name: 12_17 Bauabrechnung Bushof per 19.04.2017.pdf

text: \nProjekt: 4008-1\nPavillon und Wartedächer\n\nObjekte: B+A 13/15 Pavillon und Wartedächer, B+A 27/15 Anpassung Projektkosten,  Kosten Freiraumgestaltung\n\nBauherr: Gemeinde Emmen, Rüeggisingerstrasse 22, 6020 Emmenbrücke\n\nArchitekt: Pool Architekten, Bremgartnerstrasse 7, 8003 Zürich\n\nBauleitung: Pool Architekten, Bremgartnerstrasse 7, 8003 Zürich\n\nBauabrechnung per 19.04.2017\n\nBK 1 = \n\nVertrag:\n\nRechnung:\n\nZahlung:\n\nA\nRG\nR\nV (f)\nAN\nT\nRG\nGR\nGS\nBar\n\n= Akkord\n= Regie  \n= Reserve\n= Alles Vergeben\n= Anzahlung\n= Teuerung\n= Regie\n= Bargarantierückbehalt\n= Gutschrift\n= Barzahlung\n\nP\nG\nKD\n*\nAC\nSR\nG\nGZ\nBA\nWIR\n\n= Pauschal\n= Global\n= Kostendach\n= Provisorisch\n= Akonto\n= Schlussrechnung\n= Gebühren\n= Garantiezahlung\n= Belastungsabzug\n= WIR-Zahlung\n\nN\nD\nAU\nZRG\nTR\nRC\nB\nHON\n\nLZ (f)\n\n= Nachtrag\n= Direkte Zahlungen\n= Ausmass\n= Regiezahlung\n= Teilrechnung\n= Rechnung\n= Belastung\n= Honorare\n\n= Letzte Zahlung\n\n\n\nSeite: 2\n19.04.2017\n\nProjekt: 4008-1\nPavillon und Wartedächer\n\nObjekte: B+A 13/15 Pavillon und Wartedächer, B+A 27/15 Anpassung Projektkosten, Kosten Freiraumgestaltung\n\nBauabrechnung per 19.04.2017 inkl. MWSTZusammenstellung nach Hauptgruppen\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. Vertrag Zahlung\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext ZANW BU R-Datum RA\n\n1 Vorbereitungsarbeiten 70'200 30'804.30 30'804.30\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer 70'200 30'804.30 30'804.30\n\n2 Gebäude 986'040 918'949.25 903'201.30\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer 883'440 832'744.75 816'401.70\nB+A 27/15 Anpassung Projektkosten, Kosten Freiraumgestaltung 102'600 86'204.50 86'799.60\n\n4 Umgebung 615'060 513'479.40 577'303.60\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer 255'960 250'631.25 248'272.30\nB+A 27/15 Anpassung Projektkosten, Kosten Freiraumgestaltung 359'100 262'848.15 329'031.30\n\n5 Baunebenkosten und Uebergangskonten 37'800 78'343.15 79'885.65\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer 37'800 74'785.70 75'248.20\nB+A 27/15 Anpassung Projektkosten, Kosten Freiraumgestaltung 3'557.45 4'637.45\n\n6 Unvorhergesehenes\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer\nB+A 27/15 Anpassung Projektkosten, Kosten Freiraumgestaltung\nPROJEKT TOTAL 1'709'100 1'541'576.10 1'591'194.85\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer 1'247'400 1'188'966.00 1'170'726.50\nB+A 27/15 Anpassung Projektkosten, Kosten Freiraumgestaltung 461'700 352'610.10 420'468.35\n\nTotal Zahlungen ohne Vertrag  (278'860.70)\n\nTOTAL 1'709'100 1'541'576.10 1'591'194.85\n\n\n\nSeite: 3\n19.04.2017\n\nProjekt: 4008-1\nPavillon und Wartedächer\n\nObjekte: B+A 13/15 Pavillon und Wartedächer, B+A 27/15 Anpassung Projektkosten, Kosten Freiraumgestaltung\n\nBauabrechnung per 19.04.2017 inkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. Vertrag Zahlung\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext ZANW BU R-Datum RA\n\n1 Vorbereitungsarbeiten 70'200 30'804.30 30'804.30\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer 70'200 30'804.30 30'804.30\n\n15 Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitungen 9'707.25 9'707.25\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer 9'707.25 9'707.25\n\n155 Sanitärleitungen 9'707.25 9'707.25\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer 9'707.25 9'707.25\n999999 Aufträge ohne Vertrag 9'707.25 D 9'707.25\nARGE SEPP  \\ Rückbau Brunnen / 30081-098 60 130 02.02.17 RC 1'944.00\nFriedli AG  \\ Wasseranschluss / 16652 3 3 07.10.15 RC 966.80\nFriedli AG  \\ Zuleitung Wasser / 17491 32 54 01.09.16 RC 1'364.95\nFriedli AG  \\ Sanitäranschluss / 17509 33 55 29.09.16 RC 5'431.50\nTotal Friedli AG  (7'763.25)\n\n17 Spez.Fundationen, Baugrubensicherung, Grundwasserabdichtung 70'200 21'097.05 21'097.05\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer 70'200 21'097.05 21'097.05\n\n170 Vorbereitungsarbeiten und Dichtungen 70'200 21'097.05 21'097.05\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer 70'200 21'097.05 21'097.05\n2111 Niverse Nachträge ARGE SEPP 21'097.05 21'097.05\nARGE SEPP 21'097.05 A\nSR 40 133 07.10.16 SR f 21'097.05\n\n2 Gebäude 986'040 918'949.25 903'201.30\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer 883'440 832'744.75 816'401.70\nB+A 27/15 Anpassung Projektkosten, Kosten Freiraumgestaltung 102'600 86'204.50 86'799.60\n\n21 Rohbau 1 584'280 394'124.95 375'897.85\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer 510'840 336'940.05 318'117.85\nB+A 27/15 Anpassung Projektkosten, Kosten Freiraumgestaltung 73'440 57'184.90 57'780.00\n\n210 Ver- und Entsorgung 27'000 26'400.00 26'400.00\nB+A 27/15 Anpassung Projektkosten, Kosten Freiraumgestaltung 27'000 26'400.00 26'400.00\n2100 BKP 210 Ver- und Entsorgung 26'400.00 26'400.00\nARGE SEPP 26'400.00 A\nSR Entsorgung 29 45 15.07.16 SR f 26'400.00\n\n\n\nSeite: 4\n19.04.2017\n\nProjekt: 4008-1\nPavillon und Wartedächer\n\nObjekte: B+A 13/15 Pavillon und Wartedächer, B+A 27/15 Anpassung Projektkosten, Kosten Freiraumgestaltung\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. Vertrag Zahlung\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext ZANW BU R-Datum RA\n\n211 Baumeisterarbeiten 46'440 30'784.90 31'380.00\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer\n2111 Niverse Nachträge ARGE SEPP\nARGE SEPP \n\nB+A 27/15 Anpassung Projektkosten, Kosten Freiraumgestaltung 46'440 30'784.90 31'380.00\n2110 BKP 211 Fundamente Wartedächer 21'120.00 21'120.00\nARGE SEPP 21'120.00 A\n   1 BKP 211 Fundamente Ausstattung\nSR Fundamente Unterstand C 29 41 15.07.16 AC 15'840.00\n1. Akonto Fundamente 9 40 30.11.16 AC 5'280.00\n\n2111 Niverse Nachträge ARGE SEPP 9'664.90 10'260.00\nARGE SEPP 9'664.90 A\nSR Fundamente Stahlstützen 40 134 07.10.16 SR f 10'260.00\n\n214 Montagebau in Holz 510'840 336'940.05 318'117.85\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer 510'840 336'940.05 318'117.85\n2140 BKP 214 Generalunternehmer Holzbau 336'308.75 317'486.55\nTschopp Holzbau AG 297'069.70 A\n   1 Diverse Nachträge 39'239.05 N\n1. Akonto / ZIM-7016 22 29 21.07.16 AC 150'000.00\n2. Akonto / ZIM-7073 28 36 17.08.16 AC 100'000.00\n3. Akonto / 7214 36 58 20.10.16 AC 65'000.00\nSR Holzbau / 7368 48 81 28.11.16 SR f 2'486.55\n\n999999 Aufträge ohne Vertrag 631.30 D 631.30\nSchwegler W. + D. AG  \\ Warmwasseranschluss Lavabo / 2017/21495 61 101 26.01.17 RC 631.30\n\n22 Rohbau 2 167'365.95 153'380.65\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer 167'365.95 153'380.65\n\n222 Spenglerarbeiten 167'365.95 153'380.65\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer 167'365.95 153'380.65\n2111 Niverse Nachträge ARGE SEPP 4'615.50 4'615.50\nARGE SEPP 4'615.50 A\nBlitzschutz anschliessen 40 68 07.10.16 SR f 4'615.50\n\n\n\nSeite: 5\n19.04.2017\n\nProjekt: 4008-1\nPavillon und Wartedächer\n\nObjekte: B+A 13/15 Pavillon und Wartedächer, B+A 27/15 Anpassung Projektkosten, Kosten Freiraumgestaltung\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. Vertrag Zahlung\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext ZANW BU R-Datum RA\n\n222\n2220 BKP 222 Spenglerarbeiten 159'834.45 145'849.15\nE. Lutz  AG 159'834.45 A\n1. Akonto Materialbestellung / 003631-LKB 12 17 22.03.16 AC 15'000.00\n2. Akonto 16 23 28.06.16 AC 25'000.00\n3. Akonto / 00622-LKB 20 27 20.07.16 AC 50'000.00\n4. Akonto / 00643-LKB 27 35 18.08.16 AC 30'000.00\nSR Spenglerarbeiten / 16025 43 74 27.10.16 SR f 24'080.65\nGerüstarbeiten / 16392 43 75 27.10.16 RC 1'768.50\n\n999999 Aufträge ohne Vertrag 2'916.00 D 2'916.00\nSPEDA Planungs-und Devisierungsbüro  \\ Beratung Spenglerarbeiten / 0334 11 16 27.01.16 RC 2'916.00\n\n23 Elektroanlagen 191'160 149'004.40 160'728.90\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer 191'160 149'004.40 160'728.90\n\n230 Elektroinstallation 191'160\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer 191'160\n\n232 Starkstrominstallationen 44'900.00 46'959.55\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer 44'900.00 46'959.55\n2300 BKP 230 Elektroinstallation 44'900.00 46'959.55\nSchriber Elektro AG 44'900.00 P\n1 Akonto / 161152 31 53 09.09.16 AC 25'000.00\nSR Elektroinstallation / 161745 53 90 13.12.16 SR f 18'659.55\nRechung Heizwände, Uhr und Privatzähler / 170229 65 106 23.02.17 RC 3'300.00\n\n233 Leuchten und Lampen 60'546.85 64'578.25\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer 60'546.85 64'578.25\n2330 BKP 233 Lieferung Lampen und Leuchten 60'546.85 57'317.80\nai-concept GmbH 53'150.20 A\n   1 L+M Winkelprofile 7'396.65 N\n1 Akonto / 7251 18 25 15.06.16 AC 21'600.00\nAkonto Nachtrag / 7328 21 28 18.07.16 RC 2'223.20\nAkonto Nachtrag / 7327 23 30 18.07.16 RC 5'324.40\n4. Akonto / 7336 25 32 20.07.16 AC 21'600.00\nSR Leuchten / 7685 70 111 06.03.17 SR f 4'950.20\nNachtrag Lieferung zusätzliche Profile einbrennlackiert 72 119 29.03.17 RC 1'620.00\n\n\n\nSeite: 6\n19.04.2017\n\nProjekt: 4008-1\nPavillon und Wartedächer\n\nObjekte: B+A 13/15 Pavillon und Wartedächer, B+A 27/15 Anpassung Projektkosten, Kosten Freiraumgestaltung\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. Vertrag Zahlung\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext ZANW BU R-Datum RA\n\n233\n2300 BKP 230 Elektroinstallation 7'260.45\nSchriber Elektro AG \nLeuchten ummontieren / 161745 53 91 13.12.16 RG 7'260.45\n\n236 Schwachstrominstallationen 7'171.20 7'171.20\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer 7'171.20 7'171.20\n999999 Aufträge ohne Vertrag 7'171.20 D 7'171.20\nVerkehrsbetriebe Luzern AG  \\ Liefern und montieren Bahnhofsuhr / 113366 55 94 31.12.16 RC 7'171.20\n\n238 Honorar Lichtplaner 23'220.00 28'853.55\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer 23'220.00 28'853.55\n2964 BKP 296.4 Lichtplaner 23'220.00 28'853.55\nart light GmbH 23'220.00 KD\n1. Akonto 4 6 23.02.15 AC 6'266.70\nÄnderung Abspannmasten / 1770-15/0646_gem 4 7 23.02.15 RC 6'153.30\nSR Lichtplaner / 2139-17/0646 69 110 14.03.17 AC 16'433.55\n\n239 Anschlussgebühr Elektro 13'166.35 13'166.35\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer 13'166.35 13'166.35\n5130 BKP 513 Anschlussgebühr Elektro 17'555.15 17'555.15\nCKW AG 17'555.15 A\nSR Anschlussgebühr Elektro / 90 133 367 38 112 10.10.16 SR f 17'555.15\n\n999999 Aufträge ohne Vertrag -4'388.80 D -4'388.80\nVerkehrsbetriebe Luzern AG  \\ Vergütung Anschlussgebühr Elektro 71 121 27.12.16 B -4'388.80\n\n25 Sanitäranlagen 459.95 459.95\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer 459.95 459.95\n\n259 Feuerlöscher 459.95 459.95\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer 459.95 459.95\n999999 Aufträge ohne Vertrag 459.95 D 459.95\nSicli Matériel-Incendie S. A.  \\ 2 Feuerlöscher liefern und montieren 74 150 24.03.17 RC 459.95\n\n\n\nSeite: 7\n19.04.2017\n\nProjekt: 4008-1\nPavillon und Wartedächer\n\nObjekte: B+A 13/15 Pavillon und Wartedächer, B+A 27/15 Anpassung Projektkosten, Kosten Freiraumgestaltung\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. Vertrag Zahlung\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext ZANW BU R-Datum RA\n\n27 Ausbau 1 264.60 264.60\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer 264.60 264.60\n\n275 Schliessanlagen 264.60 264.60\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer 264.60 264.60\n999999 Aufträge ohne Vertrag 264.60 D 264.60\nKoch Jules \\ 5 zusätzliche Schlüssel 57 96 13.01.16 RC 264.60\n\n28 Ausbau 2 756.00 756.00\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer 756.00 756.00\n\n287 Baureinigung 756.00 756.00\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer 756.00 756.00\n999999 Aufträge ohne Vertrag 756.00 D 756.00\nSeetal Reinigungen GmbH  \\ Endreinigigung / 2016-558 44 76 25.10.16 RC 756.00\n\n29 Honorare 210'600 206'973.40 211'713.35\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer 181'440 177'953.80 182'693.75\nB+A 27/15 Anpassung Projektkosten, Kosten Freiraumgestaltung 29'160 29'019.60 29'019.60\n\n290 Honorare Planer 181'440\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer 181'440\n\n291 Architekt 131'210.30 131'210.25\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer 131'210.30 131'210.25\n2910 BKP 291 Architekt 131'210.30 131'210.25\nPool Architekten 126'350.30 A\n   1 BKP Planänderung Kiosk 4'860.00 N\n1. Akonto 5 5 17.12.14 AC 49'649.75\nSR Honorar Architekt 50 85 13.12.16 SR f 81'560.50\n\n292 Bauingenieur 29'160 29'019.60 29'019.60\nB+A 27/15 Anpassung Projektkosten, Kosten Freiraumgestaltung 29'160 29'019.60 29'019.60\n2920 BKP 292 Bauingenieur 29'019.60 29'019.60\nEmch + Berger WSB AG 29'019.60 P\n1. Akonto / 15.090 6 11 28.10.15 AC 14'509.80\nSR Honorar Bäume, Baumgruben / 16.159 54 92 23.12.16 SR f 14'509.80\n\n\n\nSeite: 8\n19.04.2017\n\nProjekt: 4008-1\nPavillon und Wartedächer\n\nObjekte: B+A 13/15 Pavillon und Wartedächer, B+A 27/15 Anpassung Projektkosten, Kosten Freiraumgestaltung\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. Vertrag Zahlung\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext ZANW BU R-Datum RA\n\n293 Elektroingenieur 20'865.60 25'605.60\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer 20'865.60 25'605.60\n2930 BKP 293 Elektroplaner 20'865.60 25'605.60\nScherler AG 20'865.60 A\n1 Akonto Honorar / 7306577 1 145 23.12.14 AC 2'268.00\n2. Akonto / 7335691 10 146 22.01.16 AC 11'016.00\n3. Akonto, Stunden Januar, Februar / 7346430 13 147 12.05.16 AC 3'240.00\n4. Akonto / 7346448 39 148 12.05.16 AC 3'888.00\nSR Honorar Elektroplaner / 7367428 58 149 18.01.17 AC f 5'193.60\n\n296 Spezialisten\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer\n\n296.4 Lichtplaner\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer\n\n297 Bauleitung 25'877.90 25'877.90\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer 25'877.90 25'877.90\n2910 BKP 291 Architekt 25'877.90 25'877.90\nPool Architekten 25'877.90 A\nSR Honorar Architekt 50 86 13.12.16 SR f 25'877.90\n\n4 Umgebung 615'060 513'479.40 577'303.60\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer 255'960 250'631.25 248'272.30\nB+A 27/15 Anpassung Projektkosten, Kosten Freiraumgestaltung 359'100 262'848.15 329'031.30\n\n41 Roh- und Ausbauarbeiten 43'200 42'560.00 42'065.95\nB+A 27/15 Anpassung Projektkosten, Kosten Freiraumgestaltung 43'200 42'560.00 42'065.95\n\n416 Ausbau 2 43'200 42'560.00 42'065.95\nB+A 27/15 Anpassung Projektkosten, Kosten Freiraumgestaltung 43'200 42'560.00 42'065.95\n4160 BKP 416 zusätzlicher Belag bei Velounterstände 42'560.00 42'065.95\nARGE SEPP 42'560.00 A\nSR zusätzlicher Belag 29 42 15.07.16 SR f 42'065.95\n\n\n\nSeite: 9\n19.04.2017\n\nProjekt: 4008-1\nPavillon und Wartedächer\n\nObjekte: B+A 13/15 Pavillon und Wartedächer, B+A 27/15 Anpassung Projektkosten, Kosten Freiraumgestaltung\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. Vertrag Zahlung\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext ZANW BU R-Datum RA\n\n42 Gartenanlagen 430'920 347'904.35 412'222.60\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer 255'960 250'631.25 248'272.30\nB+A 27/15 Anpassung Projektkosten, Kosten Freiraumgestaltung 174'960 97'273.10 163'950.30\n\n420 Umgebung (Bäume, Abgrenzung Baufeld A1) 162'000.00 162'000.00\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer 162'000.00 162'000.00\n4211 BKP 421 Baumgruben 162'000.00 162'000.00\nARGE SEPP 162'000.00 A\n1. Akonto Warteächer / 30081-037 9 139 30.11.15 AC 102'586.50\nSR Baumgruben 29 140 15.07.16 SR f 59'413.50\n\n421 Mehrkosten Bäume Bahnhofplatz 259'200 97'273.10 89'389.55\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer 162'000\n4211 BKP 421 Baumgruben\nARGE SEPP \n   1 BKP 421 Bäume\n\nB+A 27/15 Anpassung Projektkosten, Kosten Freiraumgestaltung 97'200 97'273.10 89'389.55\n4211 BKP 421 Baumgruben 61'173.00 43'173.00\nARGE SEPP 43'173.00 A\n   1 BKP 421 Bäume 18'000.00 N\nBaumgruben 29 44 15.07.16 AC 43'173.00\n\n4212 BKP 421 Bäume Gerliswilstrasse 10'116.45\nAmstutz \n3. Teilrechnung / R.1411834 42 82 14.10.16 RC 4'801.85\n4. Teilrechnung / R1411835 42 83 14.10.16 RC 5'314.60\n\n999999 Aufträge ohne Vertrag 36'100.10 D 36'100.10\nAmstutz  \\ Baustelleneinrichtung Seetalplatz / R.1411986 56 95 21.12.16 RC 1'400.25\nAmstutz  \\ SR Garantierückbehalt und Pflege / R.1412065 67 108 02.03.17 RC 17'290.25\nTotal Amstutz  (18'690.50)\nComRo Rohner AG  \\ Bautafeln / 131545 52 89 05.10.16 RC 8'121.60\nEichenberger-Szenografie  \\ Konzept und Planung Baustellenwand / 1660 47 80 02.11.16 RC 9'288.00\n\n422 Baumgruben und und Bäume Gerliswilstrasse 66'960 62'229.25\nB+A 27/15 Anpassung Projektkosten, Kosten Freiraumgestaltung 66'960 62'229.25\n4211 BKP 421 Baumgruben 52'324.00\n\n\n\nSeite: 10\n19.04.2017\n\nProjekt: 4008-1\nPavillon und Wartedächer\n\nObjekte: B+A 13/15 Pavillon und Wartedächer, B+A 27/15 Anpassung Projektkosten, Kosten Freiraumgestaltung\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. Vertrag Zahlung\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext ZANW BU R-Datum RA\n\n422 ARGE SEPP \n1. Akonto Gerliswilstrasse  / 30081-037 9 141 30.11.15 AC 52'324.00\n\n4212 BKP 421 Bäume Gerliswilstrasse 9'905.25\nAmstutz \nRegiearbeiten  / R.1411287 30 143 19.11.15 RC 2'300.90\nBaumpflanzung und Regie / R.1444286 30 144 19.11.15 RC 7'604.35\n\n423 Ausstattungen, Geräte 93'960 88'631.25 86'272.30\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer 93'960 88'631.25 86'272.30\n4230 BKP 423 Velopfosten 3'257.30 3'257.30\nG. Bachmann 3'257.30 A\nSR Velopfosten / 16142 34 56 20.09.16 RC 3'257.30\n\n4231 BKP 423 Sitzbänke 21'060.00 21'053.05\nStadt Luzern 21'060.00 A\nSR Sitzbänke / 50267342 49 84 06.12.16 SR f 21'053.05\n\n4232 BKP 423 Fundament Velopfosten 8'964.00 8'964.00\nARGE SEPP 8'964.00 A\nSR 40 69 07.10.16 SR f 8'964.00\n\n4233 BKP 423 Fundament Sitzbänke 15'552.00\nARGE SEPP 15'552.00 A\n\n4234 BKP 423 Fundament Abfalleimer 8'424.00 8'424.00\nARGE SEPP 8'424.00 A\nSR 40 70 07.10.16 SR f 8'424.00\n\n2110 BKP 211 Fundamente Wartedächer 13'200.00\nARGE SEPP \nSR Fundamente Bänke 29 129 15.07.16 RC 13'200.00\n\n999999 Aufträge ohne Vertrag 31'373.95 D 31'373.95\nANTA SWISS AG  \\ Abfallbehälter / 9007070 17 24 02.06.16 RC 29'211.75\nANTA SWISS AG  \\ Nivellierset / 9008051 35 57 21.10.16 RC 265.70\nTotal ANTA SWISS AG  (29'477.45)\nAST beschriftet AG  \\ Abfalleimer beschriften / AR16-0993 41 71 19.10.16 RC 969.85\n\n\n\nSeite: 11\n19.04.2017\n\nProjekt: 4008-1\nPavillon und Wartedächer\n\nObjekte: B+A 13/15 Pavillon und Wartedächer, B+A 27/15 Anpassung Projektkosten, Kosten Freiraumgestaltung\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. Vertrag Zahlung\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext ZANW BU R-Datum RA\n\n423 Debrunner Acifer AG  \\ Befestigung Abfallameier 37 59 14.10.16 RC 100.40\nHilti AG Schweiz  \\ Befestigungmaterial Abfalleimer / 1215209500 45 77 18.10.16 RC 716.75\nHilti AG Schweiz  \\ Befestigungmaterial Abfalleimer / 1215227408 45 78 03.11.16 RC 109.50\nTotal Hilti AG Schweiz  (826.25)\n\n429 Windschutz 10'800 12'331.50\nB+A 27/15 Anpassung Projektkosten, Kosten Freiraumgestaltung 10'800 12'331.50\n2140 BKP 214 Generalunternehmer Holzbau 12'331.50\nTschopp Holzbau AG \nSR Windschutz / 7368 48 151 28.11.16 SR f 12'331.50\n\n44 Installationen 134'460 118'015.05 118'015.05\nB+A 27/15 Anpassung Projektkosten, Kosten Freiraumgestaltung 134'460 118'015.05 118'015.05\n\n440 Leerrohr Beleuchtung 53'460 38'755.05 38'755.05\nB+A 27/15 Anpassung Projektkosten, Kosten Freiraumgestaltung 53'460 38'755.05 38'755.05\n999999 Aufträge ohne Vertrag 38'755.05 D 38'755.05\nARGE SEPP  \\ Werkleitungen Bereich Max / 30081-065 26 138 28.07.16 RC 12'568.40\nPK Bau AG Giswil  \\ Elektroleitung Viscosisteg / 2016/0475 19 142 23.05.16 RC 26'186.65\n\n443 Beleuchtung 81'000 79'260.00 79'260.00\nB+A 27/15 Anpassung Projektkosten, Kosten Freiraumgestaltung 81'000 79'260.00 79'260.00\n999999 Aufträge ohne Vertrag 79'260.00 D 79'260.00\nVerkehr und Infrastruktur  \\ SR Beleuchtung Emmenstufen / 50522199 63 137 13.02.17 RC 79'260.00\n\n49 Honorare 6'480 5'000.00 5'000.00\nB+A 27/15 Anpassung Projektkosten, Kosten Freiraumgestaltung 6'480 5'000.00 5'000.00\n\n492 Bauingenieur 6'480 5'000.00 5'000.00\nB+A 27/15 Anpassung Projektkosten, Kosten Freiraumgestaltung 6'480 5'000.00 5'000.00\n2920 BKP 292 Bauingenieur 5'000.00 5'000.00\nEmch + Berger WSB AG 5'000.00 P\nSR Honorar Kanalisation / 17.164 64 136 31.01.17 SR f 5'000.00\n\n\n\nSeite: 12\n19.04.2017\n\nProjekt: 4008-1\nPavillon und Wartedächer\n\nObjekte: B+A 13/15 Pavillon und Wartedächer, B+A 27/15 Anpassung Projektkosten, Kosten Freiraumgestaltung\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. Vertrag Zahlung\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext ZANW BU R-Datum RA\n\n5 Baunebenkosten und Uebergangskonten 37'800 78'343.15 79'885.65\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer 37'800 74'785.70 75'248.20\nB+A 27/15 Anpassung Projektkosten, Kosten Freiraumgestaltung 3'557.45 4'637.45\n\n51 Bewilligungen, Gebühren 10'800 12'636.85 12'636.85\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer 10'800 12'636.85 12'636.85\n\n510 Bewilligungen, Gebühren, Kopien 10'800\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer 10'800\n\n511 Bewilligungen, Baugespann (Gebühren) 9'590.75 9'590.75\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer 9'590.75 9'590.75\n999999 Aufträge ohne Vertrag 9'590.75 D 9'590.75\nARGE SEPP  \\ Bauprofile stellen 2 2 28.09.15 RC 1'572.50\nGemeinde Emmen  \\ Baubewilligung 76 135 03.11.15 RC 5'038.10\nGemeinde Emmen  \\ Bewilligungsgebühr Nacheingabe  / 1000128472 14 21 21.06.16 RC 813.90\nGemeinde Emmen  \\ Schlussabnahme Bushof / 1000133837 46 79 21.11.16 RC 1'455.00\nTotal Gemeinde Emmen  (7'307.00)\nKanton Luzern  \\ Bewilligung Nacheingabe Kiosk / 50455011 15 22 09.06.16 RC 711.25\n\n512 Anschlussgebühren 3'046.10 3'046.10\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer 3'046.10 3'046.10\n\n512.0 Kanalisation 1'344.60 1'344.60\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer 1'344.60 1'344.60\n999999 Aufträge ohne Vertrag 1'344.60 D 1'344.60\nGemeinde Emmen  \\ 1. Akonto Kan.anschlussgebühr / 1000115672 7 9 05.11.15 RC 1'134.00\nGemeinde Emmen  \\ SR Kanalisationsanschlussgebühr / 1000141670 73 122 29.03.17 RC 210.60\n\n512.4 Wasser 1'701.50 1'701.50\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer 1'701.50 1'701.50\n999999 Aufträge ohne Vertrag 1'701.50 D 1'701.50\nGemeinde Emmen  \\ Akonto Wasseranschlussgebühr / 1000139344 66 107 10.02.17 RC 1'435.00\nGemeinde Emmen  \\ SR Wasseranschlussgebühr / 1000141669 73 123 29.03.17 RC f 266.50\n\n\n\nSeite: 13\n19.04.2017\n\nProjekt: 4008-1\nPavillon und Wartedächer\n\nObjekte: B+A 13/15 Pavillon und Wartedächer, B+A 27/15 Anpassung Projektkosten, Kosten Freiraumgestaltung\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. Vertrag Zahlung\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext ZANW BU R-Datum RA\n\n513 Anschlussgebühr Elektro\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer\n\n52 Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation 7'799.55 9'342.10\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer 7'410.75 7'873.30\nB+A 27/15 Anpassung Projektkosten, Kosten Freiraumgestaltung 388.80 1'468.80\n\n524 Vervielfältigungen, Plankopien 7'799.55 9'342.10\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer 7'410.75 7'873.30\n2930 BKP 293 Elektroplaner 462.55\nScherler AG \nSR Kopien Elektroplaner / 7367428 58 98 18.01.17 RC 462.55\n\n999999 Aufträge ohne Vertrag 7'410.75 D 7'410.75\nart light GmbH  \\ Reisespesen / 1688-14/0584_vif 4 4 11.12.14 RC 1'194.35\nart light GmbH  \\ Nebenkosten art light / 2140-17/0646 68 109 14.03.17 RC 1'844.55\nTotal art light GmbH  (3'038.90)\nJäger Egli AG  \\ Kopier- und Nebenkosten 75 125 29.03.17 RC 2'592.00\nPool Architekten  \\ Plankopien / 2017.1850 62 102 08.02.17 RC 1'620.00\nRepro Schuler AG  \\ Kopierkosten  / 416108 8 10 30.11.15 RC 159.85\n\nB+A 27/15 Anpassung Projektkosten, Kosten Freiraumgestaltung 388.80 1'468.80\n2920 BKP 292 Bauingenieur 1'080.00\nEmch + Berger WSB AG \nNebenkosten / 16.159 54 93 23.12.16 RC 1'080.00\n\n999999 Aufträge ohne Vertrag 388.80 D 388.80\nJäger Egli AG  \\ Kopier- und Nebenkosten 75 127 29.03.17 RC 388.80\n\n53 Versicherungen 2'489.05 2'489.00\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer 2'489.05 2'489.00\n\n532 Spezialversicherungen 2'489.05 2'489.00\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer 2'489.05 2'489.00\n5320 BKP 531 Bauherrenhaftpflicht und Bauwesenversicherung 2'489.05 2'489.00\nZürich 2'489.05 A\nPrämienrechnung Bauversicherung / 0010 24 31 05.07.16 RC 2'489.00\n\n\n\nSeite: 14\n19.04.2017\n\nProjekt: 4008-1\nPavillon und Wartedächer\n\nObjekte: B+A 13/15 Pavillon und Wartedächer, B+A 27/15 Anpassung Projektkosten, Kosten Freiraumgestaltung\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. Vertrag Zahlung\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext ZANW BU R-Datum RA\n\n55 Bauherrenleistungen 27'000 55'417.70 55'417.70\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer 27'000 52'249.05 52'249.05\nB+A 27/15 Anpassung Projektkosten, Kosten Freiraumgestaltung 3'168.65 3'168.65\n\n558 Projektleitung, Projektbegleitung 27'000 55'417.70 55'417.70\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer 27'000 52'249.05 52'249.05\n999999 Aufträge ohne Vertrag 52'249.05 D 52'249.05\nJäger Egli AG  \\ Projektleitung 51 87 31.12.15 RC 17'952.65\nJäger Egli AG  \\ Projektleitung 51 88 31.12.15 RC 16'613.95\nJäger Egli AG  \\ Projektbegleitung Bushof 59 99 04.01.17 RC 13'880.85\nJäger Egli AG  \\ SR Honorar PL-Leitung 75 126 30.03.17 RC 3'801.60\n\nB+A 27/15 Anpassung Projektkosten, Kosten Freiraumgestaltung 3'168.65 3'168.65\n999999 Aufträge ohne Vertrag 3'168.65 D 3'168.65\nJäger Egli AG  \\ SR Honorar PL-Leitung 75 132 30.03.17 RC 3'168.65\n\n6 Unvorhergesehenes\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer\nB+A 27/15 Anpassung Projektkosten, Kosten Freiraumgestaltung\nPROJEKT TOTAL 1'709'100 1'541'576.10 1'591'194.85\nB+A 13/15 Pavillon und Wartedächer 1'247'400 1'188'966.00 1'170'726.50\nB+A 27/15 Anpassung Projektkosten, Kosten Freiraumgestaltung 461'700 352'610.10 420'468.35\n\nTotal Zahlungen ohne Vertrag  (278'860.70)\n\nTOTAL 1'709'100 1'541'576.10 1'591'194.85\n\n\n