name: 21.06.16 Antrag Stadtrat Baukredit Erweiterung Schulanlage Robenhausen

text: \n  \n \n\n \n \n\n Stadtrat  \n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 22. September 2021 Seite 1 von 13 \n\n \n\nAuszug aus dem Protokoll Sitzung vom 22. September 2021  \n \n\n2021/222 6.02.03.04 Schulliegenschaften \nSchulhaus Robenhausen, Erweiterung Schulhaus B, Bewilligung Baukredit, \n(Parlamentsgeschäft 21.06.16) \n\n   \n \n \nBeschluss Stadtrat  \n\n1. Antrag und Weisung des Baukredits für die Erweiterung des Schulhauses Robenhausen werden \ngenehmigt und dem Parlament zur Beschlussfassung unterbreitet. \n\n2. Der Ressortvorstand Finanzen + Immobilien und die Abteilung Immobilien werden ermächtigt, \ndie Vergaben im Rahmen des bewilligten Kredits und im Rahmen der Beschaffungsrichtlinien der \nStadt Wetzikon zu tätigen. \n\n3. Öffentlichkeit des Beschlusses: \n– Der Beschluss ist teilöffentlich (nicht öffentlich sind die Angaben der nicht berücksichtigten \n\nUnternehmen). \n\n4. Mitteilung durch Sekretariat an: \n– Parlamentsdienste (als Antrag und Weisung mit Aktenverzeichnis) \n– Geschäftsbereich Finanzen + Immobilien \n– Geschäftsbereich Bildung + Jugend \n– Abteilung Immobilien \n\n \nErwägungen \n\nDas Ressort Finanzen + Immobilien unterbreitet dem Stadtrat den Antrag eines Baukredites für die Er-\nweiterung des Schulhauses Robenhausen zur Genehmigung durch das Parlament.  \n\n \n\n \n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 22. September 2021 Seite 2 von 13 \n\nAntrag und Weisung an das Parlament  Parlamentsgeschäft 21.06.16 \n\nAntrag \n\nDer Stadtrat beantragt dem Parlament, es möge folgenden Beschluss fassen: \n(Zuständig im Stadtrat Heinrich Vettiger, Ressort Finanzen + Immobilien) \n\n1. Für die Erweiterung des Schulhauses Robenhausen wird ein Baukredit von 2'900'000 Franken \nbewilligt. \n\n2. Die Ausgaben sind in der Investitionsrechnung wie folgt zu belasten: \n\nKonto INV00404-9575.5040.00 2'900'000 Franken  \n(SA Robenhausen, Schulraumerweiterung) \n\n3. Der Kredit wird der Urnenabstimmung unterbreitet. \n\n4. Nach Abschluss des Vorhabens wird dem Parlament eine Kreditabrechnung zur Genehmigung \nunterbreitet. \n\n \n \nWeisung \n\nAusgangslage \n\nIm Schulhaus Robenhausen an der Schulhausstrasse 39 werden zurzeit zehn Schulklassen unterrichtet. \nDie Klassen werden seit Schuljahresbeginn 2021/2022 in der 1. bis 4. Klassen doppelt und in der 5. bis \n6. Klassen einfach geführt. Da im Sommer 2022 wie auch in den Folgejahren jeweils viel mehr Kinder \nals früher vom Kindergarten in die 1. Klasse wechseln, werden ab dem Schuljahr 2022/2023 die 1. bis 5. \nKlassen und ab dem Schuljahr 2023/2024 die 1. bis 6. Klassen doppelt geführt. Dies bedeutet, dass ab \nSommer 2022 insgesamt elf Schulklassen und ab Sommer 2023 zwölf Schulklassen auf der Schulanlage \nRobenhausen unterrichtet werden müssen. Dies entspricht der maximalen Auslastung dieser Schulan-\nlage, auch die Prognosen der aktuellen Schulraumplanung weisen bis 2036 ein Schulhaus mit 12 Pri-\nmarklassen aus. \n\nIn den Räumen der Schulanlage Robenhausen können zurzeit maximal zehn Klassen unterrichtet wer-\nden, wobei bereits Nebenräume wie Gruppenräume, Sitzungszimmer, Büro Schulsozialarbeit fehlen. Es \nbenötigt deshalb zwei Klassenzimmer und die dazugehörigen Nebenräume ab dem Sommer 2023. \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 22. September 2021 Seite 3 von 13 \n\n \nBild 1: Situation Schulanlage Robenhausen \n\nAusgewiesener Schulraumbedarf \n\nEine detaillierte Analyse der vorhandenen Räumlichkeiten, auf Grundlage der Richtlinie Schulraumpla-\nnung der Schule Wetzikon, wies ein Raumdefizit im Bestand von 337 m2 aus. Verschiedene Raumro-\nchaden wurden geplant, damit der Bedarf an neuer Raumfläche so gering wie möglich gehalten wer-\nden und der schulische Betrieb optimiert werden kann. So wurde entschieden, die heute zu kleine Bib-\nliothek in das ehemalige Werkzimmer zu verlegen und das Werkzimmer neu direkt neben den Handar-\nbeitszimmern zu planen. Dadurch wurde die Möglichkeit geschaffen, die Räumlichkeiten der Tages-\nstruktur im Bestand zu vergrössern und ein Sitzungszimmer im Bestand unter zu bringen. Die beiden \nneuen Klassenzimmer wurden beieinander mit einem gemeinsamen Grossgruppenraum geplant, damit \nein doppelter Klassenzug in direkt Nähe geführt werden kann. Das fehlende Therapiezimmer, das Be-\ngabtenförderungszimmer wie auch das Büro für die Hauswartung sind Bestandteil des neuen Bauvolu-\nmens. \n\n \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 22. September 2021 Seite 4 von 13 \n\nRaumbezeichnung Raumdefizit im Bestand neue Räume in der Erweiterung \n\nKlassenzimmer 1 72 m2 72 m2 \n\nKlassenzimmer 2 72 m2 72 m2 \n\nGrossgruppenraum 36 m2 35 m2 \n\nBegabtenförderungszimmer 36 m2 35 m2 \n\nTherapiezimmer Defizit durch Rochade entstanden 28 m2 \n\nWerkraum Defizit durch Rochade entstanden 72 m2 \n\nMaterialraum Werken 18 m2 16 m2 \n\nBibliothek zu klein 19 m2 durch Rochade im Bestand gelöst \n\nTagesstrukturen zu klein 15 m2 durch Rochade im Bestand gelöst \n\nLehrpersonenbereich zu klein 15 m2 durch Rochade im Bestand gelöst \n\nBüro Schulsozialarbeit 18 m2 durch Rochade im Bestand gelöst \n\nSitzungszimmer 36 m2 durch Rochade im Bestand gelöst \n\nBüro Hauswartung Defizit durch Rochade entstanden 18 m2 \n\nTotal Raumdefizit 337 m2 348 m2 \n \n\nDie Erweiterung entspricht damit dem Nutzflächen-Raumdefizit. \n\nProjektbeschrieb \n\nDer bestehende Gebäudetrakt B wurde 2014 erstellt und wird neu durch eine zweigeschossige Raum-\nschicht mit zwei Klassenzimmern und einem Gruppenraum, einem Werkraum mit Materialraum, zwei \nTherapieräumen sowie einem Hauswarteraum und Putzraum erweitert. Dazu wird die bestehende Fas-\nsade zum Pausenplatz hin demontiert und das Gebäude in einer Tiefe von rund acht Metern erweitert. \nDie demontierte Fassade wird in grossen Teilen wiederverwendet, so dass das Gebäude von aussen als \neine Einheit wahrgenommen wird und die Erweiterung sich nahtlos in den Bestand einfügt. Die Erwei-\nterung an diesem Standort greift einer kommenden energetischen Gesamtsanierung der Bestandsbau-\nten nicht vor, weil sie die bestehenden Gebäude Trakt A, Turnhalle und beide Kindergartengebäude \nnicht berührt. \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 22. September 2021 Seite 5 von 13 \n\n \nBild 2: Ostfassade bestehender Gebäudetrakt B, Blick vom Pausenhof \n\nDer Werkraum befindet sich im Erdgeschoss mit direktem Bezug zu den bestehenden Handarbeitsräu-\nmen. Die beiden Klassenzimmer mit einem mittig liegenden Gruppenraum werden im Obergeschoss \nangeordnet. Die Materialisierung der Räume und die technische Ausstattung werden von dem beste-\nhenden Gebäude übernommen. Die Erweiterung wird sich nahtlos in den Bestand einfügen. Durch die \neinseitige Erweiterung verändert sich auch die Erschliessung. Der bestehende Korridor wird um rund \n1,20 Meter verbeitert, damit die Klassenzimmer auf beide Seiten des Korridors ohne Engpässe erreich-\nbar sind, wie auch die Möglichkeit entsteht, weiter Garderoben zu ermöglichen. Der bestehende Trep-\npenaufgang ins Obergeschoss wird belassen. \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 22. September 2021 Seite 6 von 13 \n\n \nBild 3: Situation mit Erweiterung (Planstand TU-Ausschreibung) \n\nDer Aussenraum wird nur minimal tangiert. Der grosse asphaltierte Pausenhof verliert etwas an Grös-\nse. Ansonsten bleibt sich der Aussenraum der Schulanlage gleich. Aus betrieblicher Sicht stellt dies kein \nProblem dar, weil der asphaltierte Pausenhof insgesamt genügend gross ist. Wichtiger bei der Projekt-\nentwicklung war, dass die bestehenden Grünflächen rund um die Gebäude bestehen bleiben. Dies \nkonnte mit der geplanten Erweiterung erreicht werden. Alle grünen Pausenflächen bleiben bestehen \nund können weiterhin genutzt werden. \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 22. September 2021 Seite 7 von 13 \n\n \nBild 4: Grundriss Erdgeschoss (Planstand TU-Ausschreibung) \n\n \n\n \nBild 5: Grundriss Obergeschoss (Planstand TU-Ausschreibung) \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 22. September 2021 Seite 8 von 13 \n\n \nBild 6: Querschnitt (Planstand TU-Ausschreibung) \n\nÖkologie und Nachhaltigkeit \n\nDer bestehende Gebäudetrakt B wurde im Minergie ECO-Standard gebaut und zertifiziert. Dies ermög-\nlicht die Erweiterung ebenfalls im Minergie ECO-Standard zu realisieren. Weil die Erweiterung über die \nganze Länge des bestehenden Gebäudes erfolgt und somit tief in die bestehende Gebäudestruktur ein-\ngreift, ist es technisch nicht möglich, einen höheren Energie-Standard zu erreichen. \n\nDer bestehende Holzelementbau wird in derselben Struktur und Materialisierung als Holzelementbau \nerweitert. Die Erweiterung wird mit einem Anteil von rund 70 % nachhaltigem Holz (Schweizer Holz) \ngebaut. Um anfallende graue Energie zu verhindern, wird die bestehende Fassade demontiert, eingela-\ngert und zu grossen Teilen wiederverwendet. \n\nEin Anbau als Ergänzung des bestehenden Gebäudetaktes ist neben der Aufstockung vom ökologischen \nund ökonomischen 'Fussabdruck' her gesehen die beste und nachhaltigste Lösung. Damit wird nur ein \nminimaler Teil des Grundstückes zusätzlich beansprucht. Eine Aufstockung wurde ebenfalls im Rahmen \nder Machbarkeitsstudie geprüft, jedoch aufgrund der statischen und kostenmässigen Aufwände ver-\nworfen.  \n\nDas neu entstehende Flachdach wird in der maximalen Grösse mit einer ca. 140 m2 grossen Photovol-\ntaikanlage bestückt, was einer maximalen Grösse auf diesem Dach entspricht und weit über die mini-\nmal geforderte Leistung von 10 W/m2 EBF hinausgeht. Der zu viel produzierte Strom wird ins öffentli-\nche Stromnetz eingespiesen. \n\nTotalunternehmer-Ausschreibung \n\nDie neuen Schulräume müssen möglichst schnell bezugsbereit sein, damit ein teures Provisorium um-\ngangen werden kann. Um dieses Ziel erreichen zu können, bewilligte der Stadtrat am 10. Februar 2021 \neinen Projektierungskredit von 170'000 Franken für die Durchführung einer Totalunternehmer-\n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 22. September 2021 Seite 9 von 13 \n\nAusschreibung. In der Zwischenzeit wurde die Ausschreibung durchgeführt. Das Ausschreibungsprojekt \nbasierte auf einem architektonisches Vorprojekt, welches in grossen Teilen in Zusammenarbeit mit der \nStadtbildkommission ausgearbeitet wurde. Das Vorprojekt wurde durch das Architekturbüro Hornber-\nger AG, Zürich erarbeitet, welches bereits die Planung des Trakts B im Jahr 2014 begleitet hat. Damit \nkonnte ein möglichst hoher Wissenstransfer aus der Realisierung im Jahr 2014 für die Totalunterneh-\nmer-Ausschreibung genutzt werden. \n\nBei der Offertöffnung gingen vier preislich stark differierende Angebote ein. \n\n  2'036'635.16 Franken \n ERNE AG 2'784'045.00 Franken \n  3'150'000.00 Franken \n  3'150'225.00 Franken \n\nNach den technischen Vergabegesprächen hat die Firma  ihr Angebot zurückgezogen. Damit \nwurden für die Vergabe nur die restlichen drei Angebote berücksichtigt. Die Preisdifferenzen wieder-\nspiegeln die aktuell unsichere Gesamtlage der Baubranche auf Grund der weltweiten Pandemie und \nder aktuellen Wirtschaftslage. Insbesondere die Holzpreise sind aufgrund der massiv gestiegenen \nNachfrage einem enormen Preisanstieg ausgesetzt und bergen grosse Unsicherheiten. Das Angebot der \nFirma ERNE AG erfüllt die Zuschlagskriterien am besten und ist das wirtschaftlich günstigste Angebot. \nVorbehältlich der Kreditgenehmig durch die Urne erfolgt die Vergabe an die Firma ERNE AG. \n\nProjektoptimierung \n\nDie deutlich höheren Baukosten gegenüber den bisher geschätzten Kosten sind eindeutig auf die Ent-\nwicklung der aktuell stark ansteigenden Materialkosten zurück zu führen. Bei diesem Bauprojekt ist der \nAnteil an Holz sehr gross und genau diese Kosten sind in den letzten Monaten sehr stark gestiegen. Um \ndie Kosten senken zu können, wurde die Firma ERNE AG gebeten einige Vorschläge zur Kostenoptimie-\nrung auszuarbeiten. Die vorgeschlagenen Kostenoptimierungen wurde im Steuerungsausschuss disku-\ntiert und beschlossen. Es konnten Fr. 293'262.40 (inkl. MWST) gegenüber dem Vergabebetrag einge-\nspart werden.  \n\nHauptsächlich konnte bei drei Positionen eine Kostenreduktion durch die Optimierung des Bauprojekts \nerreicht werden.  \n\n Für den Einbau der neuen Lüftungsgeräte muss im Untergeschoss der bestehende Zivilschutzanla-\nge mit aufwendigen Baumassnahmen Platz geschaffen werden, was für die neue Lüftung hohe Kos-\nten verursacht. Die Lüftung soll nochmals geplant und einfacher realisiert werden, weshalb diese \nKosten aus dem Totalunternehmer-Angebot entfernt wurden und im Baukredit separat ausgewie-\nsen werden. \n\n Gemäss den Berechnungen der Firma ERNE AG kann die neu geforderte Heizleistung mit dem be-\nstehenden Heizsystem abgedeckt werden. Es kann entsprechend auf eine Erweiterung der beste-\nhenden Erdwärmeheizung verzichtet werden, welche bei der Optimierung nochmals eine deutliche \nKostenreduktion bedeutet. \n\n Auch der Verzicht auf den Fassadenversatz gegen Norden ermöglicht nochmals Kosten einzuspa-\nren. Weil damit auf eine separat betonierte Bodenplatte verzichtet werden kann. \n\n \n \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 22. September 2021 Seite 10 von 13 \n\nKostenvergleich TU-Angebot ERNE AG Nicht optimiert optimiert \n Fr. (exkl. MSWT) Fr. (exkl. MWST) \n\nBKP 1  Vorbereitungsarbeiten 221'000.00 221'000.00 \nBKP 2   Gebäude 2'179'000.00 1'922'704.40 \nBKP 3  Betriebseinrichtung 56'000.00 40'000.00 \nBKP 4  Umgebung 106'000.00 106'000.00 \nBKP 5  Baunebenkosten 23'000.00 23'000.00 \n\nTotal (exkl. MWST) 2'585'000.00 2'312'704.40 \n\nTotal (inkl. MWST) 2'784'045.00 2'490'782.60 \n \n\nKennwerte \n\nDie Kennwerte für die Erweiterung Robenhausen sind vergleichbar mit den Kennwerten für den ge-\nplanten Doppelkindergarten Goldbühl. Beide Projekte sind Holzelementbauten mit ähnlichen Grössen. \nDie Kosten beim Doppelkindergarten Goldbühl beruhen auf einer Grobkostenschätzung, wobei die \nKosten für die Erweiterung Robenhausen auf den tatsächlichen berechneten Baukosten des Totalun-\nternehmer-Angebots beruhen. Die Kostenabweichung begründet primär auf den aktuell angestiegenen \nRohstoffpreise  \n\nErweiterung Schulhaus Robenhausen Trakt B Doppelkindergarten Goldbühl \nAngebot Totalunternehmer Grobkostenschätzung vor  \n\nProjektierung \n  \n\nGF (Geschossfläche) 490 m2   452 m2   \nnach SIA 416 \n\n    \n\nGV (Gebäudevolumen) 2'010 m3   1'834 m3   \nnach SIA 416 \n\n    \n\nBauwerkskosten  Fr. 1'923'000.00   Fr. 1'630'000.00   \nBKP 2 Gebäude, exkl. MWST \n\n    \n\nKennwert pro m2 GF Fr. 3'925.00   Fr. 3'606.00   \n\nKennwert pro m3 GV Fr. 957.00   Fr. 889.00   \n \n\nBaukredit \n\nFür die Erarbeitung des Vorprojekts und die Durchführung der Totalunternehmer-Ausschreibung wur-\nde am 10. Februar 2021 ein separater Projektierungskredit von 170'000 Franken (inkl. MWST) bewilligt. \nDieser Verpflichtungskredit diente als Grundlage für den vorliegenden Antrag, weshalb die Kosten \nnicht in die Baukosten einzurechnen sind. \n\n \n\n \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 22. September 2021 Seite 11 von 13 \n\nDer Baukredit setzt sich aus dem TU-Angebot und weiteren Kosten, wie folgt zusammen: \n\nBaukredit Kosten \nKonto INV00404-9575.5040.00. Fr. (inkl. MWST) \n\nBKP 200  Totalunternehmer-Angebot mit Optimierung 2'490'782.60 \nBKP 136  Kosten für Energie, Wasser und dgl. 8'000.00 \nBKP 235  Apparate Schwachstrom (IT-Ausrüstung) 60'000.00 \nBKP 244  Lüftungsanlagen, Optimierung 70'000.00 \nBKP 251  Allgemeine Sanitärapparate 2'000.00 \nBKP 511  Bewilligungen, Baugespann 33'000.00 \nBKP 512  Anschlussgebühren 32'000.00 \nBKP 532  Bauherrenhaftpflichtversicherung 2'000.00 \nBKP 900  Mobiliar 55'000.00 \nBKP 558  Begleitung Projektinitialisierung 5'000.00 \nBKP 600  Reserve (ca. 5% der Gesamtsumme) / Rundung 142'217.40 \n\nTotal (inkl. MWST) 2'900'000.00 \n \nDie Landparzelle Katasternummer 4181 wird bereits für die Schule genutzt und ist im Verwaltungsver-\nmögen bilanziert. Weitere Investitionen in das Grundstück sind beim vorliegenden Projekt nicht not-\nwendig. Im Budget 2022 sind 900'000 Franken und im Finanz- und Aufgabenplan unter 2023 2 Mio. \nFranken eingestellt. \n\nTermine \n\nWas Details Termin \n\nGenehmigung Baukredit Entscheid Stadtrat September 2021 \n\n  Entscheid Parlament Januar 2022 \n  \n\nEntscheid Urne Mai 2022 \n\nBaubewilligung Bewilligungsprozess bis März 2022 \n\nAusführungsplanung   bis September 2022 \n\nAusführung   bis Juli 2023 \n\nBezug   August 2023 \n \n\nAb dem Schuljahr 2023/2024 müssen die neuen Schulzimmer bezugsbereit sein, damit eine Übergangs-\nlösung umgangen werden kann. Da bereits ab Schuljahr 2022/2023 eine zusätzliche Klasse im Schul-\nhaus Robenhausen unterrichtet werden muss, jedoch die Ausführung des Erweiterungsbaus frühestens \nein Jahr später fertig gestellt werden kann, wird bereits auf das Schuljahr 2022/2023 eine Klasse provi-\nsorisch im alten Werkzimmer unterrichtet und auf den Werkunterricht verzichtet. \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 22. September 2021 Seite 12 von 13 \n\nFolgekosten \n\nEs fallen folgende Kapitalfolgekosten an (§ 30 Gemeindeverordnung [VGG]): \n\nPlanmässige Abschreibungen auf Basis der geschätzten Anschaffungs- und Herstellungskosten (ANR01057): \n\nAnlagekategorie Nutzungsdauer Basis Betrag \n\nGebäude 33 Jahre 2'900'000.00 87'878.79 \n\n    \n\nKapitalfolgekosten (im ersten Betriebsjahr) 87'878.79 \n\n \nBei den betrieblichen Folgekosten (Sachaufwand) wird mit einem Richtwert von 2 % auf Basis der ge-\nschätzten Anschaffungs- und Herstellungskosten gerechnet. Zudem benötigen die neu erstellen Räume \nbenötigen für die Unterhalts- und Grundreinigung einen zusätzlichen Personalaufwand von 12,5 Stel-\nlenprozent, was rund 274 Jahresstunden ergibt. \n\nSachaufwand (2 %) 58'000.00 \n\nPersonalaufwand (12,5 Stellenprozent) 10'000.00 \n\nBetriebliche und personelle Folgekosten (pro Betriebsjahr) 68'000.00 \n\n \nErwägungen des Stadtrats \n\nDie Schulanlage Robenhausen muss spätestens im Sommer 2023 für 12 Primarschulklassen genügend \nRäumlichkeiten aufweisen, damit alle Kinder ordnungsgemäss unterrichtet werden können. Das dazu \nausgearbeitete Bauprojekt konnte innert sehr kurzer Zeit mit einer Totalunternehmer-Ausschreibung \nerarbeitet werden. Die Erweiterung des bestehenden Schulhauses B ist eine ökologische, wirtschaftli-\nche und architektonisch gute Lösung, um den ausgewiesenen Bedarf an Schulraum zeitnah realisieren \nzu können. \n\nFakultatives Referendum \n\nNach Art. 10 der Gemeindeordnung unterstehen Beschlüsse des Parlaments grundsätzlich dem fakulta-\ntiven Referendum, ausser sie sind durch Gesetz oder Gemeindeordnung davon ausgenommen. Für \nKreditbewilligungen etc. besteht keine Befreiung von der Referendumspflicht, weshalb ein solcher Be-\nschluss des Parlaments dem fakultativen Referendum untersteht. \n\n \nAkten \n\n– SRB 2021/26 - Schulhaus Robenhausen, Schulraumerweiterung, Bewilligung Projektierungskredit \n– TU-Angebot ERNE AG, Kostenzusammenstellung \n– Optionen zur Kostenminimierung ERNE AG \n– Mitbericht Abteilung Umwelt \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 22. September 2021 Seite 13 von 13 \n\n \nFür richtigen Protokollauszug: \n \n \n \nStadtrat Wetzikon \nMartina Buri, Stadtschreiberin \n \n \n\n\n\tBeschluss Stadtrat\n\tErwägungen\n\tAusgangslage\n\tBaukredit\n\tFolgekosten\n\tErwägungen des Stadtrats\n\tFakultatives Referendum\n\tAkten\n\n


2022-03-14 Einladung PM

parent_type: meeting

category_de: Einladung

category_harmonized: invitation

format: application/pdf

text: \n  \n\n \n \n\n \n\n Parlament  \n\n \n\nParlament \nBahnhofstrasse 167 \n8620 Wetzikon \n\nTwitter: @GGRWetzikon \ninfo@wetzikon.ch \nwww.wetzikon.ch \n\n \n\n \n\nEinladung zur 72. Sitzung des Parlaments \n\nWetzikon, 1. März 2022 \n\nDas Parlament der Stadt Wetzikon wird sich am Montag, 14. März 2022, um 19.00 Uhr zur Behandlung \nder vorliegenden Geschäfte in der Alten Turnhalle versammeln. \n\nZuschauerinnen und Zuschauer sind von der Sitzung ausgeschlossen. Sie können die Sitzung über eine \nLive-Video-Übertragung auf https://wetzikontv.ch/ mitverfolgen. \n\n \n\nTraktanden \n\n1. Mitteilungen des Präsidenten \n\n2. Genehmigung der Traktandenliste \n\n3. 22.04.01 Motion Bigi Obrist (AW): "ZUKUNFTSFÄHIGE GEMEINDE 2.0 – \nReorganisation der Exekutivämter" \n\nBegründung \n\n4. 22.02.03 Interpellation Martin Wunderli (GP): "Stromlücke Wetzikon \n2025" \n\nBegründung \n\n5. 22.02.04 Interpellation Bigi Obrist (AW): "Stand der Dinge zum  \nWetziKoin" \n\nBegründung \n\n6. 22.03.02 Postulat Esther Schlatter (GLP): "Überarbeitung der Schulhaus-\n/ Schulraumplanung zugunsten von langfristig guten und be-\nzahlbaren Lösungen" \n\nBegründung \n\n7.  Fragestunde Beantwortung \n\n8. 19.04.05 Motion Martin Wunderli (GP): "Masterplan Stadtraum Unter-\nwetzikon" \n\nGenehmigung \nFristerstreckung \n\n9. 22.10.01 Bildung einer Spezialkommission "Masterplan Stadtraum  \nUnterwetzikon" \n\nBeratung \n\n10. 21.06.13 Energiestrategie und energiepolitische Ziele Beratung \n\n11. 21.06.17 Projektierungskredit Erweiterung und Gesamtsanierung \nSchulanlage Walenbach \n\nBeratung \n\n12. 21.06.18 Projektierungskredit Neubau Feuerwehrgebäude Beratung \n\nhttps://wetzikontv.ch/\n\n\n  2 von 2 \n\n13. 21.06.20 Kantonales Integrationsprogramm KIP 2bis für die Jahre 2022 \n– 2023 \n\nBeratung \n\n14. 21.06.22 Jugendkredit Beratung \n\n15. 22.06.01 Kreditabrechnung Umbau Schulanlage Robenhausen Beratung \n\n16. 20.03.12 Postulat Esther Kündig-Albrecht (GP): "Verminderung von \nLichtemissionen in Wetzikon" \n\nBeratung \n\n17. 21.02.09 Interpellation Esther Schlatter (GLP): "Umsetzung Gasstrate-\ngie" \n\nBeantwortung \n\n18. 21.03.09 Postulat Christoph Wachter (SP): "Umsetzung PBG 49b in der \nBau- und Zonenordnung" \n\nBeratung  \nÜberweisung \n\n19. 21.02.10 Interpellation Philipp Zopp (SVP): "Biogas-Nutzung" Beantwortung \n\n20. 21.03.08 Postulat Bigi Obrist (AW): "Strukturierte Mitwirkung der  \nWetziker Bevölkerung" \n\nBeratung  \nÜberweisung \n\n   \n\nParlament \n\nUrs Bürgin \nPräsident \n\n   \n\n \n\n\n