parent_type: affair

text: \nSanierung und Erweiterung Oberstufenschul-\nhaus (Schulhaus Zentrum) \n\nRechenschaftsbericht betreffend Zielerreichung und Projektände-\nrungen/Projektabweichungen \n\n5. September 2018 \n\nAnhang 3\n\n\n\nSeite 2/8 \n\nInhaltsverzeichnis \n\n1 Einleitung ...................................................................................................................... 3 \n\n2 Bestellung / Realisation ............................................................................................... 3 \n\n3 Terminprogramm .......................................................................................................... 5 \n\n4 Projektänderungen/Projektabweichungen .................................................................. 6 \n\n\n\nSeite 3/8 \n\n1 Einleitung \n\nNachstehend werden einerseits die Soll-Ziele (Bestellungen) gemäss der Botschaft an die \nStimmberechtigten vom 24. November 2013 mit der Realisation (Ist-Ziele) verglichen und an-\nderseits die Einhaltung des Terminplans belegt.  \n\nWeiter wird über die vorgenommenen Projektabweichungen wie Bestellungs- und Ausführungs-\nänderungen Rechenschaft abgelegt. \n\n2 Bestellung / Realisation \n\nBestellung Raumbedarf Realisation  Abweichungen in der \nAusführung \n\n16 Klassenzimmer erfüllt keine \n\n12 Gruppenräume erfüllt keine \n\n12 Arbeitsplätze Lehrpersonen erfüllt keine \n\n1 Aufenthaltsraum für Lehrpersonen erfüllt keine \n\n1 Sitzungszimmer erfüllt keine \n\n2 Räume für Tagesstrukturen \nMittagstisch mit Küche sowie Schüleraufenthalt \n\nerfüllt keine \n\n2 Räume für Schulküchen nebst Lager und Bewirt-\nschaftungsflächen sowie zwei Theorieräume \n\nerfüllt keine \n\n1 Unterrichtszimmer  \nTechnisches Gestalten (Textil) \n\nerfüllt keine \n\n1 Unterrichtszimmer  \nTechnisches Gestalten (Zeichnen) \n\nerfüllt keine \n\n1 Unterrichtszimmer  \nTechnisches Gestalten (Basteln) \n\nerfüllt keine \n\n1 Musikzimmer (Unterricht) erfüllt keine \n\n2 Naturlehreräume Chemie/ Biologie und Physik erfüllt keine \n\n2 Räume für ICT-Unterricht erfüllt keine \n\nJe 1 Unterrichtsraum für Werken Holz und Metall \nsowie Maschinen-/Spritzräume und Lagerraum   \n\nerfüllt keine \n\nWC-Anlagen auf jeder Etage erfüllt keine \n\nBüroflächen für Rektorat/Prorektorat  \nSchulleitung/Sekretariat; Leitung Kindergarten und \nSchulsozialarbeit  \n\nerfüllt keine \n\n\n\nSeite 4/8 \n\nBüroraum für die Musikschulleitung \ninkl. Sekretariat  \n\nnicht erfüllt Der Gemeinderat ent-\nschied, dass die Musik-\nschulleitung/das Musik-\nschulsekretariat im OG des \nSchulhauses Allmend ver-\nbleiben soll. Der dadurch \nfreiwerdende Arbeitsplatz \nim Bereich Rekto-\nrat/Schulleitung konnte \ndadurch dem neu geschaff-\nten Prorektorat zugeordnet \nwerden. \n\ndiv. Nebenräume für Lager, Reinigung, Material, \nEDV Archiv \n\nerfüllt keine \n\nSchulaula für 200 Personen (bestuhlt) nebst Foyer erfüllt keine \n\nGewährleistung der Nutzbarkeit von Verkehrsflä-\nchen als anteilige Unterrichtsflächen  \n\nzusätzlich \nerfüllt \n\nWar nicht vorgesehen, \nkonnte zusätzlich umge-\nsetzt werden.  \n\nBestellung Haustechnik / Energie Realisation Abweichungen in der \nAusführung  \n\nErsatz der Haustechnik: Heizung, Elektro erfüllt keine \n\nEinbau einer Lüftung/Kühlung erfüllt keine \n\nErsatz Brandmelde-, Rauch- und Wärmeabzugs-\nanlagen  erfüllt \n\nkeine \n\nErsatz/Vergrösserung Photovoltaikanlage (PVA) \nmit Energieertrag von 63 000 kW/h pro Jahr \n\nerfüllt Erwartung 65 520 kWh. \n\nErsatz der gesamten Beleuchtung in LED erfüllt keine \n\nMinergie® Zertifizierung erfüllt keine \n\nBestellung Bautechnik Realisation Abweichungen in der \nAusführung  \n\nUmsetzung Bestands- und Erweiterungsbau gem. \nsia Vorgaben  \n\nerfüllt keine \n\nArbeitssicherheit gem. SUVA Anforderungen erfüllt keine \n\nBenutzersicherheit gem. BfU Anforderungen erfüllt keine \n\nBrandschutz gem. GVL Anforderungen erfüllt keine \n\nErbebensicherheit erfüllt keine \n\nGewährleistung Rollstuhlgängigkeit erfüllt keine \n\n\n\nSeite 5/8 \n\n3 Terminprogramm \n\nGeplant Realisiert \nBeschluss Einwohnerrat 19. September 2013 19. September 2013\nUrnenabstimmung 24. November 2013 24. November 2013\nBaubeginn Sommer 2015 15. September 2015\nFertigstellung/Abnahme 28. September 2017\nInbetriebnahme Nutzer 15. Oktober 2017\nEröffnung 28. Oktober 2017\n\nDer Baustart wurde aufgrund verzögerten Sanierung Gemeindehauses auf Herbst 2015 ver-\nschoben.  \n\nAnfangs November 2015 zeichnet sich ab, dass das Gebäude entgegen dem Bauprogramm \nnicht bis Ende Dezember verschlossen sein würde. Der Einwohnerrat wurde darüber kurzfristig \nüber die Sachlage informiert.  Das Hauptgebäude konnte dann aber am 20.Dezember 2016 \ngemäss den Vereinbarungen geschlossen werden. Die gesamte Fassadenmontage war dann \nam 2. Februar 2017 abgeschlossen.  \n\nSonst hat es keine nennenswerten Verzögerungen gegeben. \n\nBestellung Betriebsausstattung Realisation Abweichungen in der \nAusführung  \n\n320 Schülerkästen (Garderobenschränke) erfüllt keine \n\nNaturlehreräume   \nBio /Chemie u. Physik Einrichtungen neu \n\nerfüllt keine \n\nWerken Holz/Metall Einrichtungen neu erfüllt keine \n\nMobiliar Klassenzimmer und Gruppen ergänzt erfüllt keine \n\nBestellung Umgebungsgestaltung    \nKredit BKP 4 wurde der Freiraumgestaltung Etappe II \nzugeordnet und mit dieser umgesetzt. \n\nRealisation Abweichungen in der \nAusführung  \n\nAbbruch Brunnen erfüllt keine \n\nGedeckter Pausenbereich erfüllt keine \n\nFlexibler Schulhausplatz (Benutzung) erfüllt keine \n\nSitzelemente / Bänke erfüllt keine \n\nSchulhausplatzbeleuchtung erfüllt keine \n\n326 Veloständer erfüllt keine \n\n\n\nSeite 6/8 \n\n4 Projektänderungen/Projektabweichungen \n\nDatum Thema Entscheid Qualität Kosten \n\n24.09.2014 Zusammenle-\ngung der  \nAdministrativ-\nräume \n\nAuf die im Bauprojekt vorgesehene \nZweiteilung der Administrations-\nräume (Ost – und Westseite) wurde \nverzichtet. Sämtliche diesbezügli-\nchen Räume wurden auf der West-\nseite realisiert. \n\nVerbesserte organi-\nsatorische  \nAbläufe, gemeinsa-\nmes Sekretariat \n\nkostenneutral \n\n29.10.2014 Flexibilisie-\nrung \nRaumpro-\ngramm \n\nNachträgliche Realisierung eines 17. \nKlassenzimmers im Zimmer für \nTechnisches Zeichnen und eines 18. \nKlassenzimmers im Zimmer für den \nSchüleraufenthalt realisierbar. \n\nEs können ohne \ngrosse Aufwendun-\ngen im Bedarfsfall \nzwei zusätzliche \nKlassenzimmer  \ngeschaffen werden. \n\nUnwesentliche \nMehrkosten für \nsanitäre Instal-\nlationen \n\n28.01.2015 BKP 215.2 \nFassadenbau \nkonventionell  \n\nEingangsbereich:  \nKonventionelle geschlossene Ele-\nment-Fassade (nicht CCF) im Be-\nreich Musikraum und Vorraum \n\nKeine Einsicht in \nden Musik- und La-\ngerraum, einfache \nFassadenausfüh-\nrung im gedeckten \nVorplatzbereich. \nKompatibel mit De-\nckenuntersicht \n\nmit Werkver-\ntrag bereinigt  \n\n28.01.2015 BKP 211.8 \nBaumeister \n\nTreppenaufgang Dachgeschoss  \nDie Aufgänge zu den Dachräumen \nOst und West mit je einer einläufi-\ngen Treppe wird genehmigt \n\nSicherer Dachzu-\ngang für Unterhalts-\narbeiten. Auflage \nder Dienststelle wira \n\n~Fr. 60'200.00 \nDirekt Über-\nnahme in \nSubmission \n\n28.01.2015 Wasserlose \nUrinale \n\nEs wird beschlossen, wasserlose \nUrinale zu installieren \n\nKeine Wasserzulei-\ntungen, Elektrische. \nInstallationen entfal-\nlen, geringer Unter-\nhalt \n\nDirekt Über-\nnahme in \nSubmission \n~ Fr. (–) \n15'000.00 \n\n27.05.2015 BKP 212.2 \nBetonelemen-\nte  \n\nGR- Diskussion im März 2015 im \nZusammenhang mit der Freiraum-\ngestaltung  \nAussentreppe Eingang \nVergrösserung um 2 Stufen \n\nOptimierung Aus-\nsenbereich zwi-\nschen Schulhaus \nund Gebäude Ge-\nmeindehausplatz 26 \n(mit Gemeindebib-\nliothek) \n\nDirekt Über-\nnahme in \nSubmission \n\n~ Fr. \n40’300.00 \n\n09.12.2015 BKP 215.2 \nFassade \nAula \n\nAntrag Projektleitung  \nZusatztüre Aula (Erweiterung) \n\nzusätzlicher Ein-\ngang   \n(Bühneneingang, \nBestückung \n und Erweiterung) \nReduktion Türbrei-\nten (GVL Anforde-\nrungen)  \n\nRund \nFr.1‘000.0 \n\n24.02.2016 BKP 275 \nSchliessanla-\nge \n\nAntrag Immobilie Ausstattung als \nelektr. Zutrittskontrolle analog Ge-\nmeindehaus und Horwerhalle  \n\nGleiches System in-\nnert Gemeinde \nHorw, zeitgemäss \nSchliessung, Zu-\ntrittskontrolle  \n\nFr. 40'700.00 \n\n\n\nSeite 7/8 \n\n22.06.2016 BKP 273 \nAllg. Schrei-\nnerarbeiten \nUnterbauten \nin Simse \n\nAntrag Nutzer  \nDirekt Übernahme in Submission/LV \nder BKP 273 Allg. Schreinerarbeiten \nAblageflächen unter SIMS beim \nLehrerpult  \n\nNotwendige  \nAblageflächen in  \n16 Klassenzimmern \nfür Lehrpersonen  \n\nmit Leistungs-\nverzeichnis \n(Submission) \nbereinigt   \nkein Reserve-\nbezug \n\n28.09.2016 DIV. Antrag Nutzer Dachterrasse auf der \nAula – abgelehnt  \n\nAussenfläche für \nLehreraufenthalt. \n\nKosten nicht \nermittelt \n\n23.11.2016 BKP 921. \nVorhänge \n\nAntrag Projektleitung  \nDirekt Übernahme in Submission \nMotorisierte Aula – Vorhänge anstel-\nle manuellem Betrieb \n(= Bestellungsänderung)  \n\nVorhänge zu schwer \n(lang) und jeder ein-\nzeln zu bedienen. \nKomfortable Lösung \nmit motorisiertem \nAntrieb  \n\nUmbuchung  \ninnert KV =  \nFr. 13'400.00 \nkein Reserve-\nbezug  \n\n01.02.2017 BKP 378 \nBetriebsaus-\nstattungen \n\nKartenkästen in den Klassenzim-\nmern Antrag Projektleitung  \nAuf die in der Decke integrierten \nKartenkästen wird verzichtet  \n\nAufgrund Entscheid \nüber die Anschaf-\nfung von interaktive \nWandtafeln kann auf \ndie Kartenzüge in \nden Klassenzim-\nmern verzichtet \nwerden.  \n\nKostendach \nFr. (-) \n\n8’000.00 \n\n01.02.2017 BKP 23 \nElektro-\narbeiten und \nBeleuchtung \n\nAntrag Nutzer  \nOption bei Bestellung ausgelöst: \nSpotbeleuchtung im Atrium  \n«rund laufend» \n1. OG und 2.OG\n\nDamit die Innenbe-\nreiche (Gänge, Atri-\num) bei Bedarf ge-\nzielt ausgeleuchtet \nwerden können \n\nFr. 23‘500.00 \n\n(GR-\nBeschluss) \n15.12.2016 \n\nBKP 378.0 \nBetriebsaus-\nstattungen \nIWT \n\nAntrag Nutzer  \nDer Projekt- und Bestellungsände-\nrung der interaktiven Wandtafeln \ninkl. Visualizer wird zugestimmt.  \nFür die Finanzierung wird ein Zu-\nsatzkredit in der Höhe von Fr. \n148‘396.00 zugunsten des Baukre-\ndits Investitionskonto 420 020 ge-\nnehmigt. \n\nNutzerwunsch  \nGenehmigt Zeitge-\nmässe Unterrichts-\ngestaltung  \n\nZusatzkredit \nFr. 148’396.00 \n\n19.04.2017 \n(Zirkular) \n\nBKP 904 \nSchulmobiliar \n\nHöhenverstellbare Schülerpulte \nwaren nur in den Fachklassen \nim KV per 13.06.2013 berücksich-\ntigt. Es werden neu alle Schülerpulte \nhöhenverstellbar realisiert. \n\nZeitgemässer Ent-\nscheid, es werden \nkaum noch nicht \nhöhenverstellbare \nPulte angeboten.  \n\nca. \nFr. 40’000.00 \n\n14.03.2018 BKP 921 \nVorhänge \n(AULA) \n\nNachbestellung Nutzer:  Kostendach \nFr. 30'000.00 für Vorhänge in den \nbetroffenen Räumen wegen ausser-\nordentlich starker Sonneneinstrah-\nlung. \n\nNutzerwunsch \nGenehmigt \nwaren bisher nicht \ngebraucht.  \n\nKostendach \nFr. 30'000.00 \n\n14.03.2018 BKP 253.6 \nAV - Technik \n\nNachbestellung Nutzer:   \nBedientablett der Aula Technik:  \nSoftware extra für das Nachrüsten \nfür Bedienung Licht und Storen \n\nNutzerwunsch: \nGenehmigt  \n\nAuftrag \nFr. 5’225.60 \n\n\n\nSeite 8/8 \n\n14.03.2018 BKP 941 \nKleininventar \n\nNachbestellung Nutzer: \n\nAnschaffung mobiler Trennwände \nresp. Ausstellungsboard - / Wände \nmit Versorgungs- Transportwagen. \n\nNutzerwunsch \nGenehmigt  \nDa sonst Ausstel-\nlungswände vom \nGemeindehaus \nausgeliehen werden \nmüssten  \n\nAuftrag \nFr.16'000.00 \n\n14.03.2018 BKP 273.3 \nAllg. Schrei-\nnerarbeiten \n\nNachbestellung Nutzer:   \nNachmontage von Ablageflächen in \nden Simsunterbauten. \n\nNutzerwunsch \nGenehmigt  \nMehr Ablagefläche \n\nAuftrag \nFr. 6'818.00 \n\n14.03.2018 BKP 904 \nSchulmobiliar \n\nNachbestellung Nutzer:   \nIn den Klassenzimmern werden 16 \nzusätzliche Tische 80*80 für die Er-\nweiterung der Lehrerarbeitsflächen \nangeschafft.  \nIn den Klassenzimmern werden zu-\nsätzliche Regale angeschafft  \n\nNutzerwunsch \nGenehmigt  \nMehr Ablagefläche \n\nKostendach \nFr. 8'700.00 \n\nKostendach \nFr. 14'000.00 \n\n\n


text: \n \n \n\n \n \n\n \n\nG E M E I N D E R A T  \nBericht und Antrag \n \n\nNr. 1631 A  \n\nvom 18. Oktober 2018  \n\nan Einwohnerrat von Horw \n\nbetreffend Zusatzbericht Abrechnung Baukredit \nSanierung und Erweiterung Oberstufenschulhaus  \n\n \n\n \n\nSehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident \nSehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte \n\n1 Ausgangslage \n\nAnfang Oktober 2018 haben Sie den Bericht und Antrag Nr. 1631 Abrechnung Baukredit Sanie-\nrung und Erweiterung Oberstufenschulhaus erhalten. Mit dem vorliegendem Zusatzbericht \nNr. 1631 A vermitteln wir Ihnen aufgrund der Beratung in der KSEO vom 15. Oktober 2018 er-\ngänzende Informationen. Es wird jeweils auf die entsprechenden Ziffern im Bericht und Antrag \nNr. 1631 verwiesen. \n\n2 Ergänzungen zum Bericht und Antrag Nr. 1631 \n\n2.1 Zu Ziff. 2.2 Teuerungsberechnung \n\nBei der Teuerungsberechnung hat sich ein Übertragungsfehler eingeschlichen, indem das fal-\nsche Basisjahr in der Formel Verwendung fand. Richtig lautet die Berechnung wie folgt: \nFr. 23'176'178.00 x 0.9 / 124.8 = Fr. 167'135.90. \nIm betrachteten Zeitraum April 2012 bis April 2016 ergibt sich somit eine negative Teuerung von \nFr. 167'135.90. \n\n2.2 Zu Ziff. 2.4 Kostenrahmen \n\nAufgrund der Neuberechnung der Negativteuerung ergibt sich ein um Fr. 1'214.05 höherer Kos-\ntenrahmen (teuerungsbereinigter Kredit): \n \n- Bewilligte Kredite Fr. 29'940'996.00 \n- Teuerung - Fr. 167'135.90 \n- Mehrwertsteuer-Reduktion ab 1.1.2018 - Fr. 411.75 \n\nKostenrahmen (teuerungsbereinigter Kredit) Fr. 29'773’448.35 \n\n2.3 Zu Ziff. 5.3 Kostenunterschreitung \n\nAufgrund der Neuberechnung der Negativteuerung ergibt sich eine grössere Kostenunterschrei-\ntung. Werden die effektiven Kosten mit dem Kostenrahmen gemäss obenstehender Ziff. 2.2 \n(bewilligte Kredite abzüglich Negativteuerung und Mehrwertsteuer-Reduktion) verglichen, resul-\ntiert eine Netto-Kostenunterschreitung von Fr. 806'682.10. \n \n  \n\n\n\n18. Oktober 2018  \nZusatzbericht Abrechnung Baukredit \nSanierung und Erweiterung Oberstufenschulhaus  \n \n\n \n \n\nSeite 2/3 \n\n \n \n\nDie Umzugskosten im Umfang von Fr. 205'660.95 waren nicht im Kostenvoranschlag (Bericht \nund Antrag Nr. 1496 vom 14. August 2013) enthalten, sind aber aufgrund des Gemeinderats-\nentscheides gemäss Ziff. 1.2 dem Sonderkredit zugeordnet. Ohne Berücksichtigung dieses Auf-\nwandes belief sich die Netto-Kostenunterschreitung auf Fr. 1'012'343.10. \n\n2.4 Zu Ziff. 9 Finanzierung \n\nDer von den Stimmberechtigten genehmigte Sonderkredit umfasste auch die Umgebungsarbei-\nten im Betrag von Fr. 749'000.00. Aus Synergiegründen wurde die Umgebungsgestaltung des \nOberstufenschulhauses gleichzeitig mit der Umsetzung der Freiraumgestaltung Ortskern, \nEtappe II realisiert. Der Betrag von Fr. 749'000.00 wurde folglich buchhalterisch der Freiraum-\ngestaltung Ortskern, Etappe II zugewiesen. Darüber wird nach Fertigstellung des Freiraums im \nOrtskern separat Rechenschaft abgelegt. Kreditrechtlich verbleibt jedoch der Betrag von \nFr. 749'000.00 beim Sonderkredit Sanierung und Erweiterung Oberstufenschulhaus und muss \nda entsprechend abgerechnet werden. In der Anlagebuchhaltung wurde der Betrag folgerichtig \nunter Gebäude (bestehend aus BKP 1, 2 und 5 sowie Umgebung) mit einem Totalbetrag von \nFr. 27'375'744.20 und einer Abschreibungsdauer von 40 Jahren verbucht. \n \n\n2.5 Kostenübersicht Gesamtprojekt \n\nAusserhalb des eigentlichen Sonderkredits für die Sanierung und Erweiterung des Oberstufen-\nschulhauses sind weitere Kosten, die über die Budgets oder andere Sonderkredite bewilligt \nworden sind, angefallen. Insgesamt wurden für die Sanierung und Erweiterung des Oberstufen-\nschulhauses folgende Beträge aufgewendet: \n\n \nTotal ergibt sich so eine Summe von rund 31.45 Mio. Franken. \n\n3 Antrag \n\nWir beantragen Ihnen, \n\n den Zusatzbericht zur Abrechnung Baukredit Sanierung und Erweiterung des Oberstufen-\nschulhauses zur Kenntnis zu nehmen. \n\n \n \n \n \n \nRuedi Burkard Irene Arnold \nGemeindepräsident Stv. Gemeindeschreiberin \n\nLeistungen der Gemeinde Horw Aufwand  \n\nVorbereitung und Durchführung Architekturwettbewerb, Vorprojekt, \nBauprojekt und Kostenvoranschlag, Erarbeiten Botschaft im Zeit-\nraum Mitte 2010 bis Ende 2013:  \n\n1.49 Mio.  \n\nZustandsanalysen, Definition Raumprogramm, Klären Standort-\nfrage und Sanierungsvarianten, Vorprojekt mit Kostenschätzung im \nZeitraum 2008 bis Mitte 2010: \n\n0.42 Mio.  \n\nSubmission, Ausführungsprojekt, Ausführung, Inbetriebnahme: 28.97 Mio.  \n\nAnteil an Provisorium (Annahme: Laufzeit total 8 Jahre; Anteil \nOberstufenschulhaus 2 Jahre \n ein Viertel von 2.275 Mio. Franken:   \n\n0.57 Mio.  \n\n\n\n18. Oktober20lS\nZusatzbericht Abrechnung Baukredit\nSanierung und Eruveiterung Oberstufenschulhaus\n\nGtfltltllDE\nEIlIWOHIIERRAT\nBcsrhlu ss\n\nnach Kenntnisnahme der Berichte und Anträge Nrn, 1631 des Gemeinderates vom 20. Sep-\ntember 2018 und 1631 A des Gemeinderates vom 18. Oktober 2018\ngestützt auf den Antrag der KSEO (Kommission Sanierung und Enryeiterung Oberstufen-\nschulhaus)\nin Anwendung von Art. 30 Abs. 1 lit, f, Art. 30a lit. b und Art. 69 lit. j der Gemeindeordnung\nvom 25. November 2007\n\n1. Die Abrechnung über die Sanierung und Enueiterung des Oberstufenschulhauses im Betrag\nvon Fr. 28'966'766.25 wird genehmigt\n\n2. Der Zusatzbericht zur Abrechnung Baukredit Sanierung und Eruveiterung Oberstufenschul-\nhaus wird zur Kenntnis genommen.\n\nHorw, 22, November 2018\n\no t4\n/¿.\n\nReto Eberhard\nEinwohnerratspråsident\n\nPubliziert: 2 3, N$V. 20|8\n\nB*#d ler\niber\n\n\n


text: \n \n \n\n \n \n\n \n\nG E M E I N D E R A T  \nBericht und Antrag \n \n\nNr. 1638  \n\nvom 21. Februar 2019  \n\nan Einwohnerrat von Horw \n\nbetreffend Abrechnung Projektierungskredit Ausarbeitung \nBauprojekt Personenunterführung Wegmatt-Allmendstrasse  \n\n \n\n \n\nSehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident \nSehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte \n\n1 Beschlüsse  \n\nSie haben gestützt auf unseren Bericht und Antrag Nr. 1593, Projektierungskredit für die Ausar-\nbeitung des Bauprojekts Personenunterführung Wegmatt-Allmendstrasse, am 29. Juni 2017 \nFolgendes beschlossen:  \n \nDer Projektierungskredit von Fr. 280'000.00 inkl. MWST für die Ausarbeitung des Bauprojekts \nwird genehmigt. \n\n2 Kredit und Teuerung \n\n2.1 Bewilligte Kredite  \n\n− Beschluss Einwohnerrat vom 29. Juni 2017 \n(Kostenstand Juni 2017) Fr. 280'000.00 \n\n− Total bewilligte Kredite Fr. 280'000.00 \n\n2.2 Teuerungsberechnung \n\nKeine Teuerung bis zu den Vertragsabschlüssen. \n\n2.3 Kostenrahmen \n\n− Bewilligte Kredite Fr. 280'000.00 \n\nKostenrahmen Fr. 280'000.00 \n\n3 Bauablauf \n\n3.1 Planung und Bauleitung \n\nMit der Planung und Bauleitung haben wir folgende Unternehmungen beauftragt: \n \n\n− Bauingenieur Emch+Berger WSB AG \n\n− Geotechnisches Gutachten Keller + Lorenz AG \n\n− Prüfingenieur statischen Überprüfung A. Aegerter & Dr. O. Bosshardt AG \n  \n\n\n\n21. Februar 2019  \nAbrechnung Projektierungskredit Ausarbeitung \nBauprojekt Personenunterführung Wegmatt-Allmendstrasse  \n \n\n \n \n\nSeite 2/4 \n\n \n \n\n3.2 Termine \n\n− Beschluss Einwohnerrat 29. Juni 2017 \n\n− Baubeginn Projektierung August 2017 \n\n− PGV-Dossier fertiggestellt und beim  \nBundesamt für Verkehr (BAV) eingereicht  7. Dezember 2017 \n\n− öffentlichen Auflage 29. Januar bis 27. Februar 2018 \n\n4 Baukosten \n\nArbeitsgattung/Unternehmer Kostenvoranschlag Effektive Kosten \nProjektierung Fr. 280'000.00 Fr. 339'736.57 \n\nVergleichskosten Fr. 280'000.00 Fr. 339'736.57 \nKostenüberschreitung  59'736.57   \n\n Fr. 339'736.57 Fr. 339'736.57 \n\n5 Verbuchungsnachweis \n\n Ausgaben Einnahmen \nRechnung 2017 Fr. 209’913.21 Fr. 0.00 \nRechnung 2018 Fr. 129'823.36 Fr. 0.00 \n\nTotal Fr. 339'736.57 Fr. 0.00 \nNettobelastung der Gemeinde   Fr. 339'736.57 \n\n Fr. 339'736.57 Fr. 339'736.57 \n\n6 Begründung Kostenabweichungen \n\nDer Projektierungskredit von Fr. 280'000.00 inkl. MWST beinhaltete die Ausarbeitung des Bau-\nprojekts aufgrund des Bewilligungsverfahrens nach Strassengesetz.  \n \nVoraussetzung für eine Kostenbeteiligung der zb Zentralbahn AG an der Realisierung der Per-\nsonenunterführung (PU) Wegmatt ist die Aufhebung von mindestens einem der beiden Niveau-\nübergänge. Aufgrund der fehlenden Bereitschaft der Stadt Kriens (damals Gemeinde Kriens) \nwurde mit der zb an den Besprechungen vom 23. Oktober 2017 und 10. November 2017 ent-\nschieden, dass die Aufhebung der Niveauübergänge zusammen mit der Personenunterführung \nin einem Plangenehmigungsverfahren (PGV) nach Eisenbahngesetz (EBG) auszuarbeiten ist. \nDie Unterlagen für die Plangenehmigung wurden entsprechend aufbereitet und beim Bundes-\namt eingereicht. Das PGV nach EBG ist wesentlich umfangreicher als eine Bewilligung nach \nStrassengesetz. Mehraufwendungen sind namentlich: \n \n\n− Statische Überprüfung PU und Sachverständigenbericht für den Baugrubenabschluss mit \nPrüfbericht \n\n− Umweltplanung mit Umweltbericht \n\n− Verkehrsplanung (alternative Verkehrsverbindungen) mit Verkehrsbericht \n\n− Planung Schliessung Niveauübergänge. \n \nDer Gemeinderat genehmigte im Februar 2018 für den Mehraufwand des Planungsverfahrens \nnach Eisenbahngesetz gebundene Ausgaben von Fr. 55'000.00. \n\n7 Finanzierung \n\nDer Projektierungskredit (Sonderkredit) für die Ausarbeitung des Bauprojekts Personenunter-\nführung Wegmatt-Allmendstrasse von Fr. 339'736.57 wurde in der Investitionsrechnung unter \ndem Konto 462031 «Bauprojekt Unterführung Wegmatt» durch die Gemeinde mit allgemeinen \nMitteln finanziert. Diese Kosten werden in der Anlagebuchhaltung unter Kunstbauten Tiefbau \nerfasst und gemäss Anhang 1 (SRL 161-A1) der Verordnung zum Gesetz über den Finanz-\nhaushalt der Gemeinden (FHGV) innert 40 Jahren abgeschrieben. \n\n\n\n21. Februar 2019  \nAbrechnung Projektierungskredit Ausarbeitung \nBauprojekt Personenunterführung Wegmatt-Allmendstrasse  \n \n\n \n \n\nSeite 3/4 \n\n \n \n\n \n\n8 Antrag \n\nWir beantragen Ihnen, \n\n− die Abrechnung über den Projektierungskredit für die Ausarbeitung des Bauprojekts Perso-\nnenunterführung Wegmatt-Allmendstrasse im Betrag von Fr. 339'736.57 zu genehmigen. \n\n \n \n \n \nRuedi Burkard Irene Arnold \nGemeindepräsident Stv. Gemeindeschreiberin \n\n\n\n21. Februar 2019\nAbrechnung Projektierungskredit Ausarbeitung\nBauprojekt Personenunterfüh rung WegmatþAllmendstrasse\n\n0:ilEtltDE\nEIIIWOIITIERRAT\nBc¡¡hluss\n\nnach Kenntnisnahme vom Bericht und Antrag Nr. 1638 des Gemeinderates\nvom21. Februar2019\ngestützt auf den Antrag der Geschåftsprüfungskommission und der Bau- und Verkehrskom-\nmission\nin Anwendung von Art. 30 Abs. 1 lit. f, Art. 30a lit. b und Art. 69 lit. j der Gemeindeordnung\nvom 25. November 2007\n\nDie Abrechnung über den Projektierungskredit für die Ausarbeitung des Bauprojekts Personen-\nunterführung Wegmatt-Allmendstrasse im Betrag von Fr. 339'736.57 wird genehmigt.\n\nHorw, 28. Mär22019\n\nv\\ fr\n\nReto Eberhard\nEinwohnerratspräsident\n\nBeat hwiler\n\nPubliziert: 2 g, MRZ, 2019\n\nP\n\n\n


format: application/pdf

text: \nK I R C H F E L D  A G  \nHaus  für Betreuung und Pflege  \n\nFahrplan Bus Kirchfeld \nab 1.1.2019 \n\n \n \n \n \n \n \n \n\n \n\nMontag bis Freitag \n \n\nKurs ab Kirchfeld \nab \n\nGemeindehausplatz \n\n1 13.30 Uhr 14.15 Uhr \n\n2 14.45 Uhr 15.15 Uhr \n\n3 15.45 Uhr 16.15 Uhr \n\n4 16.30 Uhr 17.00 Uhr \n \n \n \n\nAm Samstag, Sonntag und an Feiertagen werden keine Fahrten angeboten. \n\n \n\n \nDie Fahrt mit dem Bus Kirchfeld wird allen Bewohnerinnen und Bewohnern, deren \n\nAngehörigen und Gästen gratis angeboten. \n\nParkplatz  \nGemeindehaus \n\nKirchfeld Wegscheide \n\n\n