text: \nKostenkontrolle Bauprojekt Kindergarten/Hort Am Stadtrand\n\nBKP Arbeitsgattung\nAntrag\n\nincl. MWST\n\nKV Eingabe\n\nexkl. MWST\n\nKV Eingabe\n\nAufgeteilt\n\nexkl. MWST\n\nVoranschlag\n\ninkl. MWst\n\nKV.rev.\n\nincl. MwSt\nOfferten\n\nVergaben\n\nRechnungen \n\nHRM2\n\nNR.\nRechnungs-\n\nNummer\n\nDatum\n\nBeschlüsse Unternehmer Bemerkungen Total BKP\n\n10.11.2021 *Vergabe durch:/ Datum:\n  \n\nVorprojekt \n\n1 Beratung 70'000.00\n\n1 Honorare Fr.\n\n101 Bauherrenbegleitung 26'412.45 Vorprojekt 15'533.65 A 01 06.01.2020 Schulpflege Immoprogress\n\n5'491.70 A 02 03.04.2020 Schulpflege \n\n2'405.90 A 03 07.01.2021 Schulpflege \n\n2'981.20 A 04 16.07.2021 Schulpflege \n\n  \n\nAusführung\n\n2 Gebäude A Mietfläche Kindergarten 681'511.60\n\nB Mietfläche Hort 438'196.85\n\n130 Baustelleneinrichtung Fr. 0.00 0.00\n\n0.00 0.00 1'077.00 Bautoiletten Toi Toi Vergabe\n\n252.00 40 05.05.2022 KW-16-22 Toi Toi\n\n252.00 69 07.06.2022 KW-17-20 Toi Toi\n\n249.85 83 20.06.2022 KW 09-12 Toi Toi\n\n189.55 96 27.06.2022 KW 21-23 Schlussrechnung Toi Toi\n\n211 Baumeister Fr. 0.00 0.00\n\n0.00 0.00 0.00 0.00\n\n221 Fenster Fr. 0.00 0.00\n\n0.00 0.00 0.00 0.00\n\n225 Spez. Dämmung Fr. 6'000.00\n\nKindergarten 3'000.00 3'231.00 6'462.00 Regiearbeiten Abschottung EG Roth AG\n\nHort 3'000.00 3'231.00 7'539.00 Regiearbeiten Brandabschottungen Roth AG\n\n13'212.65 104 04.07.2022 Schlussrechnung Roth AG Brandabschottungen\n\n571.65 111 11.07.2022 Regierechnung\n\n230 Elektroinstallationen Fr. 174'000.00\n\nKindergarten 87'000.00 93'699.00 91'574.55 Vergabeantrag Projektgruppe 11 Zünd AG Vergabe 12.01.2022\n\nHort 87'000.00 93'699.00 11'268.55 Vergabe Nachtrag N1 Zünd AG Bewilligt 02.03.2022\n\n3'390.45 Vergabe Nachtrag N3 Zünd AG\n\n1'760.85 Regiearbeiten 1-4\n\n4'142.15 Vergabe Nachtrag N5 Zünd AG Bewilligt 02.05.2022\n\n650.00 Strom Baustrom\n\n110'386.75 77 13.06.2022 Schlussrechnung Zünd AG\n\n771.65 139 19.08.2022 Nachtrag Beleuchtung\n\n539.60 175 28.11.2022 GVZ Abnahme Zünd AG Securiton Brandmelder\n\n172.30 19 18.03.2022 Montage Elektrozähler 19 Regimo (Glattwerk)\n\n31.35 29 12.04.2022 Baustrom Am Staddtrand 25 Glattwerk AG Feb.-März\n\n57.05 30 12.04.2022 Baustrom Am Staddtrand 27 Glattwerk AG Feb.-März\n\n28.95 55 19.05.2022 Baustrom Am Staddtrand 25 Glattwerk AG April\n\n60.85 56 19.05.2022 Baustrom Am Staddtrand 27 Glattwerk AG April\n\n75.85 72 09.06.2022 Baustrom Am Staddtrand 25 Glattwerk AG Mai\n\n116.25 73 09.06.2022 Baustrom Am Staddtrand 27 Glattwerk AG Mai\n\n64.85 123 18.07.2022 Baustrom Am Staddtrand 25 Glattwerk AG Juni\n\n78.25 124 18.07.2022 Baustrom Am Staddtrand 27 Glattwerk AG Juni\n\n233 Beleuchtung Fr. 0.00\n\nKindergarten 0.00 0.00 47'630.95 Vergabeantrag Projektgruppe 9 Regent AG Vergabe 07.01.2022\n\n1'507.80 Abhängung Pendel 3meter\n\nHort 0.00 0.00 17'662.80 24 07.04.2022 Akonto 1\n\n27'032.70 119 13.07.2022 Akonto 2\n\n4'193.80 184 16.03.2023 Schlussrechnung\n\n240 Heizungsanlagen Fr. 0.00\n\nKindergarten 0.00 0.00 8'616.00 Vergabantrag Projektgruppe 17 Burkhardt Vergabe 02.03.2022\n\n1'077.00 Evtl schützen der Leitungen\n\nHort 0.00 0.00 7'770.90 112 11.07.2022 Schlussrechnung Konsolen Heizkörper 7'770.90\n\n244 Lüftungsanlagen Fr. 79'800.00\n\n112'383.70\n\n7100.50400.IR01028\n\n26'412.45\n\n943.40\n\n13'784.30\n\n48'889.30\n\n0.00\n\n6'462.00\n\n187'398.00\n\n0.00\n\n01.Kostenkontrolle Bauprojekt Stettbach Mitte 23.09.2024\n\n\n\nKostenkontrolle Bauprojekt Kindergarten/Hort Am Stadtrand\n\nKindergarten 39'900.00 42'972.30 36'554.05 Vergabeantrag Projektgruppe 5 Burkhardt Vergabe 09.12.2021\n\n2'100.15 Anpassungen an Lüftungskanäle\n\n3'110.60 Schalldämpfer N4\n\nHort 39'900.00 42'972.30 16'928.45 17 02.03.2022 Akonto 1\n\n2'884.70 22 07.04.2022 Akonto 2\n\n3'203.90 47 16.05.2022 Schalldämpfer\n\n9'998.30 49 16.05.2022 Akonto 3\n\n3'834.70 81 20.06.2022 Schlussrechnung\n\n2'907.90 85 21.06.2022 Fehlalarm Regimo Verursacht  Burkhardt\n\n250 Sanitäranlagen Fr. 55'000.00\n\nKindergarten 25'000.00 26'925.00 108'000.00 Vergabeantrag Projektgruppe 6 Burkhardt Vergabe 14.12.2021\n\n-7'291.29\n\n1'492.70 Mehrkosten Sanitärapparate\n\n1'770.20 Regie 1+2\n\n1'077.00 Annahme Regie\n\nHort 30'000.00 32'310.00 28'848.50 16 24.02.2022 Akonto 1\n\n837.15 20 23.03.2022 Regie 1\n\n933.05 21 31.03.2022 Regie 2\n\n19'088.85 23 07.04.2022 Akonto 2\n\n23'130.55 41 06.05.2022 Akonto 3\n\n23'346.95 50 14.09.2022 Akonto 4\n\n11'322.40 82 20.06.2022 Schlussrechnung\n\n2'163.15 136 19.08.2022 Nachtrag\n\n258 Kücheneinrichtung Fr. 25'000.00\n\nKindergarten 0.00 0.00 26'000.00 Vergabeantrag Projektgruppe 10 Fine Line Vergabe 07.01.2022\n\nHort 25'000.00 26'925.00 26'000.00 38 03.05.2022 Schlussrechnung Fine Line Garantieschein 26'000.00\n\n271 Trockenbau inkl. Abrieb (Gipser) Fr. 87'764.00\n\nKindergarten 43'334.00 46'670.72 141'259.20 Vergabeantrag Projektgruppe 3 Alpha Verputz Vergabe 03.12.2021\n\nHort 44'430.00 47'851.11 70'926.90 27 08.04.2022 Akonto 1\n\n70'332.30 48 16.05.2022 Schlussrechnung\n\n727.00 65 30.05.2022 Zusatzauftrag Alpha Kantenschutz\n\n271 Abrieb auf Beton + Mauerwerk Fr. 43'549.00\n\nKindergarten 21'577.00 23'238.43\n\nHort 21'972.00 23'663.84 0.00 0.00\n\n272 Metallbauarbeiten Fr. 0.00\n\nKindergarten 0.00 0.00 405.67 Vergabeantrag Projektgruppe Casarex GmbH Offerte\n\nHort 0.00 0.00 405.67 98 28.06.2022 405.67\n\n272.2 WC-Trennwände Fr. 0.00\n\nKindergarten 0.00 0.00 7'729.70 Vergabeantrag Projektgruppe 14 3S Partner AG Vergabe 02.03.2022\n\nHort 0.00 0.00 7'729.70 74 13.06.2022 Schlussrechnung 7'729.70\n\n273 Innentüren Fr. 17'100.00\n\nKindergarten 7'200.00 7'754.40 13'113.00 Vergabeantrag Projektgruppe 8 Elko Montagen AG Vergabe 07.01.2022\n\nHort 9'900.00 10'662.30 13'915.20 127 15.08.2022 Schlussrechnung Elko Türen\n\n954.10 142 19.08.2022 Nachtrag Elko\n\n273.3 Schreinerarbeiten Fr. 0.00\n\nKindergarten 0.00 0.00 10'974.75 Vergabeantrag Projektgruppe 19 Bartlome (Einhängeleitern) Vergabe 07.06.2022\n\nHort 0.00 0.00 28'705.40 Vergabeantrag Projektgruppe 18 Bartlome (Sitzbänke) Vergabe 07.06.2022\n\n29'190.90 141 19.08.2022 Schlussrechnung Bartlome Sitzbämke\n\n10'944.75 170 31.10.2022 Schlussrechnung Bartlome Schiene und Leitern\n\n275 Schliessanlage Fr. 7'500.00\n\nKindergarten 4'500.00 4'846.50 23'134.05\n\nHort 3'000.00 3'231.00 6'892.80 36 03.05.2022 Akonto 1 ES Sicherheit\n\n17'346.70 163 27.09.2022 Schlussrechnung ES Sicherheit Schliesssystem\n\n281.0 Unterlagsböden Fr. 0.00\n\nKindergarten 0.00 0.00 5'041.85 Vergabeantrag Projektgruppe 2 Marcel Müller AG Vergabe 22.11.2021\n\n3'231.00 zusätzliche Bodenschlitze Abläufe\n\n40'135.65\n\n39'757.95\n\n109'670.60\n\n141'986.20\n\n14'869.30\n\n24'239.50\n\n0.00\n\n157'242.00\n\n85'944.60\n\n59'235.00\n\n26'925.00\n\n1'077.00\n\n0.00\n\n8'077.50\n\n18'416.70\n\n6'462.00\n\n0.00\n\n01.Kostenkontrolle Bauprojekt Stettbach Mitte 23.09.2024\n\n\n\nKostenkontrolle Bauprojekt Kindergarten/Hort Am Stadtrand\n\nHort 0.00 0.00 2'547.10 32 13.04.2022 Teilrechnung 1\n\n5'041.85 33 13.04.2022 Teilrechnung 2\n\n281.1 Bodenbeläge Plättli Fr. 14'078.00\n\nKindergarten 5'992.00 6'453.38 18'083.70 Vergabeantrag Projektgruppe 13 Marcel Müller AG Vergabe 02.03.2022\n\nHort 8'086.00 8'708.62 9'000.00 37 03.05.2022 Akonto 1\n\n9'718.85 43 11.05.2022 Schlussrechnung\n\n-635.15 43a 09.09.2022 Rückzahlung Marcel Müller Zuviel bezahlt\n\n281.2 Bodenbeläge (Linol/Parkett) Fr. 35'222.00\n\nKindergarten 19'228.00 20'708.56 30'551.60 Vergabeantrag Projektgruppe 15 B floor AG Vergabe 02.03.2022\n\n1'077.00 Annahme Regie\n\nHort 15'994.00 17'225.54 25'000.00 76 13.06.20222 Akonto1\n\n7'211.40 132 15.08.2022 Schlussrechnung\n\n282.4 Wandbeläge / Plattenarbeiten Fr. 15'529.00\n\nKindergarten 6'780.00 7'302.06 4'512.10 Vergabeantrag Projektgruppe 7 Fehlmann AG Vergabe 03.01.2022\n\n538.50 Annahme Regie\n\nHort 8'749.00 9'422.67 2'200.00 28 11.04.2022 Akonto 1\n\n1'967.80 67 01.06.2022 Akonto 2\n\n437.20 118 13.07.2022 Rechnung 3\n\n283 Deckenbekleidungen Fr. 45'581.00\n\nKindergarten 32'113.00 34'585.70 106'891.30 Vergabeantrag Projektgruppe 4 Isolag AG Vergabe 09.12.2021\n\n1'704.40 Mehrkosten Konstruktionen\n\n329.55 Mehrkosten Brandmelder\n\n3'231.00 Annahme Regie\n\n4'308.00 Mehrkosten Unterkonstruktionen\n\n14'001.00 Mehrkosten Ausmass\n\nHort 13'468.00 14'505.04 53'850.00 25 07.04.2022 Akonto 1\n\n26'925.00 40 05.05.2022 Akonto 2\n\n21'540.00 75 13.06.2022 Akonto 3\n\n19'990.85 95 27.06.2022 Schlussrechnung\n\n1'356.00 128 15.08.2022 Nachtrag\n\n285.1 Innere Malerarbeiten (Farbe weiss) Fr. 54'460.00\n\nKindergarten 34'777.00 37'454.83 25'715.70 Vergabeantrag Projektgruppe 12 Zapfl AG Vergabe 20.01.2022\n\nHort 19'683.00 21'198.59 9'718.85 35 03.05.2022 Akonto 1 Zapfl AG\n\n9'083.70 44 11.05.2022 Akonto 2 Zapfl AG\n\n6'913.15 131 15.08.2022 Schlussrechnung Zapfl AG\n\n206.53 140 19.08.2022 Regie Türzargen\n\n287 Baureinigung Fr. 10'000.00\n\nKindergarten 5'000.00 5'385.00 5'385.00 Vergabe Projektgruppe 16 Jovi Service GmbH Vergabe 03.02.2022\n\nHort 5'000.00 5'385.00 4'446.40 68 07.06.2022 Schlussrechnung\n\n124.95 120 13.07.2022 Regie\n\n2'654.80 138 19.08.2022 Regie\n\n289 Signaletik Fr. 0.00\n\nKindergarten 0.00 0.00 1'154.10 Vergabe offen Speckert Klein Beschriftung WC\n\nHort 0.00 0.00\n\n1'154.10 84 20.06.2022 Schlussrechnung Speckert Klein 1'154.10\n\n4 Umgebung 0.00\n\n4 Umgebung Fr. 176'380.00\n\nKindergarten 176'380.00 189'961.26 94'641.38 Projektgruppe Mail 17.06.2021 Vulkano Spielgeräte,Belag, etc.\n\nHort 0.00 0.00 94'641.40 162 21.09.2022 Projektgruppe Pensimo Spielplatzanteil 94'641.40\n\n5 Baunebenkosten und Uebergangskonten 0.00\n\n511 Bewilligungen / Gebühren Fr. 0.00\n\nKindergarten 0.00 5'385.00 53.00 1 08.09.2021 Bauleitung Notariat Dübendorf Grundbuchauszug\n\nHort 0.00 323.10 3 25.10.2021 Bauleitung Stadt Dübendorf Katasterauszug\n\n653.35 5 12.11.2021 Bauleitung BKZ Behindertenkonferenz\n\n350.00 7 17.12.2021 DLL 17.12.2.2021 Stadt Dübendorf Gebühr Baureklame\n\n4'255.00 8 03.01.2022 DLL 03.01.20222 Stadt Dübendorf Gebühr Baubewilligung\n\n450.00 153 07.09.2022 DLL Stadt Dübendorf Gebühr Revisionsänderung\n\n4'605.00\n\n32'211.40\n\n123'661.85\n\n25'922.23\n\n7'226.15\n\n6'084.45\n\n18'083.70\n\n94'641.38\n\n58'653.42\n\n107'700.00\n\n16'724.73\n\n6'462.00\n\n5'385.00\n\n10'770.00\n\n0.00\n\n7'588.95\n\n15'162.01\n\n37'934.09\n\n01.Kostenkontrolle Bauprojekt Stettbach Mitte 23.09.2024\n\n\n\nKostenkontrolle Bauprojekt Kindergarten/Hort Am Stadtrand\n\n524 Kopien Fr. 0.00\n\nKindergarten 0.00 2'692.50\n\nHort 0.00 0.00\n\n530 Versicherungen Fr. 0.00\n\n531 Bauzeitversicherung 0.00 5'385.00 234.65 11 26.01.2022 DLL GVZ Bauzeitversicherung\n\n-85.35\n\n532 Bauherren-Haftpflicht 0.00 1'211.70 13 28.01.2022 DLL Basler Bauversicherung\n\n532 Bauwesen 0.00\n\n5 Bauherrenbegleitung 48'465.00\n550 Bauherrenleistungen Fr. 45'000.00\n\n558 Bauherrenberatung 45'000.00 48'465.00 37'657.31 37'657.31 Schulpflege 13/20-21 vom 15.06.2021 Immoprogress Projektbegleitung\n\n7'113.05 2 18.10.2021 Teilrechnung 1 Immoprogress Projektbegleitung\n\n6'903.85 9 05.01.2022 Teilrechnung 2 Immoprogress Projektbegleitung\n\n7'113.05 31 13.04.2022 Teilrechnung 3 Immoprogress Projektbegleitung\n\n6'642.35 178 14.12.2022 Teilrechnung 4 Immoprogress Projektbegleitung\n\n559 Sitzungsgelder 0.00 360.00 30.09.2022 Sitzungsgelder\n\n560 Baunebenkosten Fr. 0.00\n\n566 Einweihung 0.00 2'692.50\n\n409.15 156 12.09.2022 DLL Zürich Oberland Medien Inserat\n\n839.00 159 15.09.2022 DLL Fein's Apero\n\n231.20 161 20.09.2022 DLL Hotz Apero\n\n569 Umzugsaktivitäten 0.00 207.40 136 19.08.2022 Barauslagen G. Mozzetti Essen\n\n570 Diverses 208.80 100 29.06.2022 Fehhlalarm durch Fa. Burkhardt Regimo Leistung Hauswartung\n\n5 Reserven 171'826.55\n\n580 Übergangskonten für Rückstellungen und Reserven Fr. 172'245.83\n\n582 Reserven für Teuerung (ca. 2%) 0.00\n\n583 Reserven15%  für Unvorhergesehenes (ca. 5%) 159'541.83 171'826.55\n\n54 Reserve GP 15% von 846'963.00 12'704.00 13'682.20 0.00\n\n59 Übergangskonten für Honorare Fr. 149'064.00\n\n591 Architekt GP 149'064.00 160'541.93 160'541.93 160'541.90 Schulpflege Senn AG\n\n4'496.48 Vergabe Nachtrag N2 Amstein+Walthert Bewilligt 02.03.2022\n\n7'754.40 Mehrkostenplanung Sitzbänke N6\n\n31'313.85 4 28.10.2021 Akonto 1 Senn AG Architekt  Honorar 1\n\n24'251.20 14 28.01.2022 Akonto 2 Senn AG Architekt  Honorar 2\n\n43'087.30 18 14.03.2022 Akonto 3 Senn AG Architekt  Honorar 3\n\n52'852.05 78 13.06.2022 Akonto 4 Senn AG Architekt  Honorar 4\n\n13'050.60 165 24.10.2022 Akonto 5 Senn AG Architekt  Honorar 5\n\n12'250.90 183 08.03.2023 Nachtrag 1+2 Senn AG Architekt  Honorar Nachtäge\n\n592 Ingenieure 0.00 0.00 308.70 308.70 10 10.01.2022 Architekt Schällibaum Statik Zwischenboden\n\n596.3 Bauphysik und Akustik 0.00 4'308.00 4'308.00 Projektgruppe 14.07.2021 Bakus Beratung Bauphysik / Akustik\n\n1'200.00 Projektgruppe Mail 20.01.2022 Bakus Schallmessung Abwasser\n\n2'095.65 129 15.08.2022 01.08.2021-11.07.2022 Bakus\n\n596.7 Brandschutzplaner 0.00 9'951.50 9'951.50 Vergabe Projektgruppe 29.07.2021 Gruner Brandschutz QSS2\n\n4'523.40 15 09.02.2022 Teilrechnung 1 Gruner Brandschutz QSS2\n\n4'206.75 130 15.08.2022 Schlussrechnung Gruner Brandschutz QSS2\n\n59.2 Landschaftsarchitekt Fr. 25'068.00\n592 Landschaftsarchitekt 25'068.00 26'998.24 26'998.24 26'998.24 Vergabe Projektgruppe Studio Vulkan Landschaftsplanung\n\n26'998.25 12 27.01.2022 Schlussrechnung Studio Vulkan Landschaftsplanung 26'998.25\n\n9 Ausstattung A Mobiliar Kindergarten 170'000.00\n\nB Mobiliar Hort 90'000.00\n\n900 Mobiliar Fr. 241'411.33\n\nKindergarten 157'845.87 170'000.00 10'406.90\n\nHort 83'565.46 90'000.00 32'409.90\n\nHausdienst 13'921.60\n\nTechnik 12'000.00\n\nReserve Mobiliar / Material 0.00\n\n28'132.30\n\n1'895.55\n\n187'940.40\n\n0.00\n\n1'361.00\n\n260'000.00\n\n2'692.50\n\n5'385.00\n\n2'692.50\n\n0.00\n\n0.00\n\n185'508.75\n\n01.Kostenkontrolle Bauprojekt Stettbach Mitte 23.09.2024\n\n\n\nKostenkontrolle Bauprojekt Kindergarten/Hort Am Stadtrand\n\nTelefon 1'410.75 70 07.06.2022 DLL Glattwerk AG Telefonswitch Voip\n\nNetwerk Komponenten 8'333.40 125 19.07.2022 DLL Letec Netzwerk/ Switch\n\nUnterhalt / Reinigung 265.65 88 21.06.2022 DLL Pelisago Reinigungsmaterial\n\n587.15 89 21.06.2022 DLL Wetrok Reinigungsmaterial\n\n622.25 90 21.06.2022 DLL Wabool Reinigungsmaterial\n\n350.45 91 21.06.2022 DLL Fluhler Reinigungsmaterial\n\n40.00 92 21.06.2022 DLL Pfister Reinigungsmaterial\n\n704.40 79 14.06.2022 DLL Pfister Unterhaltsmaterial\n\n2'031.35 93 22.06.2022 DLL Wetrok Reinigungsmaterial\n\n4'433.70 94 27.06.2022 DLL Webstar Reinigungsmaterial\n\n442.05 106 04.07.2022 DLL Pfister Verbrauchsmaterial\n\n3'322.45 116 12.07.2022 DLL Wetrok Reinigungswagen\n\n1'122.15 122 15.07.2022 DLL Diversey Wassersauger\n\n452.50 133 15.08.2022 DLL Minimax Feuerlöscher\n\n1'143.85 149 06.09.2022 DLL Kärcher Sauger Batterie\n\n175.10 174 23.11.2022 DLL G. Mozzetti Barauslagen Fachböden  / Material\n\n101.25 177 12.12.2022 DLL ES Sicherheit Türplatten\n\nBeschriftung Stechschild 424.05 424.05 6 30.11.2021  DLL Bivgrafik Reklamegesuch\n\nBeschriftung Eingang 482.70 482.70 80 15.06.2022 DLL Bickelreklamen Türbeschriftung\n\nSignaletik Räume 755.40 755.40 57 20.05.2022 DLL Grafe AG Raumbeschriftungen\n\nSunreflex Fensterfolie 112.60 56.30 86 21.06.2022 DLL Gravex Tür/Klingelschild\n\n56.30 87 21.06.2022 DLL Gravex Tür/Klingelschild\n\n861.60 171 02.11.2022 Sunreflex Fensterfolien\n\nABA KG 1+2 19'780.00 19'780.00 102 30.06.2022 DLL ABA KG Mobiliar\n\n3'864.00 180 16.01.2023 DLL ABA KG Mobiliar\n\nBetzold KG 1+2 § Teppiche 5'194.95 405.00 26 08.04.2022 KG 1 Betzold Teppich\n\n768.00 147 29.08.2022 KG1 Betzold Teppich\n\n339.00 176 29.11.2022 KG2 Betzold Teppich\n\nBetzold KG Regal 2'754.00 34 02.05.2022 KG 1+2 Betzold Hängeregal\n\n918.00 164 24.04.2022 KG 1+3 Betzold Hängeregal\n\n499.95 42 11.05.2022 KG 2 Betzold Teppiche\n\n768.00 113 11.07.2022 KG 2 Betzold Teppich rund\n\nMobil Werke AG Schränke 17'687.55 17'687.55 107 04.07.2022 KG 1+2 Mobil Werke AG Schränke\n\n3'258.45 182 27.02.2023 KG 1+2 Mobil Werke AG Schränke\n\nMAAK Garderoben KG+Hort 28'026.00 28'025.65 99 28.06.2022 KG + Btereuung Maak Garderoben\n\nMigros Elektrogeräte 378.95 168 24.10.2022 KG 1+2 Migros Kühlschrank / Microwelle\n\nIKEA 99.90 169 27.10.2022 KG 1 IKEA Tisch\n\nMaterial KG 1 6'500.00 36.95 45 16.05.2022 KG 1 buttinette Material\n\n110.12 46 16.05.2022 KG 1 Montesorri Material\n\n2'526.05 52 17.05.2022 KG1 Betzold Material\n\n128.60 54 19.05.2022 KG1 BEA Material\n\n609.17 53 19.05.2022 KG1 Heutink Material\n\n265.20 172 03.11.2022 KG1 Heutink Material\n\n100.55 66 31.05.2022 KG1 DHL Zoll\n\n44.18 181 07.02.2023 KG1 DHL Zoll\n\n274.90 58 24.05.2022 KG1 Migros Material\n\n199.50 59 24.05.2022 KG1 Migros Material\n\n255.60 60 24.05.2022 KG1 BEA.Swiss Material\n\n102.50 61 24.05.2022 KG1 Shäfer-Shop Material\n\n346.10 62 24.05.2022 KG1 Schleich-Shop Material\n\n1'328.90 63 24.05.2022 KG1 Pro-Spiel Material\n\n   266.10 64 24.05.2022 KG1 Weltbild Material\n\n41.10 101 30.06.2022 KG1 Betzold Material\n\n204.00 134 16.08.2022 KG1 Betzold Material\n\n58.75 158 15.09.2022 KG1 Buchhaus Material\n\n42.95 179 20.12.2022 KG1 Betzold Material\n\nMaterial KG 2 6'500.00 701.35 148 31.08.2022 KG 2 Bischoff Material\n\n1'018.70 150 06.09.2022 KG 2 Spielgruppen Spielmaterial\n\n1'042.35 151 06.09.2022 KG 2 Pastorini Spielmaterial\n\n397.80 185 22.06.2023 KG 2 Pastorini Spielmaterial\n\n1'135.45 152 06.09.2022 KG 2 Betzold Spielmaterial\n\n384.30 167 24.10.2022 KG 2 Betzold Spielmaterial\n\n819.80 187 22.06.2023 KG 2 Betzold KG Material\n\n21.50 188 22.06.2023 KG 2 Betzold KG Material\n\n123.25 154 08.09.2022 KG 2 Bischoff Material\n\n17.90 166 24.10.2022 KG 2 Buchhaus Material\n\n30.85 173 22.11.2022 KG2 Buchhaus Material\n\n476.00 186 22.06.2023 KG2 ProSpiel Material\n\nBijou Plissee KG + Betreuung 6'840.00 7'355.90 114 12.07.2022 KG und Betreuung Bijou Plissee\n\nBijou Vorhänge Betreuung / KG 2'806.65 2'806.65 115 1207.2022 KG und Betreuung Bijou Vorhänge\n\nWeber Büromöbel Geräte 1'113.65 1'113.65 51 16.05.2022 KG 1+2 Weber Büromöbel Bürogeräte\n\nMohn AG KG und Betreuung 10'397.75 10'397.75 97 28.06.2022 KG und Betreuung Mohn AG Lehrerarbeitsplätze\n\nWeber Büromöbel 721.90 157 14.09.2022 Betreuung Weber Büromöbel Sitzungstisch\n\nIndustriegeräte Küche 20'465.40 20'465.40 126 15.08.2022 Betreuung Hauser Gastro Industriegeräte\n\n289.60 155 12.09.2022 Betreuung Hauser Gastro Blende Spüler\n\nWasch/Trocknerturm 3'590.00 3'600.00 121 15.07.2022 DLL Preisig Waschturm\n\n01.Kostenkontrolle Bauprojekt Stettbach Mitte 23.09.2024\n\n\n\nKostenkontrolle Bauprojekt Kindergarten/Hort Am Stadtrand\n\nAbläufe (falsche Buchung) 1'902.45 189 17.08.2022 DLL Jung& partner Abläufe\n\nABA Betreuung 1'790.00 1'790.00 103 30.06.2022 DLL ABA Mobiliar Betreuung\n\nMobil Werke AG Schränke 8'654.75 8'654.75 108 04.07.2022 Betreuung Mobil Werke AG Schränke\n\nSommer Mobiliar Betreuung 1'220.00 1'122.00 109 05.07.2022 DLL Sommer Mobiliar Betreuung\n\nKaiser & Kraft 5'707.00 5'707.00 105 04.07.2022 DLL Kaiser & Kraft Mobiliar Betreuung\n\nLusini 3'489.45 3'489.45 110 05.07.2022 DLL Lusini Geschirr\n\n1'053.36 146 24.08.2022 Betreuung Prodega Geschirr\n\n549.00 144 24.08.2022 Betreuung Sportglobe Spielgeräte\n\n981.60 145 24.08.2022 Betreuung Bischoff Bastelmaterial\n\nRieber 2'416.00 135 16.08.2022 Betreuung Rieber / Alinox Ausgabewagen Thermo\n\nWeber Büro möbel 1'000.00 Besprechungstisch\n\n2'977.40 71 01.06.2022 DLL C. Zöbeli Barauslagen\n\nC. Zöbeli 3'919.80 117 13.07.2022 DLL C. Zöbeli Barauslagen\n\n1'904.50 160 19.09.2022 DLL C. Zöbeli Barauslagen\n\nRundung 53.84\n\n5'856.01 5'856.01 6'306.93\n\nTotal Kosten exkl. MwSt. Fr. 1'485'608.17 1'485'608.17\n\nMwST. Fr. 114'391.83 114'391.83\n\nTotal Kosten inkl. MwSt. 1'600'000.00 Fr. 1'600'000.00 1'600'000.00 1'600'000.00 1'600'000.00 1'395'876.49 1'386'535.23 1'386'535.23\n\nMinderkosten 213'464.77\n\nPS: Primarschulpflege Reserve Bau 0.00\n\nBK: Baukommission Reserve Mobiliar 0.00\n\nDLL: Dienstleiter Liegenschaften\n\nTotal Reserven 0.00\n\nNachtragsliste\n\n204'049.88\n\n01.Kostenkontrolle Bauprojekt Stettbach Mitte 23.09.2024\n\n\n