähe zur Stadt Zürich begünstigt, die dynamische Entwicklung der Stadt und sorgt \n\nfür eine gute Erreichbarkeit.  \n\n \n\nArgumente für eine neue Mittelschule Glattal in Dübendorf: \n\n \n\n Dübendorf liegt mittig in der Region Glattal und ist die Glattalergemeinde mit den meisten \nEinwohnern. \n\n Gute Erschliessung dank den naheliegenden Haltestellen des öffentlichen Verkehrs (Bahnhof, \nTram- und Bushaltestellen) mit dichtem Taktfahrplan. \n\n Diverse mögliche Standorte je nach Anforderungen stehen zur Verfügung. \n \n\n  \n\nAbbildung 1 Glattaler Gemeinden \n\n\n\n \n\n4 \n\n \n\nStadtplanung \n\n3. Innovation, Forschung und Bildung \nDübendorf ist ein attraktiver Standort für Forschung, Innovation und Bildung. Nebst den beiden grossen \n\nForschungsinstitutionen Eawag und Empa, die sich bereits in Dübendorf befinden, wird auf dem \n\nFlugplatzgelände der Innovationspark Zürich lanciert. In Dübendorf im Gebiet Hochbord befindet sich \n\nzudem die internationale Schule Lycée Français und auf dem Zwicky Areal in Wallisellen, direkt an der \n\nGrenze zu Dübendorf, liegt die SIS Swiss International School. Die Gemeinden Wangen-Brüttisellen \n\nund Dübendorf lancieren zudem in Zusammenarbeit mit dem Kanton Zürich die Sportanlage Dürrbach \n\n("Sportzentrum Zürich"), welche Platz bietet für den Schul-, Freizeit, Breiten- und Leistungssport. \n\n \n\nDie Eawag ist eines der weltweit führenden Wasser-\n\nforschungsinstitute. Ihr Erfolg basiert auf der seit über 80 \n\nJahren gepflegten Verbindung von Forschung, Lehre, \n\nWeiterbildung und Beratung. Die Kombination von Natur-, \n\nIngenieur- und Sozialwissenschaften erlaubt eine um-\n\nfassende Erforschung des Wassers von relativ natur-\n\nbelassenen Gewässern bis hin zu voll technisierten \n\nAbwassermanagementsystemen.  \n\n \n\nEMPA Materials science and technology: Die Empa ist das \n\ninterdisziplinäre Forschungsinstitute des ETH-Bereichs für \n\nMaterialwissenschaften und Technologie. Als Brücke \n\nzwischen Forschung und praktischer Anwendung er-\n\narbeitet sie Lösungen für die vorrangigen Herausfor-\n\nderungen der Industrie und schafft die wissenschaftlichen \n\nGrundlagen für eine nachhaltige Entwicklung unserer \n\nGesellschaft. Als Institution des ETH-Bereichs ist die \n\nEmpa in all ihren Tätigkeiten der Exzellenz verpflichtet.  \n\n \n\n \n\nAbbildung 2 Visualisierung NEST \n\nhttps://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsjf.ch%2Feawag-2%2F%3Flang%3Dfr&psig=AOvVaw1p0E8K5DuvvxctS5O3UfMd&ust=1597752903952000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLD4gsqbousCFQAAAAAdAAAAABAU\nhttps://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.myscience.ch%2Fde%2Fresearch%2Fresearch_institutions%2Fempa&psig=AOvVaw1HNVNh4smX_gOsuIeUMefU&ust=1597753036884000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiznYicousCFQAAAAAdAAAAABAD\n\n\n \n\n5 \n\n \n\nStadtplanung \n\nNEST: Ist das modulare Forschungs- und Innovationsgebäude der Empa und der Eawag. Im NEST \n\nwerden neue Technologien, Materialien und Systeme unter realen Bedingungen getestet, erforscht, \n\nweiterentwickelt und validiert. Die enge Kooperation zwischen Partnern aus Forschung, Wirtschaft und \n\nöffentlicher Hand führt dazu, dass innovative Bau- und Energietechnologien schneller auf den Markt \n\nkommen. Das NEST trägt dazu bei, den Umgang mit Ressourcen und Energie nachhaltiger und \n\nkreislaufgerechter zu gestalten.  \n\n \n\nInnovationspark: Der Innovationspark schafft auf dem Areal des Flugplatzes Dübendorf eine neue \n\nPlattform für Forschung, Entwicklung und Innovation. Auf knapp 40 Hektaren Nutzfläche entsteht Raum \n\nfür die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft. Um Innovationsprozesse zu beschleunigen \n\numfasst das einzigartige "Ökosystem" ein für Testzwecke nutzbares Flugfeld, flexibel gestaltbare \n\nGebäude, eine urbane Infrastruktur und ein interdisziplinäres Netzwerk. Die Themen und \n\nSchwerpunkte, an denen auf dem Innovationspark gearbeitet werden, orientieren sich daran, wie wir in \n\nZukunft arbeiten und leben werden. Die Firmen und Forscher im Innovationspark werden Lösungen \n\nentwickeln, welche die Herausforderung unserer Gesellschaft meistern werden. Der Schwerpunkt liegt \n\ndabei auf den Themen Robotik und Mobilität, Luft- und Raumfahrt sowie Produktionstechnologie.  \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nAbbildung 3 Innovationspark Zürich \n\nhttps://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fethz.ch%2Fde%2Fnews-und-veranstaltungen%2Feth-news%2Fnews%2F2015%2F03%2Fbreite-unterstuetzung-fuer-innovationspark-duebendorf.html&psig=AOvVaw2J2-wR9cR9hzHu9fopMpjs&ust=1597751386270000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiBs_KVousCFQAAAAAdAAAAABAD\n\n\n \n\n6 \n\n \n\nStadtplanung \n\nSportanlage Dürrbach ("Sportzentrum Zürich"): Auf dem Gemeindegebiet von Wangen-Brüttisellen \ndirekt an der Grenze zu Dübendorf wird in Partnerschaft mit dem Zweckverband Dürrbach (Wangen-\nBrüttisellen und Dübendorf) die Sportanlage Dürrbach realisiert. Die Anlage schafft zwei 3-Fach-\nTurnhallen und bietet Platz für 35 verschiedene Sportarten sowohl für den Schul-, den Freizeit-, den \nBreiten- als auch den Leistungssport. \n  \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n  \n\nAbbildung 4 Sportanlage Dürrbach Visualisierung \n[Quelle: Brunner Weibel Architekten] \n\nAbbildung 5 Sportanlage Dürrbach Standort [Quelle: \nSportzentrum Zürich] \n\n\n\n \n\n7 \n\n \n\nStadtplanung \n\n4. Mögliche Standorte \nIn Dübendorf gibt es sowohl mögliche Standorte für ein Provisorium als auch Areale, die für eine \n\nlangfristige Lösung geeignet sind: \n\n \n\n4.1. Theodor-Real-Kaserne  \nDas Grundstück der "Theodor-Real-Kaserne" ist aktuell noch im Besitz des Bundes. Mit einer Grösse \n\nvon über 50'000 m2 und einem grossen Anteil an nicht bebauter Fläche weist das Grundstück bereits \n\nheute einen grossen Spielraum auf. Zudem beabsichtigt die Armee sich von diesem Standort in den \n\nnächsten Jahren zurückzuziehen (siehe "Sachplan Militär 2017, Programmteil, 8. Dezember 2017", \n\nhttps://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/50752.pdf, Seite 8 und 34: "Im Zuge der \n\nPlanung zur Umsetzung des Stationierungskonzepts hat sich gezeigt, dass voraussichtlich auch der \n\nWaffenplatz Dübendorf mittelfristig aufgegeben werden kann" sowie Tabelle Seite 35). Gemäss \n\nneusten Angaben hat sich das GS VBS für einen Strategiewechsel entschieden und die Kaserne wird \n\nnoch eine unbestimmte Zeit in Betrieb gehalten. Es kann jedoch weiterhin davon ausgegangen werden, \n\ndass sich die Armee zu einem noch unbestimmten Zeitpunkt vom Areal zurückziehen wird. Das Areal \n\nist sehr gross und nahe am Bahnhof Dübendorf gelegen (Luftlinie ca. 300 m, Fussdistanz rund 500 m). \n\nSomit wäre es für einen Mittelschulstandort gut geeignet. Das Areal und die Strategie des VBS sind \n\ndeshalb weiterhin zu beobachten. \n\n \n\n4.2. Primar- und Sekundarschule Stägenbuck \nIn unmittelbarer Nähe zur Primar- und Sekundarschule Stägenbuck hat bereits früher ein Provisorium \n\neiner Kantonsschule bestanden. Das entsprechende Grundstück ist nun aber anderweitig überbaut. \n\nAbbildung 6 Mögliche Standorte Mittelschule [Eigene Darstellung] \n\nhttps://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/50752.pdf\n\n\n \n\n8 \n\n \n\nStadtplanung \n\nDiese Gebäude der Primar- und Sekundarschule Stägenbuck sind im überkommunalen Inventar des \n\nKantons Zürich inventarisiert. Die Primar- und Sekundarschule Stägenbuck muss in den nächsten \n\nJahren saniert und erweitert werden, entsprechende Planungen sind am Laufen. Allerdings wird der \n\nEntscheidungsprozess noch einige Jahre in Anspruch nehmen. Es besteht aktuell eine ungenutzte \n\nFläche auf dem Areal, welche künftig während der Sanierung und Erweiterung für ein Provisorium \n\ngenutzt werden soll. Allenfalls sind hier Synergien möglich, indem die Kantonsschule das Provisorium \n\nerrichtet und nutzt, dieses dann aber in ein paar Jahren durch die Primar- und Sekundarschule \n\nweitergenutzt werden kann. Falls der Bestand ersetzt werden könnte, dann wäre es mit einem dichten \n\nNeubau möglich die Fläche sowohl für die Primar- und Sekundarschule als auch für eine Mittelschule \n\nnutzen zu können. \n\n \n\n4.3. Innovationspark Zürich  \nFür den Innovationspark wurde ein kantonaler Gestaltungsplan erarbeitet. Aufgrund des Gerichtsurteils \n\ndes Verwaltungsgerichts vom 8. Juli 2020 wurde dieser jedoch aufgehoben, weshalb eine vom Kanton \n\nbeauftragte Task Force bis im Frühling 2021 einen Synthesebericht mit den verschiedenen Interessen \n\nund dem weiteren Vorgehen erarbeiten wird. Bisher war nicht geplant auf dem Innovationsparkareal \n\neine Mittelschule zu realisieren. Aufgrund der neuen Ausgangslage könnte das Thema jedoch \n\naufgenommen werden. Zwischen dem Innovationspark und einer Mittelschule gibt es viele Synergien \n\n(z.B. Doppelnutzung von Infrastrukturen). Die Stadt Dübendorf befürchtet jedoch, dass durch die \n\nAufnahme eines neuen Themas der ganze Prozess noch komplizierter wird und somit das Risiko einer \n\nweiteren Verzögerung steigt. Falls der Kanton Zürich diesen Standort jedoch als geeignet evaluiert, \n\ndann wird die Stadt Dübendorf dies unterstützen. Was sicherlich möglich ist, ist auf dem \n\nInnovationspark ein Provisorium zu errichten, bis ein anderer Standort, wie z.B. die Theodor-Real-\n\nKaserne frei wird. \n\n \n\n4.4. Zürichstrasse 137 \nDas bestehende Gebäude an der Zürichstrasse 137 steht aktuell leer und der Grundeigentümer ist auf \n\nder Suche nach neuen Möglichkeiten. Das Gebäude steht direkt am Bahnhof Stettbach und ist somit \n\nhervorragend erschlossen. Eine provisorische oder auch permanente Nutzung als Kantonsschule ist \n\nallenfalls denkbar. Eine mögliche Schwierigkeit könnte die Frage der Integration einer Turnhalle sein \n\nund das Fehlen eines Aussenraums. Dies wäre zusammen mit dem Grundeigentümer zu überprüfen. \n\n \n\n4.5. Sunnental \nDas Grundstück der Sekundarschulgemeinde Dübendorf-Schwerzenbach weist eine beachtliche \n\nGrösse von über 20'000 m2 auf und ist noch unüberbaut. Es liegt einigermassen in der Nähe des \n\nBahnhofs Stettbach (Luftlinie rund 800 m, Fussdistanz rund 900 m). Allerdings ist zu beachten, dass \n\neine Hochspannungsleitung am Rand des Grundstücks über die Parzelle führt. Es ist zusammen mit \n\nder Sekundarschulgemeinde Dübendorf-Schwerzenbach zu klären, ob das Grundstück zur Verfügung \n\nsteht und inwiefern die Hochspannungsleitung die Bebauung des Grundstücks beeinflusst. \n\n \n\n4.6. EMPA \nAuf dem Areal der EPMA besteht auf dem sogenannten Areal-Teil EMPA-Ost noch eine grosse unge-\n\nnutzte Fläche (zwischen NEST und Parkplätzen). Die EMPA hat Ende 2019 ein Wettbewerbsverfahren \n\nabgeschlossen, dessen Ergebnis Mitte Februar 2020 kommuniziert wurde. Das Projekt sieht vor, einen \n\nTeil der Fläche zwischen NEST und den bestehenden Parkplätzen mit einem neuen Laborgebäude zu \n\nüberbauen. Das Baugesuch wurde bereits eingereicht, die Baubewilligung ist noch im Jahr 2020 zu \n\nerwarten. Ein nach wie vor relativ grosser Teil des Areals wird aber auch mittelfristig noch unbebaut \n\nbleiben. Auf diesem Teil des Grundstücks wäre allenfalls ein Provisorium denkbar.  \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n9 \n\n \n\nStadtplanung \n\n \n\n4.7. Grobbeurteilung Standorte \n \nTabelle 1 Grobbeurteilung Standorte \n\nNr. Standort ÖV Zone Provisorium Dauerhaft Bemerkungen \n\n1 Theodor-Real-\nKaserne  \n\nsehr gut sehr gut evtl. möglich realistisch vorab langfristig, für \nProvisorium je nach \nStrategie des VBS möglich \n\n2 Primar- und \nSekundarschule \nStägenbuck \n\nsehr gut sehr gut realistisch evtl. möglich evtl. Synergien mit Prima- \nund Sekundarschule für \nProvisorien \n\n3 Innovationspark \nZürich \n\ngut bis sehr \ngut \n\nmachbar realistisch evtl. möglich als Provisorium realistisch, \neine definitive Lösung ist \nzu prüfen \n\n4 Zürichstrasse \n137 \n\nsehr gut machbar  evtl. möglich evtl. möglich sehr guter Standort; ist \nGebäude für Schule \ngeeignet? Turnhalle? \n\n5 Sunnental mässig nicht konform evtl. möglich evtl. möglich Wohnzone; müsste für \ndefinitive Lösung umgezont \nwerden \n\n6 EMPA genügend bis \ngut \n\nsehr gut sehr gut kaum möglich als Provisorium einfach \numsetzbar, für definitiv \naber nicht erwünscht \n\n \n  \n\n\n\n \n\n10 \n\n \n\nStadtplanung \n\n5. Erreichbarkeit \n \n\n5.1. Erreichbarkeit allgemein \nDübendorf ist sowohl durch den Bahnhof Dübendorf als auch durch den Bahnhof Stettbach sehr gut \n\nerschlossen.  \n\n \n\nDer Bahnhof Dübendorf wird durch diverse S-Bahnen bedient.  \n\n \n\nS-Bahn \n\nWallisellen bis Dübendorf  3 Minuten (S14) (Halbstundentakt) \n\nSchwerzenbach bis Dübendorf 3 Minuten (S14 oder S9) (Viertelstundentakt) \n\nVolketswil (Dorf) bis Dübendorf 15 Minuten (Bus und S14) (Viertelstundentakt) \n\nGreifensee bis Dübendorf 7 Minuten (S9 oder S14) \n\nStettbach bis Dübendorf 3 Minuten (S9) \n\n \n\nBus \n\nBrüttisellen Zentrum bis Dübendorf 30 Minuten (Bus 796 und 759), Fahrrad 14 Minuten \n\nWangen, Dorfplatz bis Dübendorf 11 Minuten (Bus 759) \n\nDietlikon bis Dübendorf 17 Minuten (Bus 748) \n\nMaur bis Dübendorf 30 Minuten (Bus 743 und 752) \n\nFällanden bis Dübendorf          21 Minuten (Bus 743 und 752) \n\n \n\nDer Bahnhof Stettbach ist zudem durch die S3, die S9, S11 und S12 bestens erschlossen.  \n\n \n\n \n\nAbbildung 7 Etappe Dübendorf – Bhf. Dietlikon Glattalbahn [Kantonaler Richtplan Stand: 28. \nOktober 2019] \n\n\n\n \n\n11 \n\n \n\nStadtplanung \n\nGlattalbahn \n\nDie Glattalbahn zwischen dem Bahnhof Stettbach und dem Flughafen Zürich ist seit November 2010 \n\nim Betrieb. Seit jeher bestand bereits die Absicht, die Glattalbahn in weiteren Etappen auszubauen. In \n\nPlanung ist aktuell der Ausbau von Kloten zum Bahnhof Bassersdorf. Ebenfalls soll die Glattalbahn in \n\nDübendorf vom Gebiet Giessen zum Bahnhof Dübendorf über den Innovationspark zum Bahnhof \n\nDietlikon verlängert werden (vgl. Abbildung 7). Die Realisierung dieses Infrastrukturvorhabens ist ein \n\nwichtiges Entwicklungsziel der Anrainergemeinden des Flugplatzes Dübendorf und der Zürcher \n\nPlanungsgruppe Glattal. \n\n \n\nVelo  \n\nIn Dübendorf gibt es diverse Radverbindungen, die Dübendorf mit den umliegenden Gemeinden \n\nverbinden (vgl. Abbildung 8). Geplant ist ausserdem eine Veloschnellroute, welche Uster, Greifensee, \n\nSchwerzenbach, Dübendorf, Wallisellen und Opfikon verbindet. Das Velonetz wird weiter ausgebaut \n\nund Schwachstellen werden verbessert. Am 14. März 2019 wurde das Langsamverkehrskonzept vom \n\nStadtrat verabschiedet. Das Konzept behandelt den Fuss- und Veloverkehr gemeinsam und deckt das \n\ngesamt Stadtgebiet und die Schnittstellen zu den Nachbargemeinden sowie zur regionalen und \n\nkantonalen Planung ab. Mit dem Langsamverkehrskonzept soll in Dübendorf ein durchgängiges, \n\nattraktives Netz für Fussgänger und Velofahrer geschaffen werden. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nAbbildung 8 – Velonetz Alltag [GIS-ZH vom 22.09.2020] \n\n\n\n \n\n12 \n\n \n\nStadtplanung \n\n5.2. Erreichbarkeit der Standorte \n \n\nDie Theodor – Real – Kaserne, der Innovationspark und das Schulhaus Stägenbuck liegen in \n\nunmittelbarer Nähe des Bahnhofs Dübendorf und sind somit zu Fuss und mit dem Velo optimal \n\nerreichbar. Das EMPA-Areal ist ebenfalls unweit des Bahnhofs Dübendorf. Zu Fuss braucht man vom \n\nBahnhof 13 Minuten, mit dem Velo oder dem Bus gar nur 5 Minuten (vgl. Abbildung 9). \n\nDie anderen zwei Standorte befinden sich in der Nähe des Bahnhofs Stettbach. Der Standort \n\nZürichstrasse liegt zu Fuss nur einer Minute vom Bahnhof Stettbach entfernt. Der Standort Sunnental \n\nist aber mit 12 Minuten ebenfalls noch zu Fuss oder in 3 Minuten mit dem Velo bzw. in 6 Minuten mit \n\ndem Bus erreichbar (vgl. Abbildung 10). \n\n \n  \n\nAbbildung 9 Erreichbarkeit Standorte [Plangrundlage: ÖV-Güteklasse ; Eigene Darstellung] \n\nAbbildung 10 Erreichbarkeit Standorte [Plangrundlage: ÖV-Güteklasse ; Eigene Darstellung] \n\n\n\n \n\n13 \n\n \n\nStadtplanung \n\n6. Schlussfolgerung \nDie Stadt Dübendorf liegt zentral im Glattal und ist gut erreichbar. Sie positioniert sich als Standort für \nForschung und Innovation und wird als attraktiver Firmenstandort wahrgenommen. Im Bereich Bildung \nwird ein breites und qualitativ hochwertiges Bildungsangebot gepflegt und die Stadt entwickelt sich \ndurch das Angebot zu einem Bildungsstandort mit regionaler Ausstrahlung. Die Bildungsangebote \nermöglichen allen Kindern, unabhängig von deren sozialer und kultureller Herkunft, optimale Chancen \nund die Förderung ihrer Stärken. Dem Stadtrat ist die Vernetzung von Bildung, Forschung und \nInnovation wichtig, weshalb dies gefördert wird.  \n \nEine Mittelschule in Dübendorf würde das Bildungsangebot optimal erweitern. Durch das bereits \nbestehende oder geplante Bildungs- und Sportangebot bestehen Chancen für die Nutzung von \nSynergien. Je nach Bedürfnis des Kantons stehen in Dübendorf verschiedene Standorte zur Auswahl, \ndie sich für eine Mittelschule eignen würden. \n \nDer Stadtrat hat grosses Interesse in Dübendorf einen Mittelschulstandort zu realisieren. Die Stadt \nunterstützt den Kanton gerne bei den weiteren Abklärungen und steht bei Fragen zur Verfügung. \n \n\n  \n\n. . . .  verlässlich, mit Qualität und Engagement \n\n\n


name: 20200312-DO-B_04 Terminplan _ Etappierungsvorschlag - Kopie

text: \n- Provisorium für  Schulbetrieb (Sekundarschule / Primarschule) vorgängig   \n  erstellen (0.5 Jahre) \n- Instandstellung Aula und Sporthalle mit neuen Nebenräumen \n- ganze Sekundarschule zügelt  ins Provisorium\n- Anbau Sekundarschule, Aufstockung und Umbau Bestand wird erstellt \n\nFür  die Dimensionierung des Provisoriums ist der minimale Raumbedarf zu klären . \n\n- Anzahl Klassenzimmer inkl. oder exkl. Gruppenraum \n- Anzahl Spezialunterrichtsräume inkl. Materialräume \n- Förderräume \n- Gemeinschaftsräume \n- Raumbedarf Lehrkraftbereich \n- Allgemeine Räume\n\n1. Etappe\n\n2. Etappe\n\n- Sekundarschule zieht in die instandgestellten und ergänzten Räumlichkeiten   \n  ein (Raumangebot gem. Raumprogramm vom 07.02.19) \n- Primarschule zügelt  ins Provisorium -> Anzahl Schulräume inkl.  \n  Spezial- und Nebenräume ist durch die Primarschule zu definieren.\n- Betreuung und Schulpsychologischer Dienst zügelt  ins Provisorium \n- Umbau Primarschule und Hauswartsgebäude wird erstellt \n- Abbruch Schwimmbad und Pavillion Betreuung \n- Erstellung Neubauvolumen\n\n- Betreuung und Schulpsychologischer Dienst ziehen in den Neubau \n- Primarschule zieht in den Neubau und in die instandgestellten Räum- \n  lichkeiten ein (Raumangebot gem. Raumprogramm vom 07.02.19) \n- Rückbau oder Fremdnutzung Provisorium \n- Instandstellung Umgebung \n- Abschluss der Gesamtinstandstellung\n\n3. Etappe\n\nBauzeit: 2.5 Jahre \nZeitachse: Termin X + 2.5 Jahre (Richtwert)\n\nBauzeit: 2.5 Jahre \nZeitachse: Termin X + 5 Jahre (Richtwert)\n\nBauzeit: 0.5 Jahre \nZeitachse: Termin X + 5.5 Jahre (Richtwert)\n\nProvisorium  \nals Platzhalter\n\nTotal:    5.5 Jahre Bauzeit\n\nArchitekt: Niedermann Sigg Schwendener Architekten AG / Grüngasse 19 / 8004 Zürich \nT 043 433 22 33 / info@nusus.ch\n\nGesamtsanierung und Erweiterung Schulanlage Stägenbuck Dübendorf \nZwinggartenstrasse 26, 8600 Dübendorf  ZH\n\nErsteller\nRevision\nFormat\n\n/\n\nPrimarschule Dübendorf  / Usterstrasse 16 / 8600 Dübendorf  ZH \nSekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach / Neuhausstrasse 23 / 8600 Dübendorf  ZH\n\nAuftraggeberin: Datum\n\n-\nA3\n\n \n\n26.08.2019\n\n-\ncel\n\n2000.01\n\nEtappierungsschema Etappe 1 - 3\nGrundriss Gesamtanlage\n\nVariante für  Kostenermittlung Überarbeitung\nEntscheid PG03 vom 17. Juni 2019\n\n\n\nAktivitätsname Startdatum Enddatum Dauer \n(Tage)\n\nA. S. O. N. D. J. F. M. A. M. J. J. A. S. O. N. D. J. F. M. A. M. J. J. A. S. O. N. D. J. F. M. A. M. J. J. A. S. O. N. D. J. F. M. A. M. J. J. A. S. O. N. D. J. F. M. A. M. J. J. A. S. O. N. D. J. F. M. A. M. J. J. A. S. O. N. D. J. F. M. A. M. J. J. A. S. O. N. D. J. F. M. A. M. J. J. A. S. O. N. D. J. F. M. A. M. J. J. A. S. O. N. D. J.\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nA. S. O. N. D. J. F. M. A. M. J. J. A. S. O. N. D. J. F. M. A. M. J. J. A. S. O. N. D. J. F. M. A. M. J. J. A. S. O. N. D. J. F. M. A. M. J. J. A. S. O. N. D. J. F. M. A. M. J. J. A. S. O. N. D. J. F. M. A. M. J. J. A. S. O. N. D. J. F. M. A. M. J. J. A. S. O. N. D. J. F. M. A. M. J. J. A. S. O. N. D. J. F. M. A. M. J. J. A. S. O. N. D. J.\n\nGenehmigung Projektierungskredit 14.11.2019 28.9.2020 227 14.11.2019\nGenehmigung Projektierungskredit\n\n28.9.2020\n\nVorlauf Projektierungskredit 14.11.2019 23.9.2020 225 Vorlauf Projektierungskredit\n225.00\n\nGemeindeabstimmung - Genehmigung \nProjektierungskredit\n\n28.9.2020 28.9.2020 0 Gemeindeabstimmung - Genehmigung Projektierungskredit\n28.9.2020\n\nVorprojekt / Kostenschätzung 3.7.2020 3.6.2021 239 3.7.2020\nVorprojekt / Kostenschätzung\n\n3.6.2021\n\nVorlauf VP (Fachplanerteam komplett, \nProjektorganisation)\n\n3.7.2020 24.9.2020 60 Vorlauf VP (Fachplanerteam komplett, Projektorganisation)\n60.00\n\nVorprojekt 5.10.2020 26.2.2021 105 Vorprojekt\n105.00\n\nKostenermittlung KS 1.3.2021 26.3.2021 20 Kostenermittlung KS\n20.00\n\nOptimierungen VP mit KS 29.3.2021 23.4.2021 20 Optimierungen VP mit KS\n20.00\n\nGenehmigung VP mit KS 3.6.2021 3.6.2021 0 Genehmigung VP mit KS\n3.6.2021\n\nBauprojekt inkl. Kostenvoranschlag 7.6.2021 1.4.2022 214 7.6.2021\nBauprojekt inkl. Kostenvoranschlag\n\n1.4.2022\n\nBauprojekt 7.6.2021 31.12.2021 150 Bauprojekt\n150.00\n\nKostenermittlung KV 3.1.2022 4.2.2022 25 Kostenermittlung KV\n25.00\n\nOptimierungen BP mit KV 7.2.2022 4.3.2022 20 Optimierungen BP mit KV\n20.00\n\nGenehmigung BP mit KV 1.4.2022 1.4.2022 0 Genehmigung BP mit KV\n1.4.2022\n\nBaubewilligung 7.3.2022 14.3.2023 267 7.3.2022\nBaubewilligung\n\n14.3.2023\n\nBaugesuch erstellen 7.3.2022 27.5.2022 60 Baugesuch erstellen\n60.00\n\nBaugesuch einreichen 10.6.2022 10.6.2022 0\n10.6.2022\nBaugesuch einreichen\n\nBaugewilligungsverfahren 13.6.2022 9.12.2022 130 Baugewilligungsverfahren\n130.00\n\nErhalt Bauentscheid 13.12.2022 13.12.2022 0\n13.12.2022\nErhalt Bauentscheid\n\nAuflagenbereinigung Bauentscheid 14.12.2022 7.3.2023 60 Auflagenbereinigung Bauentscheid\n60.00\n\nBaufreigabe erwirken 14.3.2023 14.3.2023 0 Baufreigabe erwirken\n14.3.2023\n\nAusschreibung TA1 13.6.2022 7.4.2023 215 13.6.2022\nAusschreibung TA1\n\n7.4.2023\n\nPaket 1\nAushub, Baumeister, Lift, Haustechnik komplett\n\n13.6.2022 7.4.2023 215 13.6.2022\nPaket 1 Aushub, Baumeister, Lift, Haustechnik komplett\n\n7.4.2023\n\nPlanung 13.6.2022 30.9.2022 80 Planung\n80.00\n\nLeistungsbeschrieb 3.10.2022 9.12.2022 50 Leistungsbeschrieb\n50.00\n\nVersand bereit 9.12.2022 9.12.2022 0\n\n9.12.2022\nVersand bereit\n\nRechnen Unternehmer 12.12.2022 3.2.2023 40 12.12.2022 Rechnen Unternehmer\n40.00\n\nKontrollieren / auswerten 6.2.2023 31.3.2023 40 Kontrollieren / auswerten\n40.00\n\nVergabe durch Bauherrschaft 7.4.2023 7.4.2023 0\n7.4.2023\nVergabe durch Bauherrschaft\n\nGenehmigung Baukredit 4.4.2022 10.3.2023 245 4.4.2022\nGenehmigung Baukredit\n\n10.3.2023\n\nVorlauf Baukredit 4.4.2022 10.2.2023 225\nVorlauf Baukredit\n225.00\n\nGemeindeabstimmung - Genehmigung Baukredit 10.3.2023 10.3.2023 0 Gemeindeabstimmung - Genehmigung Baukredit\n10.3.2023\n\nAusschreibung TA2... 13.3.2023 29.9.2025 666 13.3.2023\nAusschreibung TA2\n\n29.9.2025\n\nAusführung 10.4.2023 28.7.2028 1'385 10.4.2023\nAusführung\n\n28.7.2028\n\nVorlauf Unternehmer Etappe 1 Sekundarschule 10.4.2023 2.6.2023 40\nVorlauf Unternehmer Etappe 1 Sekundarschule\n40.00\n\nBaubeginn Etappe 1 Sekundarschule 2.6.2023 2.6.2023 0\n2.6.2023\nBaubeginn Etappe 1 Sekundarschule\n\nBauphase Etappe 1 Sekundarschule 5.6.2023 28.11.2025 650 5.6.2023 Bauphase Etappe 1 Sekundarschule\n650.00\n\nBezug Sekundarschule 28.11.2025 28.11.2025 0 Bezug Sekundarschule\n28.11.2025\n\nVorlauf Unternehmer Etappe 2 Primarschule 1.12.2025 23.1.2026 40 Vorlauf Unternehmer Etappe 2 Primarschule\n40.00\n\nBaubeginn Etappe 2 Primarschule 26.1.2026 26.1.2026 0\n\n26.1.2026\nBaubeginn Etappe 2 Primarschule\n\nBauphase Etappe 2 Primarschule 2.2.2026 28.7.2028 650\n2.2.2026 Bauphase Etappe 2 Primarschule\n\n650.00\nBezug Primarschule 28.7.2028 28.7.2028 0\n\nBezug Primarschule\n28.7.2028\n\nGesamtsanierung und Erweiterung Schulanlage Stägenbuck, Dübendorf - Grobterminprogramm - provisorisch\nStand: 3. Oktober 2019\n\nBemerkungen:\n- Alle Termine sind exkl. Winterbaumassnahmen und Rekurszeiten\n- Voraussetzung für Planungsstart Vorprojekt: KomplettesPlanerteam\n- Termin Gemeindeabstimmung Genehmigung Baukredit abhängig von eff. Abstimmungstermin\n\nNiedermann Sigg Schwendener Architekten AG\nGrüngasse 19, 8004 Zürich\n\nT 043 433 22 33, info@nusus.ch\n\n\n\t2000.01-Etappierungsschema Etappe 1 - 3\n\t1/Lay-3\n\n\n


text: \n  \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n     \n\n \n\n        \n\n        \n\n        \n\n   \n\nGesamtsanierung und  \n\nErweiterung Schulanlage \n\nStägenbuck, Dübendorf \n  \n  \n\nProjektwettbewerb im selektiven Verfahren \nPräqualifikation \n   \n\n  \n\n     \n     \n\n    \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n    \n \n\n \n\n \n\n  \n\n  \n\nKunde \n\nProjektgruppe \n\nSchulanlage Stägenbuck \n\n8600 Dübendorf \n\n \n\n \n\n \n\n   \n \n\n  \n\n   \n    \n Datum \n\n28. Juni 2016 \n\n \n\n  \n\n\n\n \n\n \n\n \n\nImpressum \n\n    Datum \n\n28. Juni 2016 \n\n  \n  Bericht-Nr. \n\n5291.300_Phase 1 \n\n  \n  Verfasst von \n\nPEC \n\n  \n  Basler & Hofmann AG \n\nIngenieure, Planer und Berater \n\nForchstrasse 395 \n\nPostfach \n\nCH-8032 Zürich \n\nT +41 44 387 11 22 \n\nF +41 44 387 11 00 \n\n \nBachweg 1 \n\nPostfach \n\nCH-8133 Esslingen \n\nT +41 44 387 15 22 \n\nF +41 44 387 15 00 \n\n  \n\nVerteiler \n\n  \n  _ Ausschreibende Stelle \n\n_ Preisgericht \n\n_ Bewerbende / Teilnehmende \n \n\n \n\n\n\nBasler & Hofmann  Gesamtsanierung und Erweiterung Schulanlage Stägenbuck, Dübendorf   \n\n     \n\n \n\nInhaltsverzeichnis \n  \n \n\n1. Das Wichtigste in Kürze 1 \n\n2. Allgemeine Bestimmungen 3 \n\n2.1 Veranstalterin und Verfahrensbegleitung 3 \n\n2.2 Preisgericht 4 \n\n2.3 Art des Verfahrens und Verfahrensbestimmungen 4 \n\n2.4 Teambildung und Teilnahmeberechtigung 5 \n\n2.5 Termine 6 \n\n2.6 Preise und Ankäufe 6 \n\n2.7 Rechte und Anerkennung 7 \n\n2.8 Bestimmungen zur Präqualifikation 7 \n\n2.9 Bestimmungen zum Projektwettbewerb 9 \n\n2.10 Weiterbearbeitung 10 \n\n3. Aufgabenstellung 13 \n\n4. Verzeichnis einzureichender Unterlagen Projektwettbewerb 18 \n\n5. Genehmigung 20 \n \n\n \n\n\n\nBasler & Hofmann  Gesamtsanierung und Erweiterung Schulanlage Stägenbuck, Dübendorf  1 \n\n     \n\n \n\n1.  Das Wichtigste in Kürze \n\nDie Primarschule Dübendorf und die Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach ver-\n\nanstalten für die Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Stägenbuck einen ano-\n\nnymen, selektiven Projektwettbewerb. Es gilt die Ordnung für Architektur- und Ingeni-\n\neurwettbewerbe SIA 142, Ausgabe 2009, subsidiär zu den Bestimmungen über das \n\nöffentliche Beschaffungswesen. Für die Verfahrensbegleitung wurde Basler & Hofmann \n\nbeauftragt. \n\n \n\nTeilnahmeberechtigt sind Teams von Planerinnen und Planer aus den Fachrichtungen \n\nArchitektur, Landschaftsarchitektur, Baumanagement und Bauingenieurwesen. Die \n\nFederführung hat durch die Fachrichtung Architektur zu erfolgen.  \n\n \n\nDas Verfahren wird vom Juli 2016 bis April 2017 durchgeführt. Die Unterlagen für die \n\nPräqualifikation sind bis am 26. August 2016 einzureichen. \n\n \n\nDie Schulanlage Stägenbuck wurde 1975 von Ulrich Zimmermann in Zusammenarbeit \n\nmit Züger Architekten AG und W. Hess erbaut und liegt im nördlichen Stadtteil von \n\nDübendorf in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof. Die Schulanlage ist im Inventar der \n\nüberkommunalen Schutzobjekte. Die Schulanlage muss gesamterneuert und an die \n\nheutigen und künftigen Nutzungsanforderungen angepasst werden. Um dies zu ermög-\n\nlichen, sind auch Erweiterungsbauten notwendig. \n\n \n\n \n \nSchulanlage Stägenbuck \n\nLuftbild (google maps) \n\n \n\n  \n\n \n\nDie gesamte Anlage ist im je hälftigen Miteigentum der Sekundarschulgemeinde Dü-\n\nbendorf- Schwerzenbach und der Stadt Dübendorf. Die Primarschule Dübendorf und \n\ndie Sekundarschulgemeinde Dübendorf-Schwerzenbach haben eine Projektgruppe \n\ngebildet, welche die Planungs- und Projektierungsarbeiten begleiten. Die Eigentümer-\n\nschaften sind darin je hälftig vertreten und entscheidungsberechtigt. \n\nVerfahren \n\nTeilnahme \n\nTermine  \n\nGegenstand \n\nProjektgruppe Stägenbuck \n\n\n\nBasler & Hofmann  Gesamtsanierung und Erweiterung Schulanlage Stägenbuck, Dübendorf  2 \n\n     \n\n \n\nDie Schulanlage Stägenbuck figuriert mit den beiden Schulhäusern, dem Singsaal, der \n\nSporthalle, dem Hallenbad und dem Abwartswohnhaus im Inventar der kunst- und \n\nkulturhistorischen Schutzobjekte und archäologischer Denkmäler von überkommunaler \n\nBedeutung. Das gesamte Ensemle ist ein Schutzobjekt gemäss §203 Abs. C PBG. Es \n\nhandelt sich um ein seltenes Beispiel für eine Grossschulanlage, welche mit den zahl-\n\nreichen Gebäuden, Räumen und Plätzen zur Erbauungszeit alle Bedürfnisse abgedeckt \n\nhat. \n\n \n\nInfolge steigender Schülerzahlen besteht bei der Primar- als auch bei der Sekundar-\n\nschule zusätzlicher Raumbedarf. So sollen \n\n_ der Kindergarten von 2 auf 3 Klassen, \n\n_ die Primarschule von 15 auf 18 Klassen und  \n\n_ die Sekundarschule von 13 auf 21 Klassen  \n\nausgebaut werden.  Beide Schulen weisen nebst den Schulräumen noch weiteren \n\nRaumbedarf aus. Neben zusätzlichen Turnhallen sind auch Räume für die Betreuung \n\nund für die Schulverwaltung der Primarschule in Etappen und unter Berücksichtigung \n\ndes laufenden Betriebs umzusetzen.  \n\n \n\nDer Projektwettbewerb hat zum Ziel, ein pädagogisch, städtebaulich und architekto-\n\nnisch hochwertiges Sanierungs- und Erweiterungsprojekt zu evaluieren. Das Projekt \n\nsoll unter Berücksichtigung des denkmalpflegerischen Wertes der Schulanlage, die \n\nbetrieblichen und energetischen Anforderungen möglichst optimal umsetzen. Für die \n\nNeubauten wird der Standard MINERGIE-P-Eco angestrebt. \n\n \n\nAn der Gemeinderatssitzung vom 1. Dezember 2014 der Stadt Dübendorf und an der \n\nGemeindeversammlung vom 9. Dezember 2014 der Sekundarschulgemeinde Düben-\n\ndorf – Schwerzenbach wurde ein Planungskredit für ein Planerauswahlverfahren bewil-\n\nligt. Die Bauherrschaft beabsichtigt auf Grundlage des siegreichen Projektvorschlages \n\neinen Projektierungskredit einzuholen.  \n\n \n\nDas siegreiche Team wird mit der Sanierung und der Erweiterung der gesamten Schul-\n\nanlage beauftragt. Dabei werden die Grundleistungen der SIA Phasen 31 - 53 erbracht. \n\nDie Beauftragung erfolgt vorbehältlich der Kreditgenehmigungen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nDenkmalpflege \n\nAufgabenstellung \n\nZielsetzung \n\nKreditgenehmigungen \n\nWeiterbearbeitung \n\n\n\nBasler & Hofmann  Gesamtsanierung und Erweiterung Schulanlage Stägenbuck, Dübendorf  3 \n\n     \n\n \n\n2.  Allgemeine Bestimmungen \n\n2.1  Veranstalterin und Verfahrensbegleitung \n\nVeranstalterin ist die Projektgruppe Schulanlage Stägenbuck Dübendorf, in welcher die \n\nPrimarschule Dübendorf sowie die Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach vertre-\n\nten sind: \n\nProjektgruppe  \n\nSchulanlage Stägenbuck \n\n  \n\nAdresse: \n\nPrimarschule Dübendorf \n\nUsterstrasse 16 \n\n  \n\n8600 Dübendorf ZH Link http://www.schule-duebendorf.ch \n\nKontaktperson: Christof Bögli Tel. 044 801 69 26 \n\nPrimarschule, Liegenschaften E-Mail primarschule@duebendorf.ch \n\n \n\n \n\nDie Organisation, Begleitung und Vorprüfung des Projektwettbewerbes erfolgt durch \n\nBasler & Hofmann AG. \n\nBasler & Hofmann AG   \n\nIngenieure, Planer und Berater Tel. 044 387 11 22 \n\nForchstrasse 395, Postfach Link www.baslerhofmann.ch \n\n8032 Zürich Tel. direkt 044 387 12 78 \n\nKontaktperson: Cédric Perrenoud E-Mail cedric.perrenoud@baslerhofmann.ch \n\n \n\nAufgrund ihrer Rolle als Verfahrensbegleitung steht Basler & Hofmann sowie andere \n\nUnternehmen der Basler & Hofmann Gruppe (www.baslerhofmann.ch) als Planer in \n\nden Bearbeitungsteams nicht zur Verfügung. \n  \n\nVeranstalterin \n\nVerfahrensbegleitung \n\nmailto:primarschule@duebendorf.ch\nhttp://www.baslerhofmann.ch/\n\n\nBasler & Hofmann  Gesamtsanierung und Erweiterung Schulanlage Stägenbuck, Dübendorf  4 \n\n     \n\n \n\n2.2  Preisgericht \n\nZur Beurteilung der Ergebnisse des Projektwettbewerbes setzt die Auftraggeberin fol-\n\ngendes Preisgericht ein: \n\n \n\n_ Erika Fries, Architektin ETH/SIA/BSA,  (Vorsitz) \n\n_ Thomas Pulver, Architekt ETH/SIA/BSA \n\n_ Reto Lorenzi,Stadtplaner Dübendorf, Dipl.Kult.Ing. ETH/SIA \n\n_ Patrick Altermatt,Landschaftsarchitekt, Dipl. FH / BSLA, \n\n_ Christine Barz, Kantonale Denkmalpflege, M.A. \n\n_ Detlef Horisberger, Architekt HTL/SIA/BSA (Ersatz) \n\n \n\n_ Susanne Hänni, Präsidentin Primarschule \n\n_ Brigitta Würsch, Vorsitzende Ressort Infrastruktur Primarschule \n\n_ Andreas Sturzenegger, Präsident Sekundarschule \n\n_ Mike Badertscher, Schulpfleger Sekundarschule \n\n_ Guido Mozzetti, Dienstleitung Liegenschaften Primarschule (Ersatz) \n\n_ Benedikt Stockmann, Schulpfleger Sekundarschule (Ersatz) \n\n \n\n_ Jasmin Thalmann, Schulleitung Primarschule Stägenbuck \n\n_ Christof Enz, Schulleitung Sekundarschule Stägenbuck \n\n \n\n_ Cédric Perrenoud, Architekt (Moderation), Basler & Hofmann   \n\n_ Reto Vincenz, Architekt (Verfahrensbegleitung), Basler & Hofmann  \n\n_ Oliver Taferner, Basler & Hofmann, Experte Energie / Nachhaltigkeitsbeurteilung \n\n_ Tino Dittli, Basler & Hofmann, Bauingenieur \n\n_ Alexander Funk, Basler & Hofmann, Experte Brandschutz \n\n_ Peter Frischknecht, PBK AG Zürich, Bauökonom \n\n \n\nDas Preisgericht behält sich vor, nach Bedarf weitere Expertinnen und Experten für \n\nspezifische Fragestellungen mit beratender Funktion beizuziehen (ohne Stimmrecht). \n\n \n\n \n\n2.3  Art des Verfahrens und Verfahrensbestimmungen \n\nDas Verfahren wird als anonymer, selektiver Projektwettbewerb für Teams von Plane-\n\nrinnen und Planer der Fachrichtungen Architektur, Landschaftsarchitektur, Bauma-\n\nnagement und Bauingenieurwesen durchgeführt. Das Preisgericht kann bei Nichterrei-\n\nchen der Wettbewerbsziele ein oder mehrere Projekte anonym überarbeiten lassen. \n\nDie Überarbeitung wird separat entschädigt. \n\n \n\nIm Rahmen der Präqualifikation werden die Bewerbungen entsprechend der Eignungs-\n\nkriterien beurteilt. Es werden ca. 8 Bewerbende für den Projektwettbewerb eingeladen, \n\n2 Bewerbende werden als Ersatz nominiert. Sollten mehr als ca. 8 geeignete Bewer-\n\nbungen eingehen, nimmt das Beurteilungsgremium eine Bewertung vor. Die am besten \n\ngeeigneten Bewerbungen werden berücksichtigt.  \n\n \n\nIn der Phase 2 erfolgt der Zuschlag aufgrund eines Projektvorschlags. Der Projektwett-\n\nbewerb wird anonym durchgeführt.  \n\nFachpreisrichterinnen und Fach-\n\npreisrichter \n\nSachpreisrichterinnen und Sach-\n\npreisrichter \n\nExperten und Expertinnen (ohne \n\nstimmrecht) \n\nVerfahrensbegleitung und Vorprü-\n\nfung \n\nVerfahrensart \n\nPräqualifikation (Phase 1) \n\nProjektwettbewerb (Phase 2) \n\n\n\nBasler & Hofmann  Gesamtsanierung und Erweiterung Schulanlage Stägenbuck, Dübendorf  5 \n\n     \n\n \n\nDie Ausschreibung untersteht dem GATT / WTO-Übereinkommen über das öffentliche \n\nBeschaffungswesen vom 15. April 1994. Es gilt die Ordnung für Architektur- und Inge-\n\nnieurwettbewerbe SIA 142, Ausgabe 2009, subsidiär zu den Bestimmungen der Sub-\n\nmissionsverordnung des Kantons Zürich vom 23. Juli 2003 sowie der Interkantonalen \n\nVereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 25. November 1994/15. \n\nMärz 2001. \n\n \n\nDie Verfahrenssprache und die Sprache der späteren Geschäftsabwicklung sind \n\nDeutsch. Die Angebotsunterlagen sind ebenfalls in Deutsch einzureichen. \n\n \n\nDie Ausschreibung wird auf www.simap.ch, in den amtlichen Publikationsorganen so-\n\nwie auf www.konkurado.ch veröffentlicht. \n\n \n\nEine öffentliche Beurteilung ist nicht vorgesehen. \n\n \n\nDie Veranstalterin plant die Wettbewerbsbeiträge öffentlich auszustellen. \n\n \n\n \n\n2.4  Teambildung und Teilnahmeberechtigung \n\nDie Primarschule Dübendorf und die Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach wol-\n\nlen mit diesem Verfahren ein Planerteam evaluieren, welches für die gestellte Aufgabe \n\neine überzeugende Gesamtlösung vorschlägt und das Bauprojekt anschliessend um-\n\nsichtig und ganzheitlich plant sowie umsetzt.  \n\nIn diesem Verfahren werden nur diejenigen Fachrichtungen ausgeschrieben, welche im \n\nRahmen des Projektwettbewerbs einen substantiellen Beitrag leisten können. Dabei \n\nhandelt es sich um die Fachrichtungen Architektur, Landschaftsarchitektur und Bauin-\n\ngenieurwesen, wobei die Federführung durch die Fachrichtung Architektur zu erfolgen \n\nhat. Mehrfachbewerbungen sind nicht zulässig.  \n\n \n\nDie Auftraggeberin beabsichtigt die für die SIA Phasen 31-53 notwendigen weitere \n\nPlaner unter Einbezug der Fachrichtung Architektur separat zu beschaffen, und unter \n\nder Federführung der Fachrichtung Architektur einen Generalplaner zu bilden. \n\n \n\nAlle Teilnehmenden müssen Wohn- oder Geschäftssitz in der Schweiz oder einem \n\nVertragsstaat des GATT/WTO-Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswe-\n\nsen haben, soweit dieser Staat Gegenrecht gewährt. Teilnehmende, die die verlangte \n\nFachkompetenz nicht durch ausgewiesene Fachleute nachweisen, können von der \n\nBeauftragung ausgeschlossen werden. \n\n \n\nNicht teilnahmeberechtigt sind Personen, die bei der Auftraggeberin, einem Mitglied \n\ndes Preisgerichts oder einem Expertenmitglied angestellt sind, ein wirtschaftliches oder \n\nunmittelbar persönliches Verhältnis haben sowie Personen, die mit einem Mitglied des \n\nPreisgerichts oder einem Expertenmitglied nahe verwandt sind. Es wird auf die Weglei-\n\ntung "Befangenheit und Ausstandsgründe" SIA 142i-202d verwiesen. Stichtag der Teil-\n\nnahmeberechtigung ist der Tag der Publikation des Wettbewerbs. \n\n \n\n \n\nVerfahrensbestimmungen \n\nVerfahrenssprache \n\nPublikation \n\nÖffentliche Beurteilung \n\nÖffentliche Ausstellung \n\nBildung von Planungsteams \n\nGeneralplaner \n\nTeilnahmeberechtigung \n\nhttp://www.simap.ch/\nhttp://www.kokurado.ch/\n\n\nBasler & Hofmann  Gesamtsanierung und Erweiterung Schulanlage Stägenbuck, Dübendorf  6 \n\n     \n\n \n\n2.5  Termine  \n\nFür das Auswahlverfahren sind folgende Termine vorgesehen: \n\nInhalt  Datum \n\nPräqualifikation    \n\nFreigabe Programm Präqualifikation  Mittwoch, 8. Juni 2016 \n\nPublikation  Freitag, 1. Juli 2016 \n\nEinreichung der Teilnahmeanträge  Freitag, 26. August 2016 \n\nSelektionsentscheid, Freigabe Programm Projektwettbewerb  Mittwoch, 14. September 2016 \n\nBenachrichtigung Bewerber durch Verfügung  Mittwoch, 21. September 2016 \n\nProjektwettbewerb   \n\nVersand der Unterlagen Projektwettbewerb  Mittwoch, 28. September 2016 \n\nBezug Modellgrundlage  ab Mittwoch, 28. September 2016 \n\nBegehung (obligatorisch)  Mittwoch, 12. Oktober 2016 \n\n14:00-16:00 \n\nFrist für Eingang schriftlicher Fragen  Freitag, 21. Oktober 2016 \n\nVersand der Beantwortung aller gesammelten Fragen  Freitag, 4. November 2016 \n\nFrist für Eingang Projektvorschlag (Dokumente / Pläne)  Freitag, 20. Januar 2017 \n\nFrist für Eingang Modelle  Freitag 10. Februar 2017 \n\nBeurteilung Wettbewerbsprojekte  Mittwoch, 8. März 2017 \n\nMittwoch, 15. März 2017 \n\nBenachrichtigung Teilnehmer durch Verfügung  April 2017 \n\nPublikation Jurybericht, Ausstellungseinladung  April 2017 \n\nÖffentliche Ausstellung  April 2017 \n\n \n\nTermine  \n\nPräqualifikation und Projektwettbewerb \n\n \n\n  \n\n \n\nAllfällige Änderungen bleiben vorbehalten. Diese werden jedoch rechtzeitig durch die \n\nVerfahrensbegleitung bekanntgegeben. \n\n \n\n \n\n \n\n2.6  Preise und Ankäufe \n\nDie Teilnahme an der Präqualifikation wird nicht entschädigt. Für ca. fünf Preise und \n\nAnkäufe der termingerecht und vollständig eingereichten Projektbeiträge stehen ge-\n\nsamthaft CHF 180‘000.- inkl. MwSt. zur Verfügung. Die Ankäufe betragen maximal 40 \n\nProzent der Gesamtpreissumme. \n\n \n\nDas Preisgericht kann einen angekauften Wettbewerbsbeitrag im ersten Rang zur Wei-\n\nterbearbeitung empfehlen. Hierzu bedarf es einer Zustimmung von drei Vierteln der \n\nGesamtpreissumme \n\nAnkäufe \n\n\n\nBasler & Hofmann  Gesamtsanierung und Erweiterung Schulanlage Stägenbuck, Dübendorf  7 \n\n     \n\n \n\nMitglieder des Preisgerichts, wobei die Zustimmung aller Vertreterinnen und Vertreter \n\nder Veranstalterin gegeben sein muss. \n\n \n\n \n\n2.7  Rechte und Anerkennung \n\nEs ist ausschliesslich Schweizerisches Recht anwendbar. Gerichtsstand ist Dübendorf. \n\n \n\nDas Urheberrecht an den Wettbewerbsbeiträgen verbleibt bei den Teilnehmenden. Die \n\neingereichten Unterlagen der mit Preisen und Ankäufen ausgezeichneten Wettbe-\n\nwerbsbeiträge gehen ins Eigentum der Veranstalterin über. \n\n \n\nDie Veranstalterin behält sich vor, die Projektdokumente unter Namensnennung zu \n\nveröffentlichen und für den Eigenbedarf zu kopieren. Mit der Ausbezahlung des Preis-\n\ngeldes sind alle Verpflichtungen der Veranstalterin gegenüber den Teilnehmenden \n\nabgeschlossen und deren Leistungen im Rahmen des Projektwettbewerbs vollumfäng-\n\nlich abgegolten. \n\n \n\nMit der Teilnahme am Verfahren anerkennen die Teilnehmenden die Bestimmungen \n\ndieses Programms, die Beantwortung der Fragen sowie den Entscheid des Preisge-\n\nrichts. Entscheide des Preisgerichts können nicht angefochten werden.  \n\n \n\nGegen die vorliegenden Ausschreibungsunterlagen kann gemäss Art. 15 IvöB innert 10 \n\nTagen seit Eröffnung der Ausschreibungsunterlagen beim Verwaltungsgericht des Kan-\n\ntons Zürich schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen An-\n\ntrag und dessen Begründung zu enthalten und ist im Doppel einzureichen. Die ange-\n\nfochtenen Ausschreibungsunterlagen und vorhandene Beweismittel sind beizulegen. \n\n \n\nDie Veranstalterin teilt im Rahmen dieses Beschaffungsverfahrens den Selektionsent-\n\nscheid (Präqualifikation) sowie den abschliessenden Zuschlagsentscheid mit einer \n\nVerfügung schriftlich mit. Gegen diese Verfügungen kann innerhalb von 10 Tagen nach \n\nZustellung beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich schriftlich und begründet Be-\n\nschwerde erhoben werden. \n\n \n\n \n\n2.8  Bestimmungen zur Präqualifikation  \n\nDie Ausschreibungsunterlagen für die Präqualifikation können ab Publikationstermin \n\nunter www.simap.ch heruntergeladen werden. Zusätzlich sind die Unterlagen auf \n\nwww.konkurado.ch zugänglich.  \n\nFolgende Unterlagen sind in digitaler Form zusammengefasst: \n\n_ Programm Projektwettbewerb im selektiven Verfahren, Präqualifikation \n\n_ Formulare: \n\n_ Angaben Planer \n\n_ Selbstdeklaration Planer \n\n_ Angaben Referenzprojekte \n\n \n\nIm Rahmen der Präqualifikation werden keine Fragen beantwortet oder Auskünfte er-\n\nteilt.  \n\nRechtsmittel und Gerichtsstand \n\nUrheberrecht \n\nVerbindlichkeit und \n\nRechtsschutz \n\nRechtsmittelbelehrung  \n\nBezug der Ausschreibungsunter-\n\nlagen  \n\nFragenbeantwortung \n\n\n\nBasler & Hofmann  Gesamtsanierung und Erweiterung Schulanlage Stägenbuck, Dübendorf  8 \n\n     \n\n \n\n \n\nDie für die Bewertung der Teilnehmeranträge relevanten Eignungskriterien sind in \n\nnachfolgender Tabelle zusammengestellt: \n\n \n\nEK*  Beschrieb Bewertung Formelle \n\nAnforderungen \n\nGewich-\n\ntung \n\nEK 1  Architektur \n\n \n\n \n\n \n\n_ Nachweis von 2-3  Refe-\n\nrenzprojekten mit ähnli-\n\ncher Aufgabenstellung \n\nund Komplexität.  \n\n_ Referenzen im Umgang \n\nmit Schutzobjekten \n\nund/oder Sanierungen \n\nsind erwünscht. \n\n_ Davon 2 Referenzprojekt \n\nin Realisierung oder be-\n\nreits Realisiert \n\n_ Projektangaben \n\ngemäss Formular  \n\n_ Projektdokumentati-\n\non 1 A3 pro Projekt \n\n(Darstellung frei) \n\n \n\n \n\n60% \n\nEK 2  Bauingenieurwesen _ Nachweis von 1-2  Refe-\n\nrenzprojekten mit ähnli-\n\ncher Aufgabenstellung \n\nund Komplexität.  \n\n_ Referenzen im Umgang \n\nmit Sanierungen sind \n\nerwünscht. \n\n_ Projektangaben \n\ngemäss Formular  \n\n_ Projektdokumentati-\n\non 1 A3 pro Projekt \n\n(Darstellung frei) \n\n_  \n\n20% \n\nEK 3  Landschaftsarchi-\n\ntektur \n\n_ Nachweis von 1-2 Refe-\n\nrenzprojekten mit ähnli-\n\ncher Aufgabenstellung \n\nund Komplexität.  \n\n \n\n_ Projektangaben \n\ngemäss Formular  \n\n_ Projektdokumentati-\n\non 1 A3 pro Projekt \n\n(Darstellung frei) \n\n \n\n20% \n\n \n\nEignungskriterien \n\nBewertungsgrundlage für Präqualifikation \n\n \n\n*EK= Eignungskriterium \n\n  \n\n \n\nAls Referenzprojekte können unterschiedliche oder sich wiederholende Projekte ge-\n\nnannt werden. Insgesamt sind maximal sieben Referenzprojekte einzureichen. \n\n \n\n \n\nFolgende Unterlagen sind zweifach auf Papier und einfach digital einzureichen: \n\n_ Angaben Planer (gemäss Formular) \n\n_ Selbstdeklaration aller beteiligten Planer, inkl. Beilagen (gemäss Formular) \n\n_ Referenzprojekte mit Projektangaben (Formular) und Projektdokumentationen \n\n \n\nFolgende Unterlagen sind durch den Anbieter zu unterschreiben: \n\n_ Deckblatt Angaben und Nachweise (Formular)  \n\n_ Selbstdeklarationsformulare (durch jede beteiligte Firma zu unterzeichnen) \n\n \n\nZusätzliche und unaufgefordert eingereichte Unterlagen werden nicht bewertet. \n\n \n\n \n\n \n\nEignungskriterien  und Bewertung \n\nEinzureichende Unterlagen  \n\n\n\nBasler & Hofmann  Gesamtsanierung und Erweiterung Schulanlage Stägenbuck, Dübendorf  9 \n\n     \n\n \n\nDie Unterlagen sind bis spätestens am Freitag, 26. August 2016, um 16:00 Uhr mit \n\ndem Vermerk "Projektwettbewerb Gesamtsanierung und Erweiterung Schulanlage \n\nStägenbuck“ bei der Veranstalterin einzureichen (Adresse siehe Kapitel 2.1). Es ist \n\neine persönliche Abgabe gegen Quittung oder eine Abgabe per Post möglich. Für eine \n\npersönliche Abgabe sind folgende Öffnungszeiten zu beachten: Montag - Donnerstag \n\n09:30-11:30, 14:30-17:00 und Freitags 09:30-11:30, 14:30-16:00. \n\n \n\nFür eine Einreichung per Post ist das Datum des Poststempels für die Fristwah-\n\nrung nicht massgebend. Zu spät eingereichte Teilnahmeanträge werden nicht be-\n\nrücksichtigt und von der Beurteilung ausgeschlossen. \n\n \n\nFür die Zulassung der Teilnahmeanträge zur Beurteilung müssen folgende Kriterien \n\nerfüllt sein: \n\n_ Termingerechte und vollständige Einreichung der Unterlagen  \n\n_ Vollständige Benennung der beteiligten Planer  \n\n_ Rechtsgültig unterzeichnete Selbstdeklarationen und Handelsregisterauszüge aller \n\nbeteiligten Planer \n\n \n\nUnvollständige, abgeänderte oder nicht rechtzeitig eingereichte Anträge werden von \n\nder Beurteilung ausgeschlossen. \n\n \n\nAufgrund der fristgerecht eingereichten Bewerbungsunterlagen hat das Preisgericht die \n\nSelektion nach Eignung vorgenommen. Es wurden folgende Planerteams für den Pro-\n\njektwettbewerb eingeladen: \n\n_ \n\n_ \n\n_ \n\n \n\n2.9  Bestimmungen zum Projektwettbewerb  \n\nMit der Verfügung des Selektionsentscheids wird ein schriftliches Bestätigungsschrei-\n\nben aller Eingeladenen eingefordert. Diese Bestätigung verpflichtet die Teilnehmenden \n\neinen vollständigen Projektvorschlag einzureichen. Verzichtet ein eingeladener Bewer-\n\nber auf die weitere Verfahrensteilnahme, wird einer der als Ersatz qualifizierten Bewer-\n\nber nachnominiert. \n\n \n\nDie Ausschreibungsunterlagen für den Projektwettbewerb werden den teilnehmenden \n\nTeams zugestellt.  \n\n \n\nOrt und Zeit für den Bezug der Modellgrundlagen wird den teilnehmenden Teams mit \n\ndem Selektionsentscheid mitgeteilt. \n\n \n\nEs findet eine örtliche Begehung statt. Die Begehung ist obligatorisch. Für den Fall \n\neiner Selektion werden alle Teilnehmer aufgefordert den Termin vom Mittwoch 12. \n\nOktober 2016, von 14:00-16:00 für die gemeinsame Begehung zu reservieren. Die \n\nkantonale Denkmalpflege beabsichtigt, im Rahmen dieser Begehung den denkmalpfle-\n\ngerischen Wert der Schulanlage aufzuzeigen. Genaue Angaben zu Treffpunkt und \n\nAblauf der Begehung wird den teilnehmenden Teams mit dem Selektionsentscheid \n\nEinreichung der Unterlagen  \n\nZulassung zur Beurteilung \n\nTeilnehmende \n\nVerbindlichkeit zur Wettbewerbs-\n\nteilnahme \n\nBezug der Unterlagen  \n\nBezug Modellgrundlage \n\nBegehung  \n\n\n\nBasler & Hofmann  Gesamtsanierung und Erweiterung Schulanlage Stägenbuck, Dübendorf  10 \n\n     \n\n \n\nmitgeteilt. Gleichzeitig macht die Veranstalterin darauf aufmerksam, dass individuelle \n\nBegehungen der Schulanlage, insbesondere der Gebäude, nicht erwünscht sind. Stö-\n\nrungen des Schulbetriebs sollen minimal gehalten werden. \n\n \n\nIm Rahmen des Projektwettbewerbes findet eine Fragerunde statt. Die Fragen sind \n\ntermingerecht und schriftlich per Mail bis am Freitag 21. Oktober 2016 an die Verfah-\n\nrensbegleitung (Kontakt sieh Kap. 2.1) zu richten. Die Antworten werden gleichlautend \n\nallen am Verfahren beteiligten Planern zugestellt. \n\n \n\nDie Projektwettbewerbe sind bis spätestens am Freitag 20. Januar 2017 um 16:00 \n\nUhr mit dem Vermerk "Projektwettbewerb Gesamtsanierung und Erweiterung Schulan-\n\nlage Stägenbuck“ bei der Veranstalterin einzureichen (Adresse siehe Kapitel 2.1). Es \n\nist eine persönliche Abgabe gegen Quittung oder eine Abgabe per Post möglich. Für \n\neine persönliche Abgabe (anonym) sind folgende Öffnungszeiten zu beachten: Montag \n\n- Donnerstag 09:30-11:30, 14:30-17:00 und Freitags 09:30-11:30, 14:30-16:00. \n\n \n\nFür eine Einreichung per Post ist das Datum des Poststempels für die Fristwah-\n\nrung nicht massgebend. Zu spät eingereichte Projektwettbewerbe werden nicht be-\n\nrücksichtigt und von der Beurteilung ausgeschlossen. \n\n \n\nDas Einreichen von Varianten ist nicht zulässig. \n\n \n\nOrt und Zeit für die Einreichung der Modelle wird den teilnehmenden Teams mit dem \n\nSelektionsentscheid mitgeteilt. \n\n \n\nEs wird eine Vorprüfung der eingereichten Unterlagen durchgeführt. Durch die Verfah-\n\nrensbegleitung werden neben der Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen, die \n\nEinhaltung der baurechtlichen, feuerpolizeilichen und betrieblichen Anforderungen, \n\nsowie die Einhaltung des Raumprogramms überprüft. Zudem werden die Projekte be-\n\nzüglich der Wirtschaftlichkeit und dem Erfüllungspotential der Anforderungen MINER-\n\nGIE-P-ECO (für Neubauten) geprüft.   \n\n \n\nDie eingereichten Arbeiten werden durch das Preisgericht nach folgenden Kriterien \n\nstufengerecht beurteilt (Reihenfolge ohne Gewichtung): \n\n_ Städtebaubauliches Gesamtkonzept \n\n_ Denkmalpflegerischer Werterhalt der Schulanlage \n\n_ Architektonisches Gesamtkonzept \n\n_ Landschaftsarchitektonisches Gesamtkonzept \n\n_ Berücksichtigung der betrieblichen Anforderungen \n\n_ Wirtschaftlichkeit / Nachhaltigkeit \n\n \n\n \n\n2.10  Weiterbearbeitung \n\nDer Auslober beabsichtigt die Wettbewerbsgewinner mit den Projektierungsphasen 31 - \n\n33 und 41 - 53 zu beauftragen, vorbehältlich der Genehmigung der Projektierungs- und \n\nBaukredite durch die zuständigen Instanzen.“ \n\n \n\nFragerunde \n\nEinreichung Projektwettbewerb  \n\nVarianten: \n\nEinreichung Modelle \n\nVorprüfung \n\nBeurteilungskriterien und Bewer-\n\ntung \n\nKreditgenehmigungen für Weiter-\n\nbearbeitung \n\n\n\nBasler & Hofmann  Gesamtsanierung und Erweiterung Schulanlage Stägenbuck, Dübendorf  11 \n\n     \n\n \n\nFür die weitere Projektbearbeitung durch das siegreiche Team werden die nachfolgen-\n\nden Honorarkonditionen als Verhandlungsbasis definiert. Die Projektphasen werden \n\neinzeln freigegeben. Es werden keine Reisekosten und Spesen vergütet. Der Sit-\n\nzungsort ist in Dübendorf. \n\n \n\nGrundleistungen gemäss SIA Ordnungen 102/2014 und 105/2014. Für die Honorarbe-\n\nrechnung nach aufwandbestimmenden Baukosten gelten folgende Faktoren: \n\n_ Der Leistungsanteil q ist abhängig vom Ausführungsmodell. Die Bauherrschaft behält \n\nsich die separate Vergabe des Baumanagements vor. \n\n_ Koeffizienten Z1 & Z2: aktuelle SIA-Werte bei Vertragsabschluss. Die vereinbarten \n\nKoeffizienten gelten für die gesamte Dauer der Planung und Realisierung. \n\n_ Mittlerer Stundenansatz h=CHF 135.00 \n\n_ Schwierigkeitsgrad n=1.0 \n\n_ Anpassungsfaktor r=1.0 \n\n_ Teamfaktor i=1.0 \n\n_ Faktor für Sonderleistungen s=1.0 \n\n_ Leistungsanteil q = 100% \n\n \n\nGrundleistungen gemäss Ordnung SIA 103/2014. Für die Honorarberechnung nach \n\naufwandbestimmenden Baukosten gelten folgende Faktoren: \n\n_ Koeffizienten Z1 & Z2: aktuelle SIA-Werte bei Vertragsabschluss. Die vereinbarten \n\nKoeffizienten gelten für die gesamte Dauer der Planung und Realisierung. \n\n_ Mittlerer Stundenansatz h=CHF 135.00 \n\n_ Schwierigkeitsgrad n=1.0 \n\n_ Anpassungsfaktor r=1.0 \n\n_ Teamfaktor i=1.0 \n\n_ Faktor für Sonderleistungen s=1.0 \n\n_ Leistungsanteil q = 100% \n\n \n\n \n\nFür die Sanierungen der denkmalgeschützten Gebäude gilt der Umbaufaktor u=1.2. Je \n\nnach Projektvorschlag kann der Faktur u auch für die Landschaftsarchitekturleistungen \n\nberücksichtigt werden. \n\n \n\nFür die Mehraufwendungen der Generalplanerfunktion wird eine Erhöhung des Hono-\n\nrars vereinbart, welche 5% des Honorars des Gesamtauftrages beträgt. \n\n \n\nDie aufwandbestimmenden Baukosten sind projektspezifisch festzulegen. Die auf-\n\nwandbestimmenden Baukosten des Architekten werden bei Beizug von Fachplanern \n\nund Spezialisten reduziert, falls damit der Architekt von seinen Grundleistungen entlas-\n\ntet wird. \n\n \n\nEs ist vorgesehen nach Abschluss und Genehmigung des Bauprojekts und auf Basis \n\ndes Kostenvoranschlags (Genauigkeit +/- 10%) das Honorar zu den definierten Kondi-\n\ntionen zu berechnen und zu pauschalisieren. \n\n \n\nHonorarkonditionen Architektur \n\nund Landschaftsarchitektur \n\nHonorarkonditionen Bauingenieur \n\nFaktor für Umbau, Unterhalt, \n\nDenkmalpflege \n\nGeneralplaner \n\nAufwandbestimmende Baukosten \n\nPauschalisierung Honorar auf \n\nBasis Kostenvoranschlag \n\n\n\nBasler & Hofmann  Gesamtsanierung und Erweiterung Schulanlage Stägenbuck, Dübendorf  12 \n\n     \n\n \n\nFür besondere zu vereinbarende Leistungen gilt der definierte mittlere Stundenansatz \n\nder Grundleistungen. \n\n \n\nBesonders zu vereinbarende \n\nLeistungen \n\n\n\nBasler & Hofmann  Gesamtsanierung und Erweiterung Schulanlage Stägenbuck, Dübendorf  13 \n\n     \n\n \n\n3.  Aufgabenstellung \n\nHinweis: Die Angaben zur Aufgabenstellung dienen einer ersten Übersicht für die \n\nPräqualifikation. Dieses Kapitel wird für den Projektwettbewerb präzisiert und den Teil-\n\nnehmenden Teams zugestellt.  \n\n \n\nDer Projektwettbewerb hat zum Ziel, ein pädagogisch, städtebaulich und architekto-\n\nnisch hochwertiges Sanierungs- und Erweiterungsprojekt zu evaluieren. Das Projekt \n\nsoll unter Berücksichtigung des denkmalpflegerischen Wertes der Schulanlage, die \n\nbetrieblichen und energetischen Anforderungen möglichst optimal umsetzen. Für die \n\nNeubauten wird der Standard MINERGIE-P-Eco angestrebt. \n\n \n\nDie als Schulcampus geplante Anlage zeichnet sich durch ein vielfältiges Angebot ver-\n\nschiedener Nutzungen in kurzer Distanz aus: Die beiden Schulhaustrakte für die Pri-\n\nmar- und Sekundarschule sind innerhalb der Gebäude auf dem Untergeschoss je mit \n\neiner Einfachturnhalle und Garderoben verbunden, während der Singsaal und der \n\nHortpavillon über die gemeinsame Pausenplatzfläche erschlossen werden. Im nördli-\n\nchen Teil der Schulanlage befinden sich die Doppelturnhalle und das öffentlich zugäng-\n\nliche Hallenbad. In südlicher Richtung erstrecken sich die weitläufigen Sportplätze und \n\ndas Rasenspielfeld. Die Hauswartwohnung (aktuell Büro SPD, Schulpsychologischer \n\nDienst) befindet sich peripher am westlichen Rand der Anlage. Der Bearbeitungsperi-\n\nmeter ist in der nachfolgenden Grafik grau gekennzeichnet. \n\n \n\n \n\n \n \n\nÜbersichtsplan  \n\nBearbeitungsperimeter Projektwettbewerb \n \n\nZielsetzung \n\nBearbeitungsperimeter \n\n1 \n\n4 \n\n3 \n\n5 \n\n3 \n\n2 \n\n7 \n\n1 \n4 \n\nPP \n\n1a \n\n2a \n\n6 \n\n5 \n\n\n\nBasler & Hofmann  Gesamtsanierung und Erweiterung Schulanlage Stägenbuck, Dübendorf  14 \n\n     \n\n \n\n1       Sekundarschule                   \n\n1a     Einfachturnhalle Sekundarschule                        \n\n2       Primarschule                               \n\n2a     Einfachturnhalle Primarschule \n\n3       Aula    \n\n \n\n4     Hauswartwohnung (aktuell Büro SPD) \n\n5     Pavillon Tagesbetreuung \n\n6     Hallenbad \n\n7     Sporthalle \n\nPP  Parkplätze \n\n  \n\n \n\nUntenstehende Tabelle fasst das bestehende Raumangebot und die neuen Raumbe-\n\ndürfnisse zusammen: \n\n \n\nBez. Nutzungen  Bestehendes  \n\nRaumangebot \n\n(SJ 15/16) \n\nRaumbedarf neu \n\nTotal \n\nca. Gesamt-\n\nnutzfläche \n\nNutzung \n\ndurch \n\nA Kindergärten  2 Kindergärten \n\n(im Primarschulge-\n\nbäude) \n\n3 Kindergärten 420 m2 PS \n\nB Primarschule  15 Klassen 18 Klassen 3'000 m2 PS \n\nC Sekundarschule  13 Klassen 21 Klassen 4'300 m2 SEK \n\nD Aula  1 Aula inkl. Neben-\n\nräume \n\n1 Aula inkl. Neben-\n\nräume \n\n360 m2 GEM \n\nE Schulpsychologischer \n\nDienst \n\n Diverse genutzte \n\nRäume im Bestand \n\nkonzentrierte Nut-\n\nzung \n\n300 m2 GEM \n\nF Hauswartung  Diverse genutzte \n\nRäume im Bestand \n\nkonzentrierte Nut-\n\nzung \n\n240 m2 GEM \n\nG Sport- und Turnhallen  1 Sporthalle \n\n2 Turnhallen \n\n1 Sporthalle \n\n3 Turnhallen \n\n3'500 m2 GEM \n\nH Hauswartwohnung  2 Hauswartwoh-\n\nnungen \n\n1 Hauswartwohnung 120 m2 SEK \n\nI Betreuung  Mittagstisch \n\n(im Pavillon Ta-\n\ngesbetreuung) \n\nzusätzlicher Raum-\n\nbedarf \n\n330 m2 PS \n\nK Schulverwaltung  - Raumbedarf für die \n\nSchulverwaltung \n\n600 m2 PS \n\n- Hallenbad  1 Hallenbad - -  \n\n \n\nÜbersicht Raumprogramm \n\nBestehendes Raumangebot und neuer Raumbedarf \n\nLegende: \nPS: Primarschule \nSEK. Sekundarschule \nGEM: Gemeinsame Nutzung  \n\n  \n\n \n\nFür den Projektwettbewerb wird ein detailliertes Raumprogramm erarbeitet. In diesem \n\nRaumprogramm wird nicht zwischen Bestandsbauten und Neubauten unterschieden, \n\nsondern es werden wichtige Raumbezüge definiert. Entsprechend sind die Planer im \n\nRahmen des Wettbewerbes aufgefordert Nutzungspläne über die gesamte Schulanlage \n\nzu erstellen.    \n\n \n\nÜbersicht Raumprogramm \n\n\n\nBasler & Hofmann  Gesamtsanierung und Erweiterung Schulanlage Stägenbuck, Dübendorf  15 \n\n     \n\n \n\nUm möglichst keine Lösungsansätze vorab zu verunmöglichen, werden seitens der \n\nkantonalen Denkmalpflege im Rahmen des Projektwettbewerbes bewusst keine "Ab-\n\nbruch- oder Erweiterungsverbote" ausgesprochen. Vielmehr ist es die Aufgabe der \n\nteilnehmenden Teams einen adäquaten Umgang mit dem denkmalpflegerischen Wert \n\nder Anlage zu finden. Auch die Pausenplätze und die Aussensportflächen sind in diese \n\nneue Konzeption zu integrieren. \n\n \n\nEs ist geplant, den Betrieb des Hallenbades auf der Schulanlage aufzuheben. Dies \n\nkann jedoch erst erfolgen, nachdem der Betrieb des entsprechenden Ersatzes in Dü-\n\nbendorf aufgenommen wurde. Ein mögliches Neubauvolumen, welches den heutigen \n\nBereich des Hallenbades umfasst, muss deshalb auch als Erweiterungsetappe reali-\n\nsiert werden können. \n\n \n\nDie Innenräume der Gebäude müssen gesamterneuert werden. Dabei soll das noch \n\nvorhandene ursprüngliche Gesamtkonzept im Sinne der Denkmalpflege wieder mög-\n\nlichst sicht- und erlebbar werden. Wie die betrieblichen Anforderungen, insbesondere \n\ndie Schaffung von Gruppenräumen trotzdem umgesetzt werden können, ist durch die \n\nteilnehmenden Teams im Rahmen des Projektwettbewerbes auf einem Regelgeschoss \n\nexemplarisch aufzuzeigen. Diese Konzepte dienen in erster Linie dazu, mögliche Lö-\n\nsungsansätze aufzuzeigen und die Sorgfalt der Planer im Umgang mit der denkmal-\n\npflegerischen Substanz zu prüfen. Erst im Rahmen der Projektierungsarbeiten (SIA \n\nPhase 3) sind auch die Auflagen hinsichtlich Feuerpolizei, Hindernisfreiheit und Energie \n\nim Austausch mit den zuständigen Behörden und den Eigentümervertretern in das \n\nSanierungsprojekt zu integrieren.    \n\n   \n\nGemäss den Anforderungen der kantonalen Denkmalpflege sind die bestehenden Fas-\n\nsaden möglichst originaltreu mit einer geringen Eingriffstiefe instand zu setzen und zu \n\nerneuern. Lösungsansätze um auch den energetischen Anforderungen zu genügen, \n\nsind im Rahmen der Projektierungsarbeiten (SIA Phase 3) und in enger Zusammenar-\n\nbeit mit der kantonalen Denkmalpflege zu erarbeiten.  \n\n \n\nFür die Neubauten wird der Standard MINERGIE-P-ECO angestrebt. Anhand des Sie-\n\ngerprojektes aus dem Projektwettbewerb soll überprüft werden, ob eine Umsetzung \n\ngemäss Standard Minergie-A sinnvoll ist. Im Zentrum der Anforderungen von Minergie-\n\nA steht die MINERGIE-Kennzahl Wärme gleich null (oder weniger als null) sowie die \n\ngänzliche Deckung des Restbedarfs durch erneuerbare Energien. Für die Sanierung \n\nder bestehenden Gebäude wird der Standard MINERGIE-Modernisierung angestrebt, \n\nsoweit dieser mit den denkmalpflegerischen Anforderungen in Einklang gebracht wer-\n\nden kann.  \n\n \n\nDie Veranstalterin möchte ein Projekt mit hoher Wirtschaftlichkeit evaluieren. Sämtliche \n\nProjektvorschläge werden von einem externen Baukostenplaner im Rahmen der Vor-\n\nprüfung bezüglich der Wirtschaftlichkeit geprüft. \n\n \n\nDie Neubauten und Sanierungen sind während eines laufenden Schulbetriebs umzu-\n\nsetzen. Dabei sollen durch eine geschickte Etappierung Provisorien soweit als möglich \n\nvermieden werden. \n\nErweiterungsbauten und Aussen-\n\nräume \n\nHallenbad \n\nInnenräume \n\nFassadengestaltung \n\nEnergie und Ökologie \n\nWirtschaftlichkeit \n\nBauen unter Betrieb \n\n\n\nBasler & Hofmann  Gesamtsanierung und Erweiterung Schulanlage Stägenbuck, Dübendorf  16 \n\n     \n\n \n\nIm Rahmen der vorbereitenden Abklärungen wurden diverse Zustandsanalysen der \n\nbestehenden Anlagen durchgeführt. Diese werden den teilnehmenden Büros als Pla-\n\nnungsgrundlage zur Verfügung gestellt: \n\n_ Allgemeiner Gebäudezustand \n\n_ Brandschutzbeurteilung  \n\n_ Erdbebensicherheit / Aufstockungspotential  \n\n_ Gebäudeschadstoffe \n\n_ Aufnahmen Baumbestand \n\n \n\nDie Schulanlage Stägenbuck liegt in der Zone Oe II, öffentliche Zone mit Empfindlich-\n\nkeitsstufe II. Folglich gelten die Massvorschriften gemäss Art. 26 der Bauordnung der \n\nStadt Dübendorf sowie die kantonal-rechtlichen Bestimmungen gemäss dem Planungs- \n\nund Baugesetz des Kantons Zürich (PBG). Gegenüber privaten Nachbargrundstücken \n\nsind die Grenz- und Gebäudeabstände der betreffenden Zone einzuhalten. \n\n \n\nDie Farbgebung, der grobe Kieselwurfputz sowie die archaisierende Formensprache, \n\naber auch die Gruppierung weniger Klassenzimmer um eine kleine „Vorhalle“ sind typi-\n\nsche Zeugen der Architektur der 1970er Jahre. Durch die Anordnung der Anlage im \n\nRaum schaffte es der Architekt Ulrich Zimmermann die Höhenunterschiede geschickt \n\nzu überwinden, aber auch die Anlage grösstmöglich zu belichten. Auch legte U. Zim-\n\nmermann grossen Wert auf die farbliche und künstlerische Gestaltung insbesondere in \n\nden Innenräumen und am bemalten Kranzgesims der Gebäude. Die stark gestaffelten \n\nFassaden der Schulhäuser mit über Eck gezogenen Fenstern, die kleineren Kuben des \n\nSingsaals und des Abwartswohnhaus, die über einen Hügel gestülpte grosse Sporthal-\n\nle mit fast vollständig verglaster Südwestfassade, der aus zwei ineinander geschobe-\n\nnen Baukörpern bestehenden Hallenbadbau und die alles verbindende Aussenraum-\n\ngestaltung überzeugen in ihrer Gesamtwirkung. Das grosszügige Grundstück ist \n\ngeschickt in kleinere, in sich geschlossene Plätze, in Lärm- und Ruhezonen aufgeteilt. \n\nDie von der Allgemeinheit frequentierten Bauten (Sporthalle und Hallenbad) liegen an \n\nder Grenze zu den Siedlungsgebieten, während die Sportplätze eine Pufferzone zwi-\n\nschen Eisenbahn und Schulhäusern bilden. Durch die Aufteilung der Grossschulhäuser \n\nin verschiedene Kuben wird jegliche Monumentalität vermieden. Die klare Linienfüh-\n\nrung in der architektonischen Formensprache, die Übersichtlichkeit und Funktionalität \n\nder Grundrisse sowie viele hervorragende Details der Anlage (Beispielsweise Ausstat-\n\ntung, Gestaltung Treppenhaus, Raumorientierungsfelder etc.) zeichnen die Schulanla-\n\nge aus. Der von Gebäuden und Treppenanlagen umschlossene Pausenhof besticht \n\ndurch grosse Intimität und sorgfältige künstlerische Gestaltung. Die Malereien, aussen \n\nund innen, welche in Zusammenarbeit mit dem bekannten Schweizer Maler Karl \n\nSchmid entstanden sind, machen die Schulanlage Stägenbuck baukünstlerisch zusätz-\n\nlich bedeutsam. Mit allen diesen Stilmitteln zusammen mit der inneren Gestaltung und \n\nAufteilung der Schulgebäude, durch seine künstlerische Gesamtgestaltung,  zeichnet \n\nsich das Ensemble als wichtiges Schutzobjekt von überkommunaler Bedeutung aus. \n\n \n\nAufgrund des überkommunalen Schutzcharakters der Schulanlage Stägenbuck, sind \n\nbei Neubau und Sanierung die denkmalpflegerischen Rahmenbedingungen zu beach-\n\nten. Gemäss §204 PBG haben die Schulgemeinden dafür zu sorgen,“… dass \n\nSchutzobjekte geschont und, wo das öffentliche Interesse an diesen überwiegt, unge-\n\nZustandsanalysen \n\nBaurechtliche Rahmenbedingun-\n\ngen \n\nWürdigung Baudenkmalpflege \n\nDenkmalpflegerische Rahmenbe-\n\ndingungen \n\n\n\nBasler & Hofmann  Gesamtsanierung und Erweiterung Schulanlage Stägenbuck, Dübendorf  17 \n\n     \n\n \n\nschmälert erhalten bleiben.“ Die wertvolle Gesamtgestaltung des Ensembles der \n\nSchulanlage, das Zusammenspiel der einzelnen Baukörper mit der sie verbindenden \n\nAussenanlage sowie die künstlerische Gestaltung bestimmen den Schutzcharakter der \n\nAnlage. Diese künstlerische Gesamtgestaltung ist zu berücksichtigen und bei der Er-\n\nweiterung der Anlage in eine geeignete Form zu transformieren. Die Grossschulbauten \n\nsind mit ihrer prägenden gestaffelten Fassadengestaltung zu erhalten. Auch der jewei-\n\nlige architektonische Charakter der kleineren Kuben von Singsaal, Abwartswohnhaus, \n\nHallenbad und grosser Sporthalle ist von hoher denkmalpflegerischer Bedeutung und \n\nschützenswert. Neben allen Fassaden mit groben Kieselwurfputz, den gemalten \n\nKranzgesimsen und der Befensterung ist die originale Innenausstattung und die Grund-\n\nrissdisposition der einzelnen Schulgebäude wertvoll. \n\n \n\nEs ist darauf zu achten, dass Neubauten im Ensemble auf die wichtige Aussenraumge-\n\nstaltung reagieren und keine Konkurrenz zu den Schulgebäuden darstellen. Änderun-\n\ngen an den Schutzobjekten und Eingriffe in die wertvolle Substanz sind gut zu begrün-\n\nden. Ziel ist es, eine aus denkmalpflegerischer Sicht überzeugende Gesamtlösung  für \n\ndie formulierte Aufgabenstellung zu finden. Diese Gesamtlösung soll den Schutzcha-\n\nrakter des Ensembles respektieren und dieses gekonnt ergänzen. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBasler & Hofmann  Gesamtsanierung und Erweiterung Schulanlage Stägenbuck, Dübendorf  18 \n\n     \n\n \n\n4.  Verzeichnis einzureichender Unterlagen Projektwettbewerb \n\nVerzeichnis  Inhalt \n\nPlandokumente \n\n(2-fach ungefaltet) \n\n A0 Querformat (Anzahl max. 10) \n\n_ Situationsplan Gesamtanlage, Mst. 1:500, mit Umgebungsgestaltung  \n\n_ Erdgeschossgrundrisse der Erweiterungsbauten , Mst. 1:200, mit angrenzen-\n\nder Aussenraumgestaltung \n\n_ Projektpläne der Erweiterungsbauten, Mst. 1:200, alle zum Verständnis der \n\nAufgabe notwendigen Grundrisse, Schnitte und Fassaden \n\n_ Fassadenschnitt, Mst.1:50 der Erweiterungsbauten mit Materialisierungsanga-\n\nben \n\n_ Exemplarische Regelgeschosse der bestehenden Schulhäuser Sekundarschu-\n\nle und Primarschule, Mst. 1:200, mit Raumbezug Gruppenraum zu Klassen-\n\nzimmer  \n\n_ Nutzungspläne Gesamtanlage, Mst. 1:500, mit vordefiniertem Farbcode. \n\n_ Erläuterungsbericht mit Angaben zum städtebaulichen Konzept, architektoni-\n\nschen Konzept, Umgang mit denkmalpflegerischem Wert der Anlage, Materia-\n\nlisierung, Umgebungsgestaltung, Energie, Ökologie und Wirtschaftlichkeit. \n\nDokumente \n\n(2-fach) \n\n A4/A3 Format \n\n_ Mengenauszüge im xlsx-Format abgefüllt (gem. Beilage), inkl. überprüfbaren \n\nPlanschemas der Flächenberechnungen  \n\n_ Plandokumente A3-Verkleinerungen  \n\n_ In den Plandokumenten enthaltene Erläuterungstexte zusätzlich auch im \n\nFormat A4  \n\nDigitale Daten  \n\n(anonym auf CD-ROM \n\noder USB-Stick)  \n\n _ in verschlossenem separatem Couvert mit Kennwort  \n\n_ Plandokumente in Originalgrösse in PDF-, und DWG/DXF-Format im Sinne der \n\nVorprüfung \n\n_ Plandokumente A3-Verkleinerungen in PDF-Format (Dokumentgrösse total \n\nmax. 10 MB) \n\n_ Mengenauszüge im PDF-, und XLS-Format \n\n_ Erläuterungstexte im PDF-Format  \n\nModelle  _ Gipsmodell, Mst. 1:500, einfaches kubisches Modell in Weiss \n\nVerfassercouvert  Verschlossen mit Kennwort \n\n_ Verfasserblatt \n\n_ Einzahlungsschein \n\n \n\nEinzureichende Unterlagen \n\nÜbersicht \n\n \n\n  \n\n \n\nDie Teilnehmenden sind gebeten, eine leserliche Darstellung zu wählen, Die Grundris-\n\nse sind nach dem Situationsplan zu orientieren und zu beschriften. Der Massstab ist \n\ngrafisch mittels Massstabsleiste auf den Plänen anzugeben, ebenso der Nordpfeil. Das \n\ngewachsene und projektierte Terrain ist in den Plänen einzutragen. Im Situationsplan \n\nsind die Parzellengrenzen und Baulinien darzustellen. Die Reihenfolge und die Darstel-\n\nlung der Pläne sind projektabhängig und frei. Berücksichtigt wird die Reihenfolge, wenn \n\ndiese klar ersichtlich ist (Markierung auf den Plänen). \n\n \n\nAlle einzureichenden Unterlagen sind mit einem Kennwort zu versehen und anonym \n\neinzureichen. \n\n \n\nDie Teilnehmer stellen sicher, dass die Datenträger nur mit dem Kennwort der Abgabe \n\nversehen sind und keine Hinweise auf den Verfasser enthalten. Die Daten für die Vor-\n\nAbgabeform und Darstellung \n\nKennwort \n\nDigitale Daten \n\n\n\nBasler & Hofmann  Gesamtsanierung und Erweiterung Schulanlage Stägenbuck, Dübendorf  19 \n\n     \n\n \n\nprüfung der Projekte werden von der für die Anonymisierung zuständigen Stelle geöff-\n\nnet und zusätzlich anonymisiert. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nBasler & Hofmann  Gesamtsanierung und Erweiterung Schulanlage Stägenbuck, Dübendorf  20 \n\n     \n\n \n\n5.  Genehmigung \n\nDas vorliegende Programm wurde vom Preisgericht genehmigt. \n\nDübendorf, 28. Juni 2016 \n\n \n\n \n\nErika Fries (Vorsitz) \n\n                         \n\n \n\nThomas Pulver \n\n                          \n\n \n\nReto Lorenzi \n\n                         \n\n \n\nPatrick Altermatt \n\n                          \n\n \n\nChristine Barz \n\n                          \n\n \n\nDetlef Horisberger \n\n                          \n\n \n\nSusanne Hänni \n\n                          \n\n \n\nBrigitta Würsch \n\n                      \n\n \n\nAndreas Sturzenegger \n\n                          \n\n \n\nMike Badertscher \n\n                          \n\n \n\nGuido Mozzetti \n\n                      \n\n \n\nBenedikt Stockmann \n\n                      \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n   \n\n   \n\n   \n\n \nwww.baslerhofmann.ch \n\n \n\n    \n    \n \n\n\n


name: 20220627-PR-Protokollauszug GR Antrag auf Abschrei

text: \n \n\n \n\n \n\n Protokollauszug des Gemeinderates \n\n \n\n Sitzung vom 5. September 2022 \n\n \n\nGeschäfts Nr.:2017-28 1 \n\n3. Postulat Stefanie Huber (glp/GEU) und 9 Mitunterzeichnende «Vorgehen bezüglich \n\nGesamtsanierung/Erweiterung Schulhaus Stägenbuck bezüglich Denkmalschutz» / \n\nBeantwortung und Antrag auf Abschreibung \n\nGR Geschäft Nr. 167/2017 \n \n\n Traktandum 4 Postulat Stefanie Huber (glp/GEU) und 9 Mitunterzeichnende «Vorgehen bezüglich \n\nGesamtsanierung/Erweiterung Schulhaus Stägenbuck bezüglich Denkmalschutz» / Beantwortung \n\nund Antrag auf Abschreibung (GR Geschäft Nr. 167/2017) wurde auf Antrag des Stadtrates auf eine \n\nder nächsten Sitzungen verschoben. \n \n\nFür weitere Informationen siehe Traktandum 1 Mitteilungen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nDie Richtigkeit bescheinigt \n\n \n\n \n\nEdith Bohli \n\nGemeinderatssekretärin \n\n \n\n\n