text: \n \n \n\n951.1 \n\nG E M E I N D E R A T  \nBericht und Antrag \n \n\nNr. 1594  \n\nvom 1. Juni 2017 \n\nan Einwohnerrat von Horw \n\nbetreffend Sanierung und Erweiterung Schulanlage Kastanienbaum    \n\n \n\n \n\n \n \n \n\n \n \n \n \nSehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident \nSehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte \n \nMit diesem Bericht und Antrag informieren wir Sie über die notwendigen Sanierungs- und Er-\nweiterungsmassnahmen der Schulanlage Kastanienbaum (Mattli) und beantragen den dafür er-\nforderlichen Sonderkredit. \n \n \n\n\n\n1. Juni 2017 \nSanierung und Erweiterung Schulanlage Kastanienbaum    \n \n\nSeite 2/9 \n\n1 Ausgangslage  \n\nAuf dem Areal der Schulanlage Kastanienbaum befinden sich vier eigenständige Bauten: \n\n Das Hauptgebäude (1979) mit den Klassenzimmern, der Bibliothek und einem Lehrer-\naufenthaltsraum, welcher gleichzeitig auch der Unterrichtsvorbereitung dient.  \n\n Das Mehrzweckgebäude mit der Turnhalle, dem Garderobenbereich sowie einem kleinen \nAusweichzimmer für die IF-Nutzung im Erdgeschoss. Darüber befindet sich die Gebäude-\naufstockung (2001) für die Aula, der Raum für Textiles Gestalten, eine kleine Küche und ein \nMusikzimmer sowie je ein WC für Mädchen und Jungen.  \n\n Zwei Gebäude für den Betrieb der Kindergärten, wobei einer als Provisorium (Pavillon) im \nJahr 1999 zur Deckung des damals dringenden Raumbedarfs erstellt wurde.  \n\n \nIm vorliegenden Bericht geht es um die Sanierung und die räumliche Erweiterung des Primar-\nschulhauses. Notwendig wird dies aufgrund der Entwicklung der Schülerzahlen (gemäss Schul-\nraumplanung) sowie den gesetzlichen Anforderungen an die Schulraumdisposition (Dienststelle \nfür Volksschulbildung des Kantons Luzern, DVS). Im Rahmen der Finanz- und Aufgabenpla-\nnung haben wir Ihnen einen Investitionsbedarf bereits seit Längerem angezeigt.  \n \nBisherige Neubauten, Erweiterungen, Sanierungen und Umbauten der Schulanlage: \n\n 1974 Schutzräume Unterbau (Kellergeschoss, Haustechnik der Schule) \n\n 1976 Erstellung Turnhallengebäude \n\n 1979 Erstellung Schulgebäude \n\n 1980 Erstellung Kindergarten I (Toblerone) \n\n 1999 Erstellung Kindergarten II (Pavillon)  \n\n 2001 Aufstockung Turnhalle zur Nutzung als Mehrzweckgebäude  \n\n2 Handlungsbedarf  \n\n2.1 Infrastruktursanierung \n\nSeit der Erstellung im Jahre 1979 wurden am Hauptgebäude keinerlei gebäudetechnische Er-\nneuerungen vorgenommen. Zur Betriebserhaltung wurden lediglich Reparaturen, Teilersatz von \nAnlagen und notwendige kleinere Renovationsarbeiten gemacht. Die baulich-technische Wie-\nderherstellung des Hauptgebäudes und des Mehrzweckgebäudes im Bereich des Erdgeschos-\nses und den darunter liegenden Untergeschossen (ohne ZSA) geht nach gut 40 Jahren Be-\ntriebsdauer über eine gängige Instandhaltung und -setzung hinaus. Sie beinhaltet den gesam-\nten Ersatz der Gebäudehülle des Hauptgebäudes (Dach, Fassaden und Fenster), Eingriffe zur \nErhaltung der Bausubstanz sowie die Erneuerung und Erweiterung der Haustechnikanlagen.  \n \nWir verweisen auf den beigelegten Bericht und die Planunterlagen: BEILAGE 01_ Bauprojekt \n\n2.2 Raumerweiterung aufgrund Unterrichtsmodell \n\nAktuell werden rund 174 Kinder in 9 Klassen unterrichtet. Um einerseits den kantonalen Emp-\nfehlungen betreffend Unterrichtsräume (Anzahl und Grösse zum Verhältnis Schülerinnen und \nSchüler) und andererseits den notwendigen Schulbetriebsabläufen nachzukommen, besteht \nfolgender Raumbedarf: \n\n 9 Klassenzimmer nebst Gruppenräumen mit jeweiligen Mindestflächen von 20 m2 \n\n 1 Raum Textiles Gestalten  \n\n 1 separater Maschinenraum Werkunterricht (UG Kindergarten I)   \n\n 1 Vorbereitungsraum IF \n\n 1 Büro/Besprechung (Schulsozialarbeit) \n\n 1 Raum Schulleitung/Besprechung  \n\n 1 Raum Lehrervorbereitung abgetrennt vom Lehreraufenthalt (bisher nicht vorhanden) \n\n Hindernisfreie WC-Anlage (bisher nicht vorhanden) \n\n WC-Anlage Lehrerinnen und Lehrer (bisher nicht vorhanden)  \n \n\n\n\n1. Juni 2017 \nSanierung und Erweiterung Schulanlage Kastanienbaum    \n \n\nSeite 3/9 \n\nDer vorstehend aufgezeigte Raumbedarf wird durch die nördliche Erweiterung des bestehenden \nSchulhauses sowie mit einem neuen Raum-Layout (Anordnung der Klassenzimmer) geschaf-\nfen.  \n \nWir verweisen auf den beigelegten Bericht: BEILAGE 02_ IF- Massnahmen    \n\n2.3 Raumerweiterung aufgrund Kindergartengrösse  \n\nDie Schulraumplanung 2015-2025 zeigt für das Einzugsgebiet Kastanienbaum einen zukünfti-\ngen Bedarf von konstant „zweieinhalb“ Kindergärten. Die Raumgrösse gemäss kantonaler Emp-\nfehlungen wird mit 75 - 90 m2 beziffert (ohne Gruppenraum und Infrastrukturen). Genauere \nAnalysen der Schülerzahlen haben gezeigt, dass man im Schulkreis Mattli mit zwei Kindergär-\nten auskommen kann, wenn diese teilweise mit höheren Schülerzahlen betrieben werden als \nmit der maximalen Klassengrösse gemäss Volksschulbildungsverordnung (= 22 Kinder). In be-\nschränktem Ausmass ist dies mit flankierenden Massnahmen möglich und zulässig. Die Alter-\nnative dazu wäre der Betrieb von drei schlecht ausgelasteten Kindergärten oder eine zusätzli-\nche Verschiebung von Kindern per Schulbus. Beides widerspricht dem Bestreben der Bildungs-\nkommission und des Gemeinderates. Aus qualitativen und finanziellen Überlegungen hat der \nGemeinderat (12.2015) festgelegt, dass im Schulkreis Kastanienbaum zwei Kindergärten be-\ntrieben werden sollen. Dies bedingt aber, dass der neue Kindergarten grösser sein soll, als die \nkantonalen Richtlinien dies vorsehen.  \n\n2.4 Raumerweiterung aufgrund Tagesstrukturen (schulergänzende Betreuung) \n\nAusgehend von der heutigen Nachfrage (28 Plätze pro Tag) und mit einem Planungshorizont \nvon 10 Jahren, rechnen wir mit einem Bedarf von 50 Betreuungsplätzen pro Tag. Daraus abge-\nleitet besteht ein Raumbedarf von 200 m2. Die notwendige Raumerweiterung für das Angebot \nder Tagesstrukturen soll im 1. OG des Erweiterungsteils des Hauptgebäudes integriert werden. \nHier entstehen 140 m2 Aufenthaltsfläche für die Nachmittagsbetreuung. Die Einnahme des Mit-\ntagessens wird im Obergeschoss des bestehenden Mehrzweckgebäudes im gegenwärtigen \nRaum für Textiles Gestalten stattfinden. Der Raum ist gross, hell und durch seine Nähe zur be-\nstehenden Küche bestens geeignet. Durch die direkte bauliche Verbindung des Erweite-\nrungsteils mit dem Mehrzweckgebäude entsteht für die Tagesstrukturen eine Einheit, obwohl \ndie Räume auf zwei Gebäude verteilt sind. Die Anordnung ist so gewählt, dass sich die Be-\ntriebsabläufe von Schule und Tagesstrukturen nicht gegenseitig stören.  \n \nDie vorgeschlagene Lösung bietet folgende Vorteile: \n\n kostengünstige Lösung im Bauprojekt \n\n unabhängig von teuren, externen Zumietungen  \n\n flexibel und auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten; Räume können zu einem späteren \nZeitpunkt ohne grossen Aufwand als Klassen- oder Gruppenräume umfunktioniert werden \n\n im Verhältnis geringe Unterhaltskosten; trotz fast verdoppelter Flächen, da Erschliessung \neiner gemeinsamen Infrastruktur  \n\n autonomer Betrieb des Mehrzweckgebäudes kann beibehalten werden, trotz Integration in \ndie gesamte Schulanlage. \n \n\nWir verweisen auf den beigelegten Bericht und die Planunterlage: BEILAGE 03_ Tagesstrukturen  \n\n3 Massnahmen \n\nDie Schwerpunkte der baulichen Massnahmen liegen in der Erweiterung der Schulanlage, in \nder notwendigen Sanierung des Hauptgebäudes und im Ersatz der Haustechnik.  \n\n3.1 Erweiterung der Schulanlage  \n\nGegenüber den vier heute vorhandenen Einzelgebäuden, dem Haupthaus, dem Mehrzweckge-\nbäude mit Turnhalle sowie den Kindergärten I und II wird eine weitgehend gemeinsame Infra-\nstruktur geschaffen, welche in ihrer betrieblichen Nutzung nachhaltig optimiert wird und die Be-\n\n\n\n1. Juni 2017 \nSanierung und Erweiterung Schulanlage Kastanienbaum    \n \n\nSeite 4/9 \n\nwirtschaftung wesentlich vereinfacht. Die Erweiterung des Hauptgebäudes wird als nördliche \nVerlängerung (Ergänzungsbau) des bestehenden Schulhauses konzipiert und verbindet dieses \nim 1. OG mit dem Mehrzweckgebäude. Mit dieser Massnahme entsteht eine neue Wahrneh-\nmung der Schulanlage als kompakte Einheit. Anstelle von drei Bauten mit jeweils eigenständi-\ngen Zugängen wird ein grosser offener Haupteingang geschaffen und die beiden bestehenden \nGebäude werden verbunden. Mit der Erweiterung wird das Hauptgebäude nicht zu einem domi-\nnanten, vergrösserten Einzelelement, sondern bildet zusammen mit dem Mehrzweckgebäude \neine sinnvolle und logische neue Einheit. Das Schulareal wird durch das Entfernen des Pavil-\nlons (Kindergarten II) zur Strasse hin räumlich geöffnet. Damit findet eine Aufwertung zu einem \neinheitlichen, besser nutzbaren Freiraum statt. Der durch das vorgezogene Obergeschoss \nüberdeckte Zugangsbereich wirkt einladend und bietet Schutz vor Witterung. \n \nWir verweisen auf den beigelegten Bericht und die Planunterlagen: BEILAGE 01_ Bauprojekt \n\n3.2 Gebäude- und Infrastruktursanierung \n\nDas Hauptgebäude stammt aus dem Jahr 1979 und ist seither nie umfassend renoviert \noder ausgebaut worden. Folgende Elemente müssen nun ersetzt oder saniert werden: \n\n Fassade wärmetechnisch komplett sanieren, inkl. Stahlstützen \n\n Fenster im ganzen Gebäude erneuern  \n\n Flachdach sanieren  \n\n Storenersatz \n\n Heizungssteuerung ersetzen, Einzelraumregulierung  \n\n Lüftung für Klassenzimmer und Gruppenräume nachrüsten, einbauen  \n\n Ersatz der gesamten Beleuchtung (LED) in Schulzimmern, Korridoren und WC-Anlagen \n\n Elektro- und IT-Installationen, Unterverteilung ersetzen  \n\n Schränke in Unterrichts- und Vorbereitungsräumen grösstenteils ersetzen \n\n Wandtafeln und Projektionsflächen warten, anpassen und teilweise ersetzen \n\n Bodenbeläge in allen Klassenzimmern ersetzen  \n\n Schallschutzmassnahmen in den Korridoren vornehmen (Akustikelemente) \n\n Warmwasser in den Schulzimmern einrichten und neue Lavabos montieren \n\n Toilettenanlagen ersetzen  \n\n Lichtschacht im Korridor öffnen \n\n Risse in Sichtbetonwänden beheben / sanieren \n\n Ersatz der Eingangstüren Pfosten-Riegel-Fassaden \n\n Wandbeläge in den Korridoren erneuern \n\n Malerarbeiten in Schulzimmer und Korridoren \n\n Massnahmen gegen Feuchtigkeit im Werkraum \n \nIm ganzen Schulhaus müssen neben der alterungsbedingten Sanierung insbesondere auch \nMassnahmen betreffend Unfallverhütung und Brandschutz (baulich und technisch) umgesetzt \nwerden. Diese ergeben sich aus den Vorschriften der BfU (Beratungsstelle für Unfallverhütung), \nSUVA (Arbeitssicherheit) und VKF (Vereinigung kantonaler Feuerversicherungen / Brand-\nschutzbestimmungen). Das bestehende Hauptgebäude ist nicht erdbebensicher und entspricht \ndamit nicht den heute gesetzlich zu erfüllenden Normen. Zur Lastabtragung und Stabilisierung \nmüssen durch die unter der Schulanlage liegenden Räume der ALST (Anlage der Luftschutz-\ntruppen) und ZSA (Zivilschutzanlage) Betonverstärkungen und Stützen eingebracht werden. Die \nWände im Schulhaus erhalten zusätzliche lastverteilende Stabilisierungen aus Beton. Diese \nMassnahmen dienen gleichzeitig der geforderten Erdbebenertüchtigung. \n \nWir verweisen auf den beigelegten Bericht und die Planunterlagen: BEILAGE 01_ Bauprojekt \n\n\n\n1. Juni 2017 \nSanierung und Erweiterung Schulanlage Kastanienbaum    \n \n\nSeite 5/9 \n\n4 Kostenzusammenstellung \n\nDer nachfolgende Kostenvoranschlag basiert auf den Projektplänen vom 8. Mai 2017, auf Be-\nrechnungen und Erfahrungswerten der Bauleitung und der Architekten, auf Angaben und Pro-\njektbeschrieben der Bau- und Haustechnikingenieure sowie auf gezielt eingeholten Richtoffer-\nten. Er enthält alle zum heutigen Zeitpunkt bekannten und notwendigen Sanierungsmassnah-\nmen, unter Berücksichtigung sämtlicher BfU-, SUVA-, VKF- und GVL-Auflagen sowie die Mass-\nnahmen für die Schulraumerweiterung (IF) und die Tagesstrukturen. Die Kostengenauigkeit von \n+/- 10 % gilt über den gesamten Anlagekosten-Bereich. Mutationen zwischen den einzelnen \nBKP-Positionen sind möglich und üblich. \n\n4.1 Kostenvoranschlag nach Baukostenplan (BKP) \n\nPreisbasis: 1. April 2016  *Zürcher Index der Wohnbaukosten (Basis April 2005): 111.3 Punkte \n\nGenauigkeit (+/-): 10 %  \n \n\nMehrwertsteuer:     8 %  (inbegriffen) \n \n\nBKP Positionsbeschrieb KV-Projektierung \n\n1 Vorbereitungsarbeiten 120‘000.00 \n\n2 Gebäude 6‘805‘000.00 \n\n3 Betriebseinrichtung (feste Einbauten)  45‘000.00 \n\n4 Umgebung 300‘000.00 \n\n5 \nBaunebenkosten \nBauherrenleistung (Eigenleistungen) \n\n175‘000.00 \n135‘000.00 \n\n6 Reserve 400‘000.00 \n\n7 Kunst am Bau  50‘000.00 \n\n9 Ausstattung (Mobiliar)  385‘000.00 \n\n \nTotal 8‘415‘000.00 \n\n Schulbus zum Provisorium  250‘000.00 \n\n \nUmzug Schule, KiGa I und II   120‘000.00 \n\n \n*Teuerung (Annahme bis Ausführungsbeginn  konstant resp. \n\nnegativ Teuerung, daher 0.00)  \n 0.00 \n\n  Total 8‘785‘000.00 \n\n \nIm Baukredit enthalten sind die Eigenleistungen der Gemeinde Horw. Wir rechnen mit einem in-\nternen Aufwand von 900 Stunden (à 150.00/h = 135‘000.00 Franken), welcher als Investitions-\nkostenanteil im Sonderkredit berücksichtigt ist. \n\n4.2 Nicht enthaltene Kosten: \n\n Grundstückskosten  \n\n Anwalts- und Gerichtskosten \n\n Aufwendungen für die Erstellung des Vor- und Bauprojekts mit Kostenvoranschlag  \n\n Beseitigung allfälliger Altlasten, welche im Rahmen der Bauschadstoffuntersuchungen nicht \nerfasst wurden und erst mit der Ausführung bekannt werden \n\n Aufwendungen aufgrund archäologischer Funde \n\n Kosten infolge Auflagen der Behörden, welche zum Zeitpunkt der Baukreditgenehmigung \nnicht bekannt sind \n\n Finanzierungskosten vor und während der Bauzeit \n\n Kosten infolge höherer Gewalt wie Unwetter, Überschwemmungen und dergleichen  \n\n Fremdmieten, Mieten von fremden Grundstücken \n\n Inkonvenienz-Entschädigungen und Abfindungen an Nachbarn \n\n Aufwendungen für allfällige Einsprachebehandlung inkl. Anwaltskosten \n\n\n\n1. Juni 2017 \nSanierung und Erweiterung Schulanlage Kastanienbaum    \n \n\nSeite 6/9 \n\n4.3 Folgekosten der Investition  \n\nDie durch die Sanierung und Erweiterung Schulanlage Kastanienbaum entstehenden Folgekos-\nten präsentieren sich wie folgt: \n\n4.3.1 Kapitalfolgekosten: \n\nInvestitionen in Gebäude werden während 40 Jahren linear abgeschrieben. Dies ergibt eine \njährliche Abschreibungsquote von 2.5 %, Fr. 210'375.00.00. \n\nGemäss Kostenrechnung wird der interne jährliche Kapitalzins nach folgender Formel berech-\nnet: ½ Investitionssumme Fr. (8.415 Mio.) x 4 % Zinssatz, Fr. 168'300.00.  \n\nDas ergibt jährliche Kapitalfolgekosten von Fr. 378‘675.00. \n\n4.3.2 Personalfolgekosten \n\nDie zusätzlichen Kosten für Reinigungspersonal etc. werden aufgrund der Veränderung der \nReinigungsflächen ermittelt und mit dem Stundenansatz der Kostenrechnung berechnet. \nGeleistete Stunden Hauswart und Dritte im Jahr 2016: 2‘686 Std. für 2‘922 m2. Der durch-\nschnittliche Stundenansatz für Wartung, Reinigung, Kontrollen und Administration beträgt \nFr. 60.00. Das ergibt für die Mehrfläche von 930 m2 (jedoch abzüglich des Pavillons für den \nKindergarten II von 140 m2) zusätzliche Aufwendungen von Fr. 43‘600.00 p.a. Durch Infrastruk-\nturoptimierungen (vereinfachte Bedienung der technischen Anlagen, kleinerer Beleuchtungsun-\nterhalt etc.) werden Minderaufwendungen von Fr. 10‘000.00 erwartet. Das ergibt jährliche Per-\nsonalfolgekosten von approx. Fr. 33‘600.00. \n\n4.3.3 Zusätzlicher Sachaufwand \n\nDer Sachaufwand von heute Fr. 130‘000.00 wird aufgrund des neuen Gebäudes und der neuen \nHaustechnik, trotz grösserem Volumen, gleich gross wie heute veranschlagt. \n\n4.3.4 Übrige Veränderungen von Erträgen und Aufwänden \n\nZusätzliche Erträge (z.B. Vermietungen) sind keine vorgesehen. Weil der Mittagstisch und die \nTagestrukturen in das Schulhaus Mattli integriert werden, entfallen die Kosten der gemieteten \nRäume im Pförtnerhaus der Villa Krämerstein in der Höhe von. Fr. 33‘300.00 p.a.  \n\n5 Terminplanung \n\nDie Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Kastanienbaum soll ab dem 7. Juli 2018 bis \nzum 18. August 2019 umgesetzt werden. Es werden Unterrichtsprovisorien ausserhalb der \nSchulanlage für die Primarschüler und auch den Kindergarten benötigt. Mobiliar und Betriebs-\neinrichtungen werden aufgrund ihres Alters und Zustandes entsorgt. \n \nWir planen folgenden zeitlichen Ablauf: \n\n 29. Juni 2017 Genehmigung Bauprojekt mit Sonderkredit durch den Einwohnerrat \n\n 30. August 2017 Freigabe Bauprojekt mit Sonderkredit nach Ablauf Referendumsfrist \n\n Ab September 2017 Ausführungsprojekt;  \n(Zusammenstellen der Submissionspakete, Bauprogramm und Detailterminplanung für Pro-\nvisorien im Ortskern, Umzug und Schülertransporte) \n\n Baubewilligung bis Ende Januar 2018 erteilt  \n\n Ab Juli 2018 Baustelleneinrichtung und Baustart \n\n Ab Juli 2019 Inbetriebnahme Schule, Kindergarten und Tagesstrukturen. \n\n\n\n1. Juni 2017 \nSanierung und Erweiterung Schulanlage Kastanienbaum    \n \n\nSeite 7/9 \n\n6 Provisorien im Ortskern  \n\nFür die Bauzeit im Schuljahr 2018/2019 ist vorgesehen, den Schulunterricht in den Ortskern \nHorw zu verlagern. Dies u.a. aus den nachfolgenden Gründen: \n\n Das Hauptgebäude bedarf einer kompletten Erneuerung der Gebäudehülle. Der Ersatz von \nDach, Fenstern und den Fassaden ist zwingend. Das Schulhaus wird komplett entkleidet. \n\n Die Eingänge zu Haupthaus und Mehrzweckgebäude werden für die Erweiterung sowie die \nDemontagen von Pavillon und Pausenplatzüberdachung blockiert. \n\n Die Fussbodenheizung muss für die neu zu erstellenden Klassen- und Gruppenräume so-\nwie Nebenzimmer wie Lehrervorbereitung, IF und Schulsozialarbeit (SSA) angepasst und \nergänzt werden. \n\n Es müssen Lüftungsanlagen in den Klassen- und Gruppenräumen eingebaut werden. \n\n Verkehrsflächen und Nebenräume müssen erstellt und Bodenflächen entsprechend ange-\npasst und ergänzt werden. \n\n Weite Teile der Aussenanlage müssen zwingend als Bauumschlag zur Verfügung stehen. \n\n6.1 Sanierung unter Betrieb  \n\nEine Sanierung unter Betrieb ist nach Abklärungen und Rücksprache mit den Architekten und \nder Schulhausleitung nicht möglich. Für den Zugang der Schüler entfiele grundsätzlich ein \nzwingend benötigtes Klassenzimmer. Zudem kann der abzubrechende Kindergarten nicht in \ndas Hauptschulhaus oder den Kindergarten I ausweichen.  \n\n6.2 Provisorium im Bereich Schulhaus Mattli \n\nErgänzend zur Beantwortung der Interpellation Nr. 2016-664, eingereicht am 10. Oktober 2016 \nvon Roger Eichmann, CVP und Mitunterzeichnenden, ist festzuhalten: \n \nVon einer Provisoriumserstellung im Bereich Mattli ist abzusehen, da die Kosten dafür unver-\nhältnismässig sind. Der Abbau der Palazzine im Ortskern, Transport, Wiederaufbau, Anschluss \nmit Inbetriebnahme und Terrainbereitstellung nebst Zufahrt über die Landwirtschaftszone und \nder spätere Abbau und Rücktransport übersteigen Kosten in Höhe von 1 Mio. Franken. Eine \nEntschädigung (Pächter) und die Schwierigkeiten bezüglich Erhalt der kantonalen Bewilligun-\ngen für die Erschliessung über die Landwirtschaftszone sind nicht absehbar. Beim Erwerb einer \nanderen neuen oder gebrauchten Containerlösung stellt sich die Frage nach der Weiterverwen-\ndung beim Projektabschluss. Die Arealkosten sowie zu erwartende kantonale Hürden wären die \ngleichen. Das Schaffen einer neuen Infrastruktur für den Zeitraum von nur einem Jahr Bauzeit \nsollte möglichst vermieden werden. \n\n6.3 Bezug Palazzine im Ortskern \n\nZum heutigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass mit dem Unterrichtsbeginn nach den \nSommerferien 2018 (Schuljahr 2018/2019) der Unterricht der 1. - 6. Schulklassen in den Provi-\nsorien im Ortskern stattfinden wird. Für die Kindergärten I und II werden alternative Provisorien \ngesucht. \n\n6.4 Schülertransport  \n\nDer Schülertransport (1. - 6. Jahrgangsstufe, Haltestelle Kastanienbaum – Palazzine/Ortskern-\nKastanienbaum) wird für das Schuljahr 2018/19 durch das Präsidialdepartement organisiert. Es \nist grundsätzlich nicht vorgesehen, zusätzliche Haltestellen zu erstellen oder bestehende aus-\nserplanmässig anzufahren. Die Kinder sollen von den Palazzine direkt zur Haltestelle Kasta-\nnienbaum gefahren werden, um dort ihren gewohnten Schulweg zu bestreiten. Dabei wird \nRücksicht auf die zeitliche Auslegung von Schulbeginn/-schluss und dem zusätzlichem Zeitbe-\ndarf für den Schulweg genommen. \n\n\n\n1. Juni 2017 \nSanierung und Erweiterung Schulanlage Kastanienbaum    \n \n\nSeite 8/9 \n\n6.5 Kosten für den Schülertransport  \n\nWir gehen von einer Schülerzahl von 300 aus (inkl. Kindergärtler). Da der Stundenplan für die \nSchuljahre 2018/2019 noch nicht erstellt ist, kann der genaue Ablauf des Schülertransportes \nnoch nicht festgelegt werden. Darum müssen die Kosten für den Schülertransport geschätzt \nwerden. Gemäss unserer Erfahrung ist mit Kosten für das Schuljahr 2018/2019 von \nFr. 250‘000.00 zu rechnen. \n\n7 Finanzierung \n\nDer Sonderkredit von Fr. 8‘415‘000.00 (inkl. 8 % MWST) wird über die Investitionsrechnung un-\nter der Kostenstelle 420 038 "Sanierung Schulanlage Kastanienbaum" mit allgemeinen Mitteln \nfinanziert, anschliessend in der Bestandesrechnung (Anlagebuchhaltung unter der Anlagegrup-\npe 2202 "Hochbauten Schule") aktiviert und gemäss Finanzverordnung Nr. 950 der Gemeinde \nHorw linear abgeschrieben. Hochbauten Schulen werden innert 40 Jahren abgeschrieben. In \nden Voranschlägen 2018 und 2019 wird dieser Sonderkredit ausgewiesen. Die Aufnahme des \nnotwendigen Fremdkapitals ist im Rahmen dieser Voranschläge zu beschliessen. \n \nDer Sonderkredit von Fr. 370'000.00 (inkl. 8 % MWST) für den Schülertransport und die Umzü-\nge wird in der laufenden Rechnung verbucht. \n\n8 Subventionen \n\nEs sind keine Subventionen zu erwarten.  \n\n9 Würdigung \n\nMit der beantragten Sanierung und Erweiterung wollen wir die Schulanlage Kastanienbaum \nwieder auf einen aktuellen, den schulbetrieblichen und gesetzlichen Anforderungen entspre-\nchenden Stand bringen. Zudem wird die Infrastruktur für die schulergänzenden Betreuungsan-\ngebote bereitgestellt, welche heute in das Pförtnerhaus der Villa Krämerstein ausgelagert sind. \nWie vor 38 Jahren befindet sich das Schulhaus auch heute wieder in einem prosperierenden \nQuartier. In den letzten Jahren sind im Einzugsgebiet viele neue Wohnungen entstanden. Die \nSchulanlage Kastanienbaum wird auch langfristig benötigt und es lohnt sich, im Sinne der Wer-\nterhaltung und der Qualitätssicherung zu investieren. \n\n10 Antrag: \n\nWir beantragen Ihnen, \n\n die Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Kastanienbaum zu beschliessen. \n\n den Sonderkredit von Fr. 8‘415‘000.00 inkl. MWST zulasten der Investitionsrechnung (Kos-\ntenstelle 420 038) zu bewilligen. \n\n den Sonderkredit von Fr. 370'000.00 inkl. MWST zulasten der laufenden Rechnung zu be-\nwilligen. \n\n der vorgeschlagenen Finanzierung zuzustimmen. \n \n \n \n \n \n\nRuedi Burkard Irene Arnold \nGemeindepräsident Stv. Gemeindeschreiberin \n\n \n\n Baubeschrieb \n\n IF-Massnahmen \n\n Tagesstrukturen (Familie plus)  \n\n\n\n1. Juni 2017\nSanierung und Eruveiterung Schulanlage Kastanienbaum\n\nEIlIWOIIIIERRAÏ\nBcs¡hlu¡s\n\nGEffIEIlIDE\n\nnach Kenntnisnahme vom Bericht und Antrag Nr. 1594 des Gemeinderates\nvom 1. Juni2017\ngestützt auf den Antrag der Geschäftsprüfungskommission und der Bau- und Verkehrs-\nkommission\nin Anwendung von Art. 58 und Art. 68 lit. b der Gemeindeordnung\nvom 25. November 2007\n\n1. Die Sanierung und En¡reiterung der Schulanlage Kastanienbaum wird beschlossen\n\n2. Der Sonderkredit von Fr. 8'415'000.00 inkl. MWST zulasten der lnvestitionsrechnung (Kos-\ntenstelle 420 038) wird bewilligt.\n\n3. Der Sonderkredit von Fr. 370'000.00 inkl. MWST zulasten der laufenden Rechnung wird\nbewilligt.\n\n4. Der vorgeschlagenen Finanzierung wird zugestimmt\n\n5. Der Beschluss Ziff. 2 unterliegt gemäss Art. I lit. h der Gemeindeordnung dem fakultativen\nReferendum der Stimmberechtigten. Das Referendum kommt zustande, wenn innert 60 Ta-\ngen seit Veröffentlichung dieses Beschlusses mindestens 500 in der Gemeinde Honru\nStimmberechtigte beim Gemeinderat schriftlich eine Volksabstimmung verlangen (Art. 10\nAbs. 1 lit. b der Gemeindeordnung).\n\nHorw, 29. Juni2Ol7\n\nürg Luthiger\n\nubliziert: 0. JUN| 2ûr7\n\n:.^l,l-,,.,\nGem{þdeschreiber\n\n\n