text: \nSanierung und Erweiterung Oberstufenschul-\nhaus (Schulhaus Zentrum) \n\nBauablauf Ausführung \n\n5. September 2018 \n\nAnhang 2\n\n\n\nSeite 2/6 \n\nVorbereitungsarbeiten April – Juni 2015 \n\n▪ Umlegung der Fernheizleitung (Bild)\n▪ Abschluss Bauversicherungen\n▪ Beweisaufnahmen\n▪ Vorbereitungsarbeiten für den Baubeginn\n▪ Startsitzungen mit den ersten Unterneh-\n\nmern\n▪ Ausführungsplanung\n\nVorbereitungsarbeiten Juli – September 2015 \n\n▪ Übernahme des Schulhauses durch das\nBD für die Bauarbeiten vom Nutzer\n\n▪ Baustellensicherung (Bild)\n▪ Terminplan\n▪ Details Baustellenprogramm\n▪ Errichten der Baustellenprovisorien und -\n\ninstallationen\n▪ Abschluss div. Werkverträge\n▪ Ausführungsplanung\n\nAusführung Oktober – Dezember 2015 \n\n▪ Demontage Bauschadstoffe\n▪ Innerer Abbruch und Entsorgung (Bild)\n▪ Tiefbauarbeiten/Anschluss Schmutzwas-\n\nser- und Meteorleitungen\n▪ Ausführungsplanung Klassenzimmer und\n\nGruppenräume\n▪ Abschluss div. Werkverträge\n▪ Präzisierungen für den Innenausbau\n\ngemäss Raumprogramm\n\n\n\nSeite 3/6 \n\nAusführung Januar – März 2016 \n\n▪ Abschluss der Demontagen im Gebäude\nund sowie der inneren Abbrucharbeiten\n\n▪ Beginn äusserer Abbruch (Bild)\n▪ Erweiterung der Baustelleninstallationen\n\n(Stellen der Baukräne)\n▪ Verstärkungen der Stahlkonstruktionen\n▪ Tiefbauarbeiten / Pfählungen Bestands- \n\nund Erweiterungsbau\n▪ Start Baumeisterarbeiten Altbau / UG\n▪ Ausführungsplanung des Innenausbaus\n\nund den Betriebseinrichtungen für die\nFachklassenräume, Beleuchtung und\nSchliessanlage\n\nSpatenstich \n\nSpatenstich für Erweiterungsbau \nam 23. Februar 2016 \n\nAusführung April – Juni 2016 \n\n▪ Fertigstellen der Stahlkonstruktionen\n▪ Ausführungsplanung / Optimierung Haus-\n\ntechnik\n▪ Abschluss div. Werkverträge\n▪ Präzisierungen für den Innenausbau der\n\neinzelnen Klassenzimmer, Gruppenräume\nund Fachklassen sowie der Administration\ndes Schulbetriebes\n\n▪ Elementfassade Prüfung in der HSLU\nHorw (Bild)\n\n▪ Abgrenzen der Betriebs- und Lehrmittel mit\ndem Budget des Schulbetriebs, für die Na-\nturlehrräume, Werken Holz/Metall, Textiles\nGestalten, Zeichnen, Hauswirtschaft, ICT\nsowie alle entsprechenden Nebenräume\n\n\n\nSeite 4/6 \n\nAusführung Juli – September 2016 \n\nGrundsteinlegung \n\nGrundsteinlegung durch die Schülerinnen und \nSchüler am 28. September 2016 \n\n▪ Abschluss der Stahlkonstruktionen\n▪ Teilabschluss Baumeisterarbeiten\n▪ Einmessen sowie Vorarbeiten des ORST\n\nfür die Fassadenbefestigung\n▪ Erstellen der Dachaufbauten (Bild)\n▪ Optimieren der Materialisierung für den In-\n\nnenausbau\n▪ Erstellung des nächsten Submissionspa-\n\nkets\n▪ Abschluss div. Werkverträge\n▪ Beauftragungen (freihändige Vergabe) für\n\nden Innenausbau der Fachklassenräume \n▪ Weitere Präzisierungen der Ausstattung\n\nund Betriebsmittel\n\nAusführung Oktober – Dezember 2016 \n\n▪ Vormontagen für die Elementfassade\n(Bild)\n\n▪ Start Innenausbau (Flächeneinteilung)\n▪ Installationen Haustechnikleitungen\n▪ Brandabschottungen und -verkleidungen\n▪ Erstellung des letzten Submissionspakets\n\n(bis Januar 2017)\n▪ Abschluss div. Werkverträge\n▪ Beauftragungen für den Innenausbau der\n\nFachklassenräume\n▪ Weitere Präzisierungen der Betriebsaus-\n\nstattung sowie deren Beauftragung\n▪ Besuch PSG Fa. Sottas (Fassadenbau)\n▪ 12/2016 Abschluss Baumeisterarbeiten\n▪ 12/2016 Schliessen der Gebäudehülle\n\n\n\nSeite 5/6 \n\nAufrichte \n\nRichtfest vom 10. November 2016 \n\nAusführung Januar – März 2017 \n\n- Innenausbau (Bild) \n- Abschluss Elementfassaden (Aula) \n- Abschluss Dachaufbau  \n- Installation der PVA auf dem Steildach \n- Abschluss Raumeinteilungen - Gipserarbei-\n\nten  \n- Innenausbau - Brandschutzverkleidungen / \n\nGipserarbeiten  \n- Fertigstellen der Haustechnikleitungen \n\n(ohne Inbetriebnahme)  \n- Abschluss div. Werkverträge  \n- Planung Umgebung in Absprach mit der \n\nFreiraumgestaltung  \n- PSG Besuch Schule Altdorf \n\nAusführung April – Juni 2017 \n\n- Abschluss von Verkleidungen der Dach- \nund Eingangsfronten \n\n- Abschluss Bodenaufbau  \n- Fertigstellung Element-Trennwände in den \n\nKorridoren \n- Fertigstellung Innenausbau -  Haustechnik-\n\nleitungen (mit teilweiser Inbetriebnahme) \n- Innenausbau – Feste Einbauten Wand-\n\nschränke und dergleichen, Metallbauarbei-\nten  \n\n- Diverse Werksabnahmen  \n- Start der Kücheneinbauten (Bild)  \n- Planung Umgebung in Absprache mit der \n\nFreiraumgestaltung \n- Abschluss div. Lieferverträge für Fachklas-\n\nseneinrichtungen (Betriebseinrichtungen) \n- Start der Bodenbeläge Kunststein Teppich \n\nund Parkett \n\n\n\nSeite 6/6 \n\nAusführung Juli – September 2017 \n\n- Submissionsverfahren: Auswahl Schul-, Bü-\nro und Objektmöbel (Bild) \n\n- Abschluss von Lieferverträge für Ausstat-\ntungen und Geräten \n\n- Fertigstellung Innausbau  \n- Fertigstellung und Inbetriebnahme der Hau-\n\nstechnik  \n- Vollständige Inbetriebnahme des Schulhau-\n\nses per Ende September 2017 (Vorabnah-\nme Gebäude)  \n\n- Vorbereiten des Bezugs (Herbstferien 2017) \n- Diverse Werksabnahmen  \n- Aufräumen und Arbeiten an der Umgebung \n\n(Freiraumgestaltung) \n- Vorleistungen Einweihung per 28. Oktober \n\n2017 \n\nAusführung Oktober 2017 \n\nSCHULBEGINN 16. Oktober 2017 EINWEIHUNG am 28. Oktober 2017 \n\n\n


parent_type: affair

format: application/pdf

text: \n      \n \n\n \n\nSofia Galbraith \n\nStirnrütistrasse 64 \n\n6048 Horw \n\n \n\nGemeindeschreiber \n\nMichael Siegrist \n\nz. H. \n\nEinwohnerratspräsidentin \n\nBettina Beck Bertschmann \n\nGemeindehausplatz 1 \n\n6048 Horw \n\n \n\n \n\n \n\nHorw, 17. Mai 2025 \n\n \n\n \n\nMotion: Feuerwerke einschränken Nr. 2   \n\n \n\nSehr geehrter Gemeinderat, \n\nFeuerwerke sind ein fester Bestandteil von Feierlichkeiten, doch ihre negativen Auswirkungen \n\nauf Umwelt, Tiere und Menschen sind nicht zu unterschätzen. Lärm, Luftverschmutzung und \n\ndie Störung von Nutz-, Wild- und Haustieren haben in den letzten Jahren zunehmend für \n\nDiskussionen gesorgt. Ebenso entsteht hochproblematischer Abfall insbesondere auf den \n\nWeiden die Gefahr im Viehfutter sind oder in sensiblen Ökosystemen. Zusätzlich besteht \n\nVerletzungsgefahr durch unsachgemässe Handhabung und Brandgefahr durch niedergehende \n\nRaketenteile. \nViele Gemeinden in Graubünden\n\n1\n\n – darunter Davos\n2\n\n, St. Moriz und Laax – haben klare \n\nRegelungen erlassen, um diesen Problemen zu begegnen. Im Kanton Zürich hat seit Juni 2024 \n\ndie Gemeinde Bubikon\n3\n\n ein lärmendes Feuerwerksverbot. In der Stadt Bern ist das \n\nAbbrennen von Feuerwerk in der Innenstadt seit 2021 untersagt, ebenso in Liestal, Altstadt \n\nLuzern\n4\n\n und Thun.  \n \nHorw sollte diesem Beispiel folgen und eine einfache, verständliche und umsetzbare Regelung \n\nschaffen. \n \n\n \n1 https://www.graubuenden.ch/de/news/silvester-ohne-feuerwerk \n2\n\n https://www.gemeindedavos.ch/newsarchiv/1120360 \n3 https://www.buebikernews.com/2024/06/12/bubikon-verbietet-als-erste-gemeinde-im-kanton-l%C3%A4rmendes-\nfeuerwerk \n4 https://www.stadtluzern.ch/politikverwaltung/stadtverwaltung/dienstabteilungenbereiche/11363 \n \n \n\nhttps://www.graubuenden.ch/de/news/silvester-ohne-feuerwerk\nhttps://www.gemeindedavos.ch/newsarchiv/1120360\nhttps://www.buebikernews.com/2024/06/12/bubikon-verbietet-als-erste-gemeinde-im-kanton-l%C3%A4rmendes-feuerwerk\nhttps://www.buebikernews.com/2024/06/12/bubikon-verbietet-als-erste-gemeinde-im-kanton-l%C3%A4rmendes-feuerwerk\nhttps://www.stadtluzern.ch/politikverwaltung/stadtverwaltung/dienstabteilungenbereiche/11363\n\n\n      \n \n\n \n\nMit dem Merkblatt 75\n5\n\n Veranstaltungen: Feuerwerke orientiert die Gemeinde Horw \n\nvorbildlich über Vorschriften und Gefahren beim Abbrennen von Feuerwerk. \n\nDer Gemeinderat wird aufgefordert dieses Reglement / Merkblatt dahingegen zu \n\nverschärfen: \n\n1. Generelles Feuerwerksverbot, mit folgenden Ausnahmen: \n\na. 1. August und an Silvester \n\nb. Ausnahmen, bewilligungspflichtig durch den Gemeinderat, z. B. für grosse \n\nöffentliche Anlässe oder Grossveranstaltungen wie das Jodlerfest. \n\n2. Erlaubt bleiben ungefährliche, leise Feuerwerksarten, die keine starke Lärmbelastung \n\nverursachen: \n\na. Tischfeuerwerke, Wunderkerzen, bengalische Feuer, Vulkane. \n\n3. Alternative Lichtshows fördern \n\na. Die Gemeinde soll bei öffentlichen Anlässen umweltfreundlichere Alternativen \n\nwie Laser- oder Drohnenshows prüfen und fördern. \n\nZur Durchsetzbarkeit: \n\nDie Kritik, dass eine solche Regelung nicht durchsetzbar sei, ist nicht haltbar – aus mehreren \n\nGründen: \n\n1. Andere Gemeinden zeigen, dass es funktioniert: In vielen Gemeinden in Graubünden \n\nund anderen Orten wie Altstadt Luzern gibt es ähnliche Regelungen, die umgesetzt \n\nwerden. Feuerwerke sind laut, sie passieren nicht im Versteckten – Verstösse können \n\nalso relativ einfach festgestellt werden. \n\n2. Klare Kommunikation reduziert Verstösse: Ein einfaches, gut kommuniziertes Verbot \n\nist durchsetzbarer als eine komplizierte Regelung mit Meldepflichten. Wenn die \n\nBevölkerung genau weiss, wann Feuerwerk erlaubt ist, reduziert die unerlaubten \n\nZündungen. Dies könnte im Vorfeld vom 1. August und Silvester im “Blickpunkt” \n\nerfolgen.  \n\n3. Vollzug wie bei anderen Lärm- oder Umweltvorschriften: Ähnlich wie bei Nachtruhe- \n\noder Umweltauflagen kann die Polizei oder der Gemeindevollzug bei offensichtlichen \n\nVerstössen eingreifen. \n\n4. Verzicht auf unnötige Bürokratie erleichtert Umsetzung: Keine Meldepflicht für \n\nKleinfeuerwerke, sondern klare Verbots- und Ausnahmebestimmungen. \n\nMit dieser Regelung würden wir einen klaren und umsetzbaren Rahmen schaffen, der den \n\nAnliegen von Umwelt, Tier- und Menschenschutz gerecht wird, aber gleichzeitig kontrollierte \n\nFeuerwerksfreude an besonderen Tagen ermöglicht. \n\nMit freundlichen Grüssen \n\n \nMotionärin \n\n \n\nSofia Galbraith \n\n \n\nMitunterzeichnende \n\nJonas Heeb \n\nFrank Matter \n\nEliane Nater \n\nPhilipp Peter \n\n \n5 https://www.horw.ch/reglemente/8511 \n\nhttps://www.horw.ch/reglemente/8511\n\n\n      \n \n\n \n\nUrs Steiger \n\nLarissa Lehner \n\nMaline Zimmermann \n\nLukas Bucher \nFrank Matter \n\nMarc Wiest \n\nAndré Fallet \n\n \n\n\n\tZur Durchsetzbarkeit:\n\n