Anhang

parent_type: affair

format: application/pdf

text: \nSANIERUNG AUSSENANLAGEN HOFERN ADLISWIL - ANHANG\t\n\nAnhang A\n\nProjektplan und Visualisierungen\n\nRUB TAN Sportbelag\n\nExtensive Wiesen\n\nEPDM- Granulat, PU- Bindemittel 1-2cm\nSplittbeton, 10cm\ngebrochener Strassenkies 0/22, 10cm\nfrostsicheres Kiesgemisch 0/45, 25cm\ngewachsenes Terrain\n\n0.02\n\n0.30\n0.10 Oberboden mit Kiesanteil, 10cm\n\nUnterboden 30cm\ngewachsenes Terrain\n\n0.05\n\n0.25\n\nRasengittersteine\nz.B. Typ Hydropor KL-Rasenplatte,\nSteingrösse 30 x 30cm, gefast, Höhe 10-12cm\nVerfüllung Fugen: 85% Sand-Splitt-Gemisch,\n15% Oberboden\nEinsaat mit UFA Samen-Schotterrasen\nBrechsand Splittgemisch 0/5, 3cm\ngebrochener Strassenkies 0/22, 5cm\nfrostsicheres Kiesgemisch 0/45, 30cm\n\nRasengitter 0.50\n\nAnsaat UFA Magerrasen\n70% Kiesgemisch 0/22 und 30% Oberboden, 15cm\ngebrochener Strassenkies 0/22, 5-10cm\nfrostsicheres Kiesgemisch 0/45, 35cm\n\nKies- / Schotterrasen\nbefahrbar\n\n0.60\n\nAsphalt, befahrbar\nVerkehrslast mittel Deckschicht AC 4 N B 70/100, 3cm\n\nTragschicht AC T 22 N B 70/100, 7cm\nFundationsschicht Reinplanie, Kiesgemisch 0/ 22, 10 cm\nFundationsschicht Kofferung, Kiesgemisch 0/ 45, 45 cm\ngewachsenes Terrain\n\n0.04\n0.03\n0.09\n0.10\n0.45\n\nChaussierung\nnicht befahrbar Abstreuung Brechsand 0/ 4,\n\nStrassenkies, 100% Primätanteil, gebrochen, geschlämmt 0/16, 6cm\ngebrochener Strassenkies 0/22, 5cm\nfrostsicheres Kiesgemisch 0/45, 45cm\ngewachsenes Terrain\n\n0.45\n0.05\n0.05\n\n483.80\n\n488.24\n\nSo\nnn\n\nen\nbe\n\nrg\nst\n\nra\nss\n\ne\n\n80\nm\n\n L\nau\n\nfb\nah\n\nn\n\nPa\nrz\n\nel\nle\n\nng\nre\n\nnz\ne\n\n487.92\n\n490.00\n\nTr\not\n\nto\nir \n\n/ W\neg\n\nev\ner\n\nbi\nnd\n\nun\ng\n\nAs\nph\n\nal\nt\n\nAu\nfe\n\nnt\nha\n\nlts\nflä\n\nch\ne\n\nC\nha\n\nus\nsi\n\ner\nun\n\ng\n\nSp\nor\n\ntp\nla\n\ntz\nm\n\nit \nBa\n\nsk\net\n\nba\nll\n\nPU\nR\n\n - \nBe\n\nla\ng\n\nPe\nrim\n\net\ner\n\ngr\nen\n\nze\n\nbe\nst\n\neh\nen\n\nde\n B\n\nös\nch\n\nun\ng\n\nbe\nst\n\neh\nen\n\nde\n T\n\nrib\nün\n\nen\nst\n\nuf\nen\n\nBa\nllf\n\nan\ng \n\n4m\n\nbe\nst\n\neh\nen\n\nde\n S\n\ntu\nfe\n\n489.70\n\n489.29\n\nvo\nrg\n\nel\nag\n\ner\nte\n\n n\neu\n\ne \nSt\n\nuf\ne\n\nau\ns \n\nBe\nto\n\nnf\ner\n\ntig\nte\n\nile\nn\n\nLi\nch\n\ntk\nan\n\non\ne\n\nW\nW\n\n A\nns\n\nch\nlu\n\nss\n\nSc\nha\n\nlld\näm\n\npf\ner\n\nTü\nrb\n\nre\nite\n\n 9\n0 \n\ncm\n\nTrakt 3 Forschungslabor\n98113.EG\n\n00.353\n69.57 m\n\n2\n\nTrakt 3 Schacht\n98113.EG\n\n00.\n1.08 m\n\n2\n\nTrakt 3 Schacht\n98113.EG\n\n00.\n0.18 m\n\n2\n\nTrakt 3 A\nP_SO\n\nZ\nB\n\nüro Schulsozialarbeit\n98113.EG\n\n00.357\n14.43 m\n\n2\n\nTrakt 3 SA\nN\n\nLehrer U\nm\n\nkl. IV W\nC\n\n98113.EG\n00.356\n\n11.94 m\n2\n\nTrakt 3 W\nC\n\nTrakt 3 W\nindfang\n\n98113.EG\n00.352\n\n8.09 m\n2\n\nTrakt 3 SPO\nR\n\nT_I\nTurnhalle\n98113.EG\n\n00.359\n290.19 m\n\n2\n\nTrakt 2 SA\nM\n\nTrakt 2 Treppenhaus\n\n486.09\n\n485.08\n\n485.07 485.07\n\n485.12\n486.02 485.84\n\n485.58\n\n484.72\n\n484.39\n\n484.26484.67\n\n484.67\n\n484.21\n\n482.86\n\n482.82\n\n482.30\n\n481.97481.96\n\n481.71\n\n481.70\n\n487.27\n\n485.13\n\n485.99\n\n481.85\n\n481.16\n\n482.88\n\n479.22\n\n480.53\n\n481.55\n\n485.63\n\n488.58\n\n488.71\n\n487.79\n487.84\n\n486.52\n\n485.30\n\n483.78\n483.82\n\n482.90\n\n481.25\n\n481.17\n\n479.23\n\n482.80 482.80\n482.80\n\n482.80482.82\n\n484.90 484.85\n\n481.20481.20\n\n484.85484.90\n\n2x ES?\nBetondeckel\n\n488.45\n\n488.59\n\n486.46\n\n14%\n\n2.5%\n\n16%\n\n1.0%\n\n3.0%\n\n3.0%\n\n7.0%\n\n15%\n\n2.5%\n\n15%\n\n1.0%\n\n17%\n\n2.5%\n\n2.0%\n\n1.5%\n\n2.0%\n\n3.5%\n\n5.0%\n\n1.0%\n\n11\n%\n\n1.8%\n\n3.0%\n\n1.5\n%\n\n5.0\n%\n\n5.0%\n\n1.0%\n\n1.8%\n\n1.5\n%\n\n3.0%\n\n1.5\n%\n\n5.0\n%\n\n2.0\n%\n\n2.0\n%\n\n5.0\n%\n\n3.0\n%\n\nLiege- und\nSitzpodeste\n\nChaussierung\n\nAsphalt\n\nAllwetterplatz\nHandballfeld 24m x 44m\n2 x Querfeld Basketball 23 x 14m\n\n80m Laufbahn mit Anlauf und verkürztem Auslauf\n\nBeach-Volley mit Quarzsand\n14m x 24m\nintegrierte Sprunggrube\nintegrierte Kugelstossanlage\nAbdeckung für den Winter,\nNetz mit seitlichen Befestigungsösen\n\nBestehender Sportrasen\nOption Neuerstellung einer\nFlutlichtanlage\nMinimierung der Lichtemission\n\nSprunggrube 8m x 4.02m\n\nintegriert in\n\nBeachvolleyballfeld\n\nAnlauf 40m über Hartplatz\n\nohne Markierung aber mit Absprungbalken\n\nAuslichten der bestehenden\nStrauchstrutkur\nNeupflanzung von freuwachsenden\nWildheckensträucher\n\nHaldensteig\n\nEingang\nSingsaal\n\nTr\nep\n\npe\nna\n\nnla\nge\n\nzu\n be\n\nste\nhe\n\nnd\nem\n\nRas\nen\n\nsp\niel\n\nfel\nd\n\n12\n S\n\ntuf\nen\n\n à \n16\n\ncm\nTreppenanlage\nBetontreppen\n\nSpiel- und\nBewegungsfläche\n\nPUR-Belag\nKlettern, Rutschen\nund Springen\n\nVeloabstellplätze\n\n30 Stück\n\nAbbruch\nLeichengang\n(Hochbau)\n\nVeloabstellplätze\n20 Stk\n\nAbbruch\nMaterialraum\n(Hochbau)\n\nContainerstellplatz\n\nSonnenberg\n\nAsphalt\n\nEingang\nTurnhalle\n\nPa\nrkp\n\nlät\nze\n\n 10\n S\n\ntüc\nk\n\nRas\nen\n\ngit\nter\n\nste\nine\n\nbestehender\nHydrant\n\nBetonfertigelemente Länge 2.50m, Breite 50cm, Höhe ca. 45cm\n\nSitzstufen\nBeton\n\nSitzstufen\nBeton\n\nFassadenstreifen\n\nCercis\nsiliquastrum\n\nCercis\nsiliquastrum\n\nCercis\nsiliquastrum\n\nBaumgruppe\nPinus sylvestris,\nCarpinus betulus\n\nStahlkante\n\nAbfallhai\n\nAbfallhai\n\nKandelaber\nversetzt\n\nKandelaber\nversetzt\n\nKandelaber\nversetzt\n\nHandlauf\n\nAsphalt\n\nPerimeter\n\nRinne\n\nRinne\n\nBaumgruppe\nPinus sylvestris,\nCarpinus betulus\n\nBaumgruppe\nAcer campestre,\nPinus sylvestris\n\nKandelaber neu\n\nKickboardplätze\n10 Stk\n\nPark\nplä\n\ntze\n 8 \n\nStüc\nk\n\nRas\nen\n\ngit\nter\n\nTrinkbrunnen\n\nLiege- und\nSitzpodeste\n\nAuslauf 10m\n\nAnlauf 3m\n\nbe\nste\n\nhe\nnd\n\ner\n B\n\nall\nfa\n\nng\n\nBr\nüs\n\ntun\ng H\n\nöh\ne 1\n\n.0m\n\nBr\nüs\n\ntun\ng H\n\nöh\ne 1\n\n.0m\n\nHandlauf beidseitig\n\nBr\nüs\n\ntun\ng\n\nAsphalt\n\nTeilrückbau\n\nbestehende Mauer\n\nAsphalt\n\nKandelaber\nversetzt\n\nKandelaber\nversetzt\n\nSäntisstrasse\n\nSonnenbergstrasse\nbestehende\n\nGehölze erhalten\n\nLinden\n\nAbfall\n\nAbfall\n\nAbfall\n\nFreie Fläche in Asphalt für unterschiedliche Nutzungen\n(Parkplatzfläche, freies Spiel, etc.)\n\nAsphalt befahrbar, Verkehrslast mittel\nDeckschicht AC 4 N B 70/100, 3cm\nTragschicht AC T 22 N B 70/100, 7cm\nFundationsschicht Reinplanie, Kiesgemisch 0/ 22, 10 cm\nFundationsschicht Kofferung, Kiesgemisch 0/ 45, 45 cm\ngewachsenes Terrain\n\nRUB TAN Sportbelag, befahrbar bis 3.5to\nEPDM- Granulat, PU- Bindemittel 1-2cm\nSplittbeton, 10cm\ngebrochener Strassenkies 0/22, 10cm\nfrostsicheres Kiesgemisch 0/45, 25cm\ngewachsenes Terrain\n\nSchlammsammler\n\nEinlaufschacht\n\nEinlaufschacht\n\nRUB TAN Sportbelag\n\nEPDM- Granulat, PU- Bindemittel 1-2cm\n\nSplittbeton, 10cm\n\ngebrochener Strassenkies 0/22, 10cm\n\nfrostsicheres Kiesgemisch 0/45, 25cm\n\ngewachsenes Terrain\n\nbestehender Betonelement\n\nNeupflanzung\n\nLinde\n\nbestehende\n\nGehölze erhalten\n\nLinden\n\nChaussierung\n\nnicht befahrbar\n\nAbstreuung Brechsand 0/ 4,\n\nStrassenkies, 100% Primätanteil, gebrochen, geschlämmt 0/16, 6cm\n\ngebrochener Strassenkies 0/22, 5cm\n\nfrostsicheres Kiesgemisch 0/45, 45cm\n\ngewachsenes Terrain\n\nL -\n W\n\nink\nel\n\nObe\nrka\n\nnte\n im\n\n G\nefä\n\nlle\n\nElek\ntro\n\nsch\nac\n\nht \nfür\n\n Le\nerr\n\noh\nr\n\nOpti\non\n\n Bele\nuc\n\nhtu\nng\n\nStan\ndro\n\nhr \nWas\n\nse\nr\n\nAsphalt befahrbar, Verkehrslast mittel\nDeckschicht AC 4 N B 70/100, 3cm\nTragschicht AC T 22 N B 70/100, 7cm\nFundationsschicht Reinplanie, Kiesgemisch 0/ 22, 10 cm\nFundationsschicht Kofferung, Kiesgemisch 0/ 45, 45 cm\ngewachsenes Terrain\n\nbe\nids\n\neit\nige\n\nr H\nan\n\ndla\nuf\n\n11\n S\n\ntuf\nen\n\n à \n16\n\ncm\n\nAbstossring\nBeton\n\nKugelstossanlage\nStossfeld Breite 12m x 10m\nAbstossringe 2 Stück aus Beton\n\nBaumgruppe\nPinus sylvestris,\nCarpinus betulus\n\nBaumgruppe\nPinus sylvestris,\nCarpinus betulus\n\nEinlaufschacht\n\nSi\ntze\n\nlem\nen\n\nte \nmit\n\nHolz\nab\n\nde\nck\n\nun\ng\n\nVelobügel\n\nBa\nllfa\n\nng\n D\n\nop\npe\n\nlst\nab\n\nmatt\nen\n\n fe\nue\n\nrve\nrzi\n\nnk\nt H\n\nöh\ne 3\n\n.5m\n\nKandelaber\nversetzt\n\nKandelaber\nversetzt\n\nKandelaber\nversetzt\n\nStellriemen Anschlag 10cm Naturstein\n\nStellriemen Anschlag 10cm Naturstein\n\nStellriemen Anschlag 10cm Naturstein\n\nStellriemen bodenbündig Naturstein\n\nStellriemen bodenbündig Naturstein\n\nPark\nplä\n\ntze\n 8 \n\nStüc\nk\n\nRas\nen\n\ngit\nter\n\nste\nine\n\nBetonstufen\n\n6 Stück à 16cm\n\nAbbruch\nFlutlichtanlage\n\nAbbruch\nFlutlichtanlage\n\nAbbruch\nFlutlichtanlage\n\nBallfangzaun Höhe 4m, über die gesamte Länge\n\nEntwässerungsrinne\n\nÖffnung in Ballfangzaun\n\nDurchgang zur Treppe\n\nPollerreihe, demontierbar,\nmit seitlicher Ruhehälse\nabschliessbar\n\nIV - Parkplatz\n\nSchule Sonnenberg\n\nZugang\nGarage\n\nZugang\nGarage\n\nNeupflanzung\nPinus sylvestris,\nAcer campestre\n\nbestehende Teppenanlage\n\nRückbau Ballfang und Zaunelemente\n\nRückbau\nFlutlichanlage\n\nParrotia persica\n(Eisenbaum)\n\nEi\nnf\n\nas\nsu\n\nng\n N\n\nat\nur\n\nst\nei\n\nn\n\nContainerstellplatz\n\nPing-Ping-Tisch\n\nStellriemen (Abschluss) abgesenkt\n\nAbstossring\nBeton\n\neinfacher\nTreppenlauf\n\nStellriemen\n\nBallfangzaun Höhe 4m, über die gesamte Länge\n\nChaussierung\n\nSi\ntze\n\nlem\nen\n\nte \nmit\n\nHolz\nab\n\nde\nck\n\nun\ng\n\n487.55\n\n489.45\n\n489.55\n\n489.55\n\n489.12\n\n488.38\n\n479.22\n\n479.27\n\n479.80\n\n481.50\n\n482.70\n\n481.55\n\n482.82 482.80\n\n484.42\n\n484.96\n\n483.34\n\n483.88484.76\n\n482.65\n\n482.80\n\n487.50\n\n487.50\n\n484.91\n\n487.70\n\n487.50\n\n487.30\n\n487.30\n\n484.96\n\n487.30\n\n484.98\n\n484.96\n\n486.70\n\n486.70\n\n484.77\n\n484.92\n\n485.55\n\n484.96\n\n486.74\n\n486.16\n\n488.54\n\n488.13\n\n486.85\n\n487.94\n487.52\n\n487.45\n\n488.30\n\n488.71\n\n484.85\n\n484.96\n\n483.80\n\nSS\n\nSS\n\n489.50\n\n484.96\n\n487.50\n\n488.25\n\n488.50\n\n488.27\n\n487.55\n\n489.45\n\n489.55\n\n489.55\n\n490.00\n\n489.76\n\n489.80\n\n489.12\n\n488.38\n\n487.50\n\n487.50\n\n487.70\n\n487.50\n\n487.30\n\n488.30\n\n488.71\n\n487.90\n\n483.80\n\n487.50\n\n489.50\n\n487.93\n\n488.25\n\n488.50\n\n488.27\n\n488.80\n\n488.76\n\n489.25\n\n489.35\n\n490.15\n\n480.43\n\n483.24\n\n481.69\n\n488.81\n\n488.95\n\n489.04\n\n489.28\n\n489.55\n\n489.87\n\n490.03\n\n490.33\n\n490.25\n\n490.11\n\n490.08\n\n488.22\n\n486.78\n\n484.76\n\n483.50\n\n481.33\n\n480.26\n\n479.00\n\n481.17\n\n483.02\n\n483.16\n\n483.99\n\n484.52\n\n486.52\n\n487.84\n\n485.99\n\n483.20\n\n483.24\n\n487.92\n\n482.89\n\n479.07\n\n482.68\n\n488.81\n\n489.80\n\n488.38\n\n487.72\n\n479.11\n\n484.72\n\n484.39\n\n484.67\n\n487.27\n\n481.16\n\n480.53\n\n481.55\n\n485.63\n\n488.58\n\n488.45\n\n487.79\n487.84\n\n486.52\n\n483.82\n\n481.17\n\n484.39\n\n484.67\n\n481.16\n\n480.53\n\n487.79\n\n483.82\n\nUG 481.63\n\n487.85\n\n487.14\n\n481.70\n\nUG 480.93\n\n479.59\n\n480.02\n\n479.22\n\n482.09\n\n479.66\n\n481.17\n\n482.82\n\n483.24\n\n483.64\n\n485.10\n\n487.54\n\n487.76\n\n483.48 487.25\n\n486.01\n\n486.52\n\n488.30\n\n487.84\n\n489.00\n\n484.90\n\n488.17\n\n484.66\n\n489.89\n\n484.58\n\n484.48\n\n488.16\n\n487.38\n\n484.02\n\n484.01\n\n488.58\n\n486.97\n\n488.45\n\nUG 480.56\n\n489.27\n\n489.00\n\n489.60\n\n489.70\n\n490.25\n\n488.25\n\n488.32\n\n484.36\n\n488.75\n\n487.75\n\n483.25\n\n484.00\n\nIV\n P\n\nar\nkp\n\nlat\nz\n\nRa\nse\n\nng\nitte\n\nrs\nte\n\nine\n\nAu\nss\n\ntie\ngs\n\nflä\nch\n\ne \nm\n\nit P\nlat\n\nte\nn\n\nLEGENDE\n\nPerimetergrenze Erweiterung Sportplatz\nPhase Vorprojekt\n\nSanierung Aussenanlagen Hofern Adliswil\n\nGesuchsteller/in\n\nSituation Bauprojekt\n\nSäntisstrasse 12\n8134 Adliswil\n\nM 1:200\n\nStadt Adliswil\n\nvertreten durch Stadt Adliswil\nZürichstrasse 12\n8134 Adliswil\n\nProjektverfasser/in planikum GmbH Landschaftsarchitektur und Umweltplanung\nSchaffhauserstrasse 358, 8050 Zürich\n\nDatum:\n\nPlan-Nr.\n\nGrösse\n\nCAD-Nr.\n\nErstellung\n\nRevision\n\nDateiname\n\nAuftraggeberIn\n\nSituation Bauprojekt 31.102\n\n890x1260\n\nCAD 2017\n\n24.01.2019/eli, ssc\n\n980.113_EG00_LA_31_UMG_102\n\nStadt Adliswil\n\nKostenstelle\n\nAuftrag/BAV\n\nBaubescheid-Nr.\n\nFreigabe\n\nStatus\n\n18. Januar 2019\n\nStadt Adliswil\nZürichstrasse 12\n8134 Adliswil\n\nKataster genordet\n\nAsphalt\n\nChaussierung\n\nRubtan Sportbelag\n\nSand\n\nGrünflächen: Wiese/Unterbepflanzung\n\n488.69 Höhen Bestand\n\nHöhen Planung\n\nBaum Planung\n\nBaum Bestand\n\nSituation M1:200\n\nRegeldetails 1:50\n\nRasengittersteine\n\n489.80\n\nSchnitt M1:200\n\n\n\nSANIERUNG AUSSENANLAGEN HOFERN ADLISWIL - ANHANG\t\n\nVisualisierungen\n\nBlick von der Kugelstossanlage\n\nBlick über die Sportanlage von Zugang Sonnenberg\n\n\n\nSANIERUNG AUSSENANLAGEN HOFERN ADLISWIL - ANHANG\t\n\nVogelperspektive\n\nBlick Haldensteig/Zugang Rasenspielfeld\n\n\n\nSANIERUNG AUSSENANLAGEN HOFERN ADLISWIL - ANHANG\t\n\nBlick über die Sportanlage vom Start Laufbahn\n\nVogelperspektive\n\n\n\nSANIERUNG AUSSENANLAGEN HOFERN ADLISWIL - ANHANG\t\n\nAnhang B\n\nTerminprogramm Balkenformat\n\nNr. Vorgangsname Anfang Ende Vorgangsmodus\n\n1 Abschluss Vorprojekt 31.05.18 31.05.18\n2 Projektierung Phase Bauprojekt 31.05.18 25.01.19\n3 Abschluss Bauprojekt 25.01.19 25.01.19\n4 Phase Baubewilligung 18.02.19 31.05.19\n5 Ausschreibung und Vergabe 01.04.19 16.08.19\n6 Ausführungplanung 09.09.19 29.11.19\n7 Baubeginn Schulanlage Sonnenberg Hochbau 15.07.19 15.07.19\n8 Baubeginn Schulanlage Sonnenberg Umgebung 03.02.20 31.07.20\n9 Baubeginn Sanierung Aussenanlagen und Haldensteig 25.05.20 14.08.20\n10 Inbetriebnahme 17.08.20 17.08.20\n11 Fertigstellungspflege/Garantiearbeiten (2 Jahre) 17.08.20 17.08.22\n\n31.05 Abschluss Vorprojekt\n\n25.01 Abschluss Bauprojekt\n\n15.07 Baubeginn Schulanlage Sonnenberg Hochbau\n\n17.08 Inbetriebnahme\n\nA M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N\nHälfte 2, 2018 Hälfte 1, 2019 Hälfte 2, 2019 Hälfte 1, 2020 Hälfte 2, 2020\n\nSanierung Aussenanlagen Hofern Adlsiwil\n\nTerminplan\n\nSeite 1 planikum GmbH, 04.02.19\n\n\n\nSANIERUNG AUSSENANLAGEN HOFERN ADLISWIL - ANHANG\t\n\nSanierung Aussenanlagen Hofern Adliswil\n\nUmgebung\n\nKostenvoranschlag\n\nGenauigkeit +/- 10 %\nPreisbasis: Januar 2019\nAlle Preise sind inkl. MwSt gerechnet\n\nTotal Erstellungskosten Umgebung inkl. MwSt\ninkl. Honorare und Baunebenkosten 1'889'940.00\n\nplanikum GmbH\n\nAnhang C\n\nKostenschätzung +/-10% \n\n\n\nSANIERUNG AUSSENANLAGEN HOFERN ADLISWIL - ANHANG\t\n\n+/- 10%\n Alle Preise sind inkl. \nMwSt gerechnet\n\nBKP Text Einheit Ausmass Gesamt Einheitspreis Gesamtpreis\n\n1 Vorbereitungsarbeiten\n\n11 Räumungen, Terrainvorbereitungen\n111 Rodungen (inkl. Entfernen von Wurzelstöcke)\n\nRodung Bäume Stk 20.00 450.00 9'000.00\nRodung Sträucher m2 265.00 35.00 9'275.00\nTotal Rodungen 18'275.00\n\n114 Baustelleneinrichtung \nBauwand/ Bauzaun m 250.00 50.00 12'500.00\nBelags- und Tiefbauarbeiten und Baumeister pl 0.50 10'000.00 5'000.00\nGärtnerarbeiten pl 0.50 5'000.00 2'500.00\nTotal Baustelleneinrichtung 20'000.00\n\nTotal Räumungen, Terrainvorbereitungen 38'275.00\n\n12 Sicherungen, Provisorien\n112.1 Abbrüche \n\nAbbruch Zäune Holz lm 90.00 25.00 2'250.00\nAbbruch Zaun Metall lm 65.00 30.00 1'950.00\nAbbruch Ballfangzaun inkl. Tor lm 225.00 30.00 6'750.00\n\nAbbruch best. Spielgeräte Sportplatz (Handball, Basketball) Stk 4.00 200.00 800.00\n\nAbbruch Abfalleimer Stk 3.00 100.00 300.00\nAbbruch Veloständer, Kickboardständer Stk 10.00 50.00 500.00\nAbbruch Kandelaber Bestand Stk 4.00 250.00 1'000.00\nAbbruch Kandelaber Haldensteig Stk 0.00 250.00 0.00\nAbbruch Beschilderung Stk 5.00 75.00 375.00\nAbbruch Metallbarriere Stk 1.00 350.00 350.00\n\nAbbruch Asphalt m2 2'400.00 30.00 72'000.00\n\nAbbruch Laufband (PUR-Belag), Annahme 15mm m2 600.00 35.00 21'000.00\nAbbruch Hartplatz, angestrichener Asphalt m2 1'100.00 35.00 38'500.00\nAbbruch Pflästerung Rasengittersteine m2 20.00 25.00 500.00\nAbbruch Verbundsteine m2 110.00 25.00 2'750.00\nAbbruch Betonpflaster m2 50.00 25.00 1'250.00\nAbbruch Plattenbelag m2 50.00 25.00 1'250.00\nAbbruch Randsteine Strasse lm 100.00 50.00 5'000.00\nAbbruch Einfassung lm 515.00 25.00 12'875.00\nAbbruch Stützmauer inkl. Schnitt lm 10.00 200.00 2'000.00\nAbbruch Sitzstufen lm 150.00 100.00 15'000.00\n\nSanierung Aussenanlagen Hofern, Adliswil\n\nKostenvoranschlag Stand Bauprojekt: 29.01.2019\n\nplanikum GmbH/ovo, eli, 30.01.2019\n\n\n\nSANIERUNG AUSSENANLAGEN HOFERN ADLISWIL - ANHANG\t\n\n Alle Preise sind inkl. \nMwSt gerechnet\n\nBKP Text Einheit Ausmass Gesamt Einheitspreis Gesamtpreis\n\nAbbruch Sprunggrube Stk 1.00 1'000.00 1'000.00\nAbbruch Treppen lm 15.00 75.00 1'125.00\nTotal Sicherung, Provisorien 188'525.00\n\n15 Anpassungen an bestehenden Erschliessungsanlagen\n152 Kanalisation (Anpassungen Schächte) lm 75.00 150.00 11'250.00\n153 Öffentliche Beleuchtung Haldensteig lm 0.00 150.00 0.00\n\nÖffentliche Beleuchtung Trottoir lm 100.00 150.00 15'000.00\n155 Frischwasserleitung lm 0.00 150.00 0.00\n\nTotal Anpassungen an bestehende Erschliessungsanlagen 26'250.00\n\nTotal Vorbereitungsarbeiten 253'050.00\n\n4 Umgebung \n40 Umgebungsgestaltung\n\n401 Erdbewegungen \nWiesen mähen und Grasnarbe fräsen m2 150.00 2.50 375.00\nOberbodenabtrag m3 30.00 25.00 750.00\nAbtrag Aushub/Untergrundmaterial m3 75.00 25.00 1'875.00\nAushub Mauer Sanierung m3 225.00 50.00 11'250.00\nAuflad und Abfuhr Oberboden m3 35.00 50.00 1'750.00\nAuflad und Abfuhr Untergrundmaterial m3 15.00 60.00 900.00\nLieferung Oberboden m3 100.00 40.00 4'000.00\nLieferung Unterboden m3 250.00 30.00 7'500.00\nLieferung Untergrundmaterial m3 50.00 10.00 500.00\nEinbau Oberboden, 20cm, Kat II m3 100.00 25.00 2'500.00\nEinbau Unterboden, 25cm m3 250.00 25.00 6'250.00\nEinbau Untergrundmaterial m3 50.00 15.00 750.00\nTotal Erdbewegungen 38'400.00\n\n411 Baumeisterarbeiten\nStützmauer H 80-100cm, kein Sichtbeton, reine Stützfunktion lm 80.00 900.00 72'000.00\nTreppenanlagen, Einfache Blockstufen lm 100.00 300.00 30'000.00\nSitzstufen H50, B50, Beton, Fertigteil lm 125.00 500.00 62'500.00\nContainerstellplatz pl 1.00 5'000.00 5'000.00\nTotal Baumeisterarbeiten 169'500.00\n\n421 Gärtnerarbeiten\nBäume inkl. Pflanzarbeit Stk 20.00 2'000.00 40'000.00\nSolitärsträucher inkl. Pflanzarbeit Stk 35.00 250.00 8'750.00\nWildheckengehölze Stk 60.00 75.00 4'500.00\nPflanzfläche inkl. Pflanzarbeit ergänzen\n(Stauden und Sträucher) m2 100.00 80.00 8'000.00\n\nWiesenansaat inkl. Planie in Randbereichen m2 1'000.00 8.00 8'000.00\nTotal Gärtnerarbeiten 69'250.00\n\n422 Einfriedungen\nBallfangzaun Höhe 4m lm 125.00 275.00 34'375.00\nHandlauf lm 50.00 175.00 8'750.00\n\n\n\nSANIERUNG AUSSENANLAGEN HOFERN ADLISWIL - ANHANG\t\n\n Alle Preise sind inkl. \nMwSt gerechnet\n\nBKP Text Einheit Ausmass Gesamt Einheitspreis Gesamtpreis\n\nGeländer/Brüstung lm 55.00 350.00 19'250.00\nTotal Einfriedungen 62'375.00\n\n423 Ausstattungen, Geräte\nPapierkorb Stk 3.00 700.00 2'100.00\nLiegepodeste Stk 6.00 5'000.00 30'000.00\nBankelemente bei Sportbereich Stk 4.00 3'500.00 14'000.00\nVeloabstellplatz Velobügel inkl. Fundamente (96Velos) Stk 36.00 750.00 27'000.00\nAbsperrpoller Stk 4.00 1'500.00 6'000.00\nRollhockeytore Mobil Stk 2.00 1'000.00 2'000.00\nHandballtore Stk 2.00 2'000.00 4'000.00\nBaskettballkorb Höhe 4m Stk 4.00 2'000.00 8'000.00\nKugelstoss Abstossringe Beton Stk 2.00 2'500.00 5'000.00\nPing-Pong Tisch Stk 1.00 3'500.00 3'500.00\nDiverse Schilder Stk 5.00 500.00 2'500.00\nTotal Ausstattungen, Geräte 104'100.00\n\n443 Elektroanlagen\nFundamente Leuchten Stk 5.00 1'500.00 7'500.00\nKandelaber Sonnenbergstrasse Stk 5.00 4'000.00 20'000.00\nKandelaber Haldensteig Stk 0.00 4'000.00 0.00\nVerkabelung Elektroleitungen m 100.00 50.00 5'000.00\nTotal Elektroanlagen 32'500.00\n\n445 Sanitäranlagen\nWasseranschluss Beach pl 1.00 10'000.00 10'000.00\nTrinkbrunnen pl 1.00 10'000.00 10'000.00\nTotal Sanitäranlagen 20'000.00\n\n453 Elektroleitungen\nLeerohre für Elektroleitungen m 150.00 50.00 7'500.00\nTotal Elektroleitungen 7'500.00\n\n455 Sanitärleitungen\nFrischwasserleitung Trinkbrunnen lm 50.00 150.00 7'500.00\nFrischwasserleitung Standrohr Beach lm 50.00 150.00 7'500.00\nTotal Sanitärleitungen 15'000.00\n\n463 Oberbau (Belagsarbeiten inkl. Kieskoffer)\nAsphalt inkl. Koffer, Gesamtaufbau 65cm m2 1'300.00 120.00 156'000.00\nChaussierung inkl. Koffer, Gesamtaufbau 40cm (teils Dachfläche) m2 700.00 75.00 52'500.00\nAbschluss mit Naturstein lm 700.00 100.00 70'000.00\nRasengitter für Parkplatzfläche m2 400.00 120.00 48'000.00\nPUR-Belag inkl. Markierungen m2 1'600.00 225.00 360'000.00\nBeachvolleyballfeld imit integrierter Sprunggrube m2 450.00 225.00 101'250.00\nTotal Oberbau 787'750.00\n\n465 Werkleitungen und Kanalisation\n\nplanikum GmbH/ovo, eli, 30.01.2019\n\n\n\nSANIERUNG AUSSENANLAGEN HOFERN ADLISWIL - ANHANG\t\n\n Alle Preise sind inkl. \nMwSt gerechnet\n\nBKP Text Einheit Ausmass Gesamt Einheitspreis Gesamtpreis\n\nGrabenaushub für sämtliche Werkleitungen m3 120.00 50.00 6'000.00\nVerfüllung sämtlicher Werkleitungen m3 36.00 40.00 1'440.00\nPunkteinlauf inkl. Schlammsammler inkl. Deckel Stk 10.00 1'750.00 17'500.00\nEntwässerungsrinnen lm 100.00 250.00 25'000.00\nEntwässerungsleitungen inkl. Anschluss an best. Kanalisation lm 250.00 50.00 12'500.00\nKontrollschächte (Elektro, Wasser) inkl. Schachtdeckel Stk 7.00 1'000.00 7'000.00\nTotal Werkleitungen und Kanalisation 69'440.00\n\nTotal Baukosten Umgebung 1'375'815.00\n\n49 Honorare Umgebung\n492 Bauingenieur 10'000.00\n493 Elektroingenieur 15'000.00\n494 HLKS - Ingenieur 10'000.00\n494 Landschaftsarchitekt bis Baueingabe 34'200.00\n494 Landschaftsarchitekt Ausschreibung, Realisierung 104'375.00\n\n497.1 Geologe 5'000.00\n499.1 Vermesser, Geometer 10'000.00\n\nTotal Honorare 188'575.00\n\n5 Baunebenkosten Umgebung\n51 Bewilligungen/Gebühren\n\n511 Bewilligung und Gebühren 7'500.00\n557 Eigenkosten Bauherr bis Baueingabe 25'000.00\n557 Eigenkosten Bauherr Ausschreibung, Realisierung 25'000.00\n559 Nebenkosten Bauherr 15'000.00\n\nTotal Baunebenkosten 72'500.00\n\nTotal Erstellungkosten Umgebung inkl. MwSt. 1'889'940.00\n\nTotal Erstellungkosten Umgebung exkl. MwSt. 1'754'818.94\n\n\n\nSANIERUNG AUSSENANLAGEN HOFERN ADLISWIL - ANHANG\t\n\nAnhang D\n\nFotos der bestehenden Anlage\n\nBlick vom Trottoir über Sportanlage\n\nSportplatz\n\n\n\nSANIERUNG AUSSENANLAGEN HOFERN ADLISWIL - ANHANG\t\n\nSprunggrube\n\nBallfang mit Durchgang\n\n\n\nSANIERUNG AUSSENANLAGEN HOFERN ADLISWIL - ANHANG\t\n\nBallfang entlang Böschung\n\nVeloabstellfläche\n\n\n\nSANIERUNG AUSSENANLAGEN HOFERN ADLISWIL - ANHANG\t\n\nLaufbahn\n\nAsphaltfläche\n\n\n\nSANIERUNG AUSSENANLAGEN HOFERN ADLISWIL - ANHANG\t\n\nParkplatz\n\nTribünenstufen\n\n\n\nSANIERUNG AUSSENANLAGEN HOFERN ADLISWIL - ANHANG\t\n\nBlick von Sonnenbergstrasse zum Haldensteig\n\nZugang Sportanlagen von Haldensteig\n\n\n\nSANIERUNG AUSSENANLAGEN HOFERN ADLISWIL - ANHANG\t\n\nHaldensteig Blick Richtung Sonnenbergstrasse\n\nZugang Rasenspielfeld\n\n\n


Beschlussantrag Audio-Protokolle

text: \nCVP Adliswil \n\nThemas F.!issler, Felsenhofstr. 4 • 81 34 Adliswil \n\nGemeinderat Adliswil \nz. H. Gemeinderatspräsident \nUrs Künzler \nZürichstrasse 12 \n8134 Adliswil \n\nAdliswil, 03.10.2017 \n\nBeschlussantrag \nAudio-Protokolle \n\nSehr geehrter Herr Präsident \nSehr geehrte Damen und Herren \n\nr:·· \n. EINGEGANGEN \n\n0 4. Okt. 2017 \nI \n\nErt ........ _..,. \n··~ \n\nGernäss einem Bericht in der Zürichsee-Zeitung vom 16.09.2017 plant Wädenswil für die \nGemeinderatssitzungen die Einführung eines Audio-Protokolls. Dasselbe gibt es zum Beispiel \nschon in Zürich und in Wetzikon. Die Bevölkerung kann sich die Sitzungen bequem zu Hause \nanhören. Schriftlich genügt dann ein BeschlussprotokolL Positiver Nebeneffekt sind die \nEinsparungen. So rechnet Wädenswil, gernäss dem Bericht, mit Einsparungen von 220-250 \nArbeitsstunden. \n\nAuch Adliswil sollte sich die moderne Technik zu nutzen machen und auf Audio-Protokolle \numsteigen. Ich bitte das Büro die nötigen Abklärungen vorzunehmen. \n\nGernäss Artikel 90. der Geschäftsordnung des Grossen Gemeinderates stelle ich den Antrag für \ndie Einführung von Audio-Protokollen und die Umstellung auf Beschlussprotokolle. \n\nThemas Fässler, Gemeinderat CVP \n\nThomas Fässler, Felsenhofstr. 4, 8134 Adliswil, \nTel. 044 710 77 27, e-mail: mail@tfaessler.ch \n\n\n


Empfehlung des Stadtrates

text: \nStadt Adliswil \nAuszug aus dem Protokoll des Stadtrates \n\nSitzung vom 10. Februar 2015 \n\nBeschl. Nr. 2015-39 \n\nZweckverband Heilpädagogische Schule Hergen (HPS), Statutenänderung \n\nAusgangslage \n\nDie Schulbehörde beantragt mit Beschluss 04/15 vom 22.01 .2015 dem Grossen Gemeinde\nrat, die Änderung der Statuten des Zweckverbandes Sonderschulung im Bezirk Horgen zu \ngenehmigen. Sie ersucht den Stadtrat um ein befürwortendes Gutachten. \n\nZum Zweckverband gehören die politischen Gemeinden Adliswil, Langnau, Kilchberg, \nRüschlikon, Thalwil, Oberrieden und Horgen. Zur Verteilung der Betriebskosten unter den \nGemeinden werden gernäss gültigen Statuten je 1/3 Schülerzahlen HPS, 1/3 Einwohnerzah\nlen und 1/3 bereinigte Steuerkraft berücksichtigt. Als Folge des neuen Finanzausgleichsge\nsetzes und gernäss Empfehlung der Gemeindepräsidentenkonferenz sollen in Zukunft nur \nnoch 1/2 Schülerzahlen HPS und 1/2 Einwohnerzahlen berücksichtigt werden. \n\nVerfahrensregeln \n\nNach Art. 18 der Statuten des Zweckverbandes bedürfen Änderungen der Statuten, welche \ndie Stellung der Verbandsgemeinden grundsätzlich und unmittelbar betreffen, der Zustim\nmung aller Verbandsgemeinden. \n\nNach Art. 33 Ziff. 6 der Gemeindeordnung steht es dem Grossen Gemeinderat zu, wesentli\nche Änderungen von bestehenden Zweckverbandsstatuten zu genehmigen, soweit deren \nfinanzielle Auswirkungen die Zuständigkeiten des Grossen Gemeinderates nicht übersteigen. \nDiese liegen für jährlich wiederkehrende Ausgaben bei maximal 200'000 Franken. Der Gros\nse Gemeinderat ist somit für die Genehmigung der Statuten im Namen der Stadt Adliswil \nzuständig. \n\nUnter dem Vorbehalt, dass alle Zweckverbandsgemeinden und der Regierungsrat zustim\nmen, treten die teilweise revidierten Statuten per 1. Januar 2016 in Kraft. \n\nGernäss Art. 56 Abs. 2 GO gehen Anträge der Schulbehörde an den Grossen Gemeinderat \nzunächst an den Stadtrat, der sie mit seiner Stellungnahme an den Grossen Gemeinderat \nweiterleitet. \n\nDer Stadtrat fasst auf Antrag der Schulbehörde gestützt auf Art. 56 Abs. 2 GO folgenden \n\nBeschluss: \n\n1 Dem Grossen Gemeinderat wird empfohlen, die Änderung der Statuten des Zweck\nverbandes Sonderschulung im Bezirk Horgen zu genehmigen. \n\nStadt U Adliswil \n\n\n\nSitzung vom 10. Februar 2015 Seite 2 Beschl. Nr. 2015-39 \n\n2 Mitteilung durch Protokollauszug an: \n\n2.1 Grosser Gemeinderat \n2.2 Schulbehörde \n2.3 Zweckverband Sonderschulung im Bezirk Horgen (mit separatem Schreiben) \n\nStadt Adliswil \nStadtrat \n\nHarald Huber \nStadtpräsident \n\n~ \nA~drea Bertolosi-Lehr \nStadtschreiberin \n\nStadt g Adliswil \n\n\n


Rückzug (SRB 2024-209)

text: \nStadt Adliswil\nAuszug aus dem Protokoll des Stadtrats\n\nSitzung vom 09. Juli 2024\n\nBeschl. Nr. 2024-209\n\n7.1.5 Verrechnung\nWerkbetriebe: Reglement über die Wasserversorgung (WVR), Erlass, Antrag\nan den Grossen Gemeinderat; Rückzug\n\nAusgangslage\n\nAm 26. März 2024 hat der Stadtrat dem Grossen Gemeinderat den Erlass des\nWasserversorgungsreglements (WVR) und der Siedlungsentwässerungsverordnung (SEVO)\nbeantragt.\n\nDie nachträgliche Prüfung durch das AWEL und die Empfehlungen des Preisüberwachers\nhaben ergeben, dass Anpassungen in der SEVO notwendig sind.\n\nErwägungen\n\nUm die Anpassungen in der SEVO zu integrieren, muss der Beschluss SRB 2024-73 vom\n26. März 2024 (SEVO) zurückgezogen werden. Gleichzeitig wird empfohlen, den Beschluss\nSRB 2024-72 vom 26. März 2024 (WVR) ebenfalls zurückzuziehen, um eine einheitliche\nBerechnungsgrundlage zu schaffen und die neuen Regelungen zeitgleich in Kraft treten zu\nlassen. Dies soll verhindern, dass unterschiedliche Berechnungsgrundlagen bei der\nWasserversorgung und der Entwässerung zu Verwirrungen führen.\n\nNach der endgültigen Genehmigung der SEVO durch den Grossen Gemeinderat und durch\ndas AWEL setzt der Stadtrat den Zeitpunkt des lnkrafttretens des neuen WVR sowie der\nSEVO fest. Das lnkrafttreten des WVR soll gleichzeitig mit der neuen SEVO erfolgen, um\neine einheitliche und abgestimmte Regelung sicherzustellen.\n\nGemäss Art. 70 der Geschäftsordnung des Grossen Gemeinderates können Geschäfte bis\nzu ihrer Behandlung im Rat zurückgezogen werden. Dies ist namentlich auch dann möglich,\nwenn das Geschäft einem Organ zugewiesen ist und dieses dem Rückzug einstimmig\nzustimmt.\n\nDer Stadtrat fasst, gestützt auf Art. 37 Abs. 1 Bst. c der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil,\nfolgenden\n\nBeschluss:\n\n1 Der Beschluss «Reglement über die Wasserversorgung (VVVR), Erlass; Antrag an\nden Grossen Gemeinderat» (SRB 2024-72) vom 26. März 2024 wird aufgehoben.\n\n2 Der Sachkommission des Grossen Gemeinderates wird beantragt, dem Rückzug des\nGeschäfts einstimmig zuzustimmen.\n\nStadt Adliswil\n\nZiegler Vanessa\nSchreibmaschine\nEingegangen: 12.7.24\rGGR-Nr. 2023-406\n\nZiegler Vanessa\nRechteck\n\n\n\nSitzung vom 09. Juli 2024 Seite 2 Beschl. Nr. 2024-209\n\n3 Das Ressort Werkbetriebe wird beauftragt, das Wasserversorgungsreglement\ngemäss den Erwägungen zu überarbeiten und anschliessend dem Stadtrat zur\nÜberweisung an den Grossen Gemeinderat vorzulegen.\n\n4 Dieser Beschluss ist öffentlich.\n\n5 Mitteilung an.\n\n5.1 Grosser Gemeinderat\n5.2 Stadtrat\n5.3 Ressortleitung Werkbetriebe\n5.4 Ressortleitung Finanzen\n\nStadt Adliswil\nStadtrat\n\nFarid Zeroual\nStadtpräsident\n\nThomas Winkelmann\nStadtschreiber\n\nStadt Adliswi\n\n\n\n\n