name: 21_21 Beilage 1; Bauabrechnung Bucher Architekten AG.pdf

text: \nSeite: 1\n20.08.2021\n\nProjekt: 5040.026_B+A\nSchulraumerweiterung Erlen - Trakt 4\n\nObjekt: GP\n\nBauabrechnung per 20.08.2021 inkl. MWSTZusammenstellung nach Hauptgruppen\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung % / P\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext ZANW BU R-Datum RA\n\n1 Vorbereitungsarbeiten 67'205 1'283 1'282.35 1'282.35 1'282.35 < 0.1\n2 Gebäude 9'134'331 11'828'046 11'940'312.65 11'828'045.55 11'828'045.55 88.9\n4 Umgebung 963'291 828'176 901'088.05 828'177.00 828'177.00 6.2\n5 Baunebenkosten und Uebergangskonten 261'065 261'548 261'519.75 261'519.70 261'519.70 2.0\n6 Reserve 161'550 69'401\n7 Vergabeerfolg / Misserfolg\n8 Nachträge bewilligt 2019 2'423'011\n9 Ausstattung 366'155 388'154 396'147.15 388'155.70 388'155.70 2.9\n\nPROJEKT TOTAL 13'376'608 13'376'608 13'500'349.95 13'307'180.30 13'307'180.30 100.0\n\n\n\nSeite: 2\n20.08.2021\n\nProjekt: 5040.026_B+A\nSchulraumerweiterung Erlen - Trakt 4\n\nObjekt: GP\n\nBauabrechnung per 20.08.2021 inkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung % / P\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext ZANW BU R-Datum RA\n\n1 Vorbereitungsarbeiten 67'205 1'283 1'282.35 1'282.35 1'282.35 < 0.1\n10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen 6'462 31'894\n100 Uebergangsposition 31'894\n101 Bestandesaufnahmen 6'462\n\n11 Räumungen, Terrainvorbereitungen 10'232\n111 Rodungen 1'077\n112 Abbrüche 8'078\n113 Demontagen 1'077\n\n12 Sicherungen, Provisorien 12'924\n121 Sicherung vorhandener Anlagen 10'770\n122 Provisorien 2'154\n\n13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 21'432 -30'611 1'282.35 1'282.35 1'282.35 < 0.1\n131 Abschrankungen -10'662\n136 Kosten für Energie, Wasser und dgl. 21'432 -19'949 1'282.35 1'282.35 1'282.35 < 0.1\n\n9999 Direkte Zahlungen 1'282.35 D 1'282.35 1'282.35 < 0.1\nGemeinde Emmen  \\ Bauwasserbezug vom 05.11.2020 bis 11.09.2020  / 1000202352 238 248 28.09.20 1'282.35 RC 1'282.35 < 0.1\n\n16 Anpassungen an bestehende Verkehrsanlagen 5'385\n161 Strassen 5'385\n\n17 Spez.Fundationen, Baugrubensicherung, Grundwasserabdichtung 10'770\n172 Baugrubenabschlüsse 10'770\n\n2 Gebäude 9'134'331 11'828'046 11'940'312.65 11'828'045.55 11'828'045.55 88.9\n20 Baugrube 202'114 -38'014\n201 Baugrubenaushub 196'729 -38'014\n201.0 Baustelleneinrichtung 12'924\n201.1 Erdarbeiten 183'805 -38'014\n\n204 Anpassungen Kanalisation 5'385\n\n\n\nSeite: 3\n20.08.2021\n\nProjekt: 5040.026_B+A\nSchulraumerweiterung Erlen - Trakt 4\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung % / P\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext ZANW BU R-Datum RA\n\n21 Rohbau 1 6'476'424 9'095'094 9'247'928.20 9'193'379.50 9'193'379.50 69.1\n211 Baumeisterarbeiten 725'599 1'075'196 1'137'621.70 1'083'316.60 1'083'316.60 8.1\n\n2110 Baumeisterarbeiten 1'137'621.70 1'083'316.60 1'083'316.60 8.1\nSchmid Bauunternehmung AG 1'038'357.90 A\n   1 Nachträge 1-6 99'263.80 NA\nBaumeister Akonto 1 / 20192473/43150/0 31 32 24.10.19 AC 79'062.60 0.6\nBaumeister Akonto 2 / 20192720 / 43605 / 0 45 46 25.11.19 AC 298'142.95 2.2\nBaumeister Akonto 3 / 20193229 / 4490 / 0 78 79 13.01.20 AC 197'207.70 1.5\nBaumeister Akonto 4 / 20200275 / 45088 / 0 105 106 03.03.20 AC 155'091.15 1.2\nBaumeister Akonto 5 / 20200463 / 45463 / 0 123 123 26.03.20 AC 258'951.35 1.9\nRegiearbeiten Baumeister  / 20201887 / 47908 / 0 222 231 08.09.20 3'316.65 RG 3'316.65 < 0.1\nSchlussrechnung Baumeisterarbeiten / 20202319 / 48723 / 0 253 260 20.10.20 1'079'999.95 SR f 91'544.20 0.7\n\n211.0 Baustelleneinrichtung 16'155 61'802\n211.1 Gerüste 69'682\n211.2 Wasserhaltung 5'385 5'385\n211.3 Baumeisteraushub 6'031 328'412\n211.4 Kanalisationen im Gebäude 66'343 71'728\n211.5 Beton- und Stahlbetonarbeiten 526'653 572'519\n211.6 Maurerarbeiten 17'579 17'579\n211.7 Kernbohrungen 6'462 6'462\n211.8 Betonschneidearbeiten 3'231 3'231\n211.9 Mulden 8'078 8'078\n\n212 Montagebau in Beton und vorfabriziertem Mauerwerk 495'528 437'058 437'057.30 437'057.35 437'057.35 3.3\n212.2 Elemente aus Beton 495'528 437'058 437'057.30 437'057.35 437'057.35 3.3\n\n2122 vorfabrizierte Elemente aus Beton 403'193.60 403'193.85 403'193.85 3.0\nFanger Kies + Beton AG 396'167.50 A\n   1 Reprofilierung / Finishieren 7'026.10 NA\nBetonelemente Akonto 1 / 201911790 65 66 31.12.19 AC 29'079.00 0.2\nBetonelemente Akonto 2 / 202010009 80 81 28.01.20 AC 29'079.00 0.2\nBetonelemente Akonto 3 / 202010122 95 96 27.02.20 AC 58'158.00 0.4\nLieferung Betonelemente Akonto 4 / 202010240 118 119 01.04.20 AC 58'158.00 0.4\nLieferung Betonelemente Akonto 5 / 202010434 124 124 30.04.20 AC 67'851.00 0.5\nLieferung und Montage Betonelemente Akonto 6 / 202010650 145 148 03.06.20 AC 48'465.00 0.4\nSchlussrechnung Lieferung und Montage Betonelemente / 202011004 170 167 02.07.20 402'719.95 SR f 111'929.95 0.8\nZusätzliche Betonkosmetik / 2020210061 265 277 13.10.20 473.90 RC 473.90 < 0.1\n\n2123 Fertiggarage in Beton 33'863.70 33'863.50 33'863.50 0.3\nPfaff Fertiggaragen AG 31'924.80 A\n   1 Mehrkosten Kranversetzung 1'938.90 NA\nFertiggarage Akonto 1 / RE-0100248 191 198 05.08.20 AC 21'283.20 0.2\nSchlussrechnung Fertiggarage / RE-0100317 284 293 13.11.20 33'863.50 SR f 12'580.30 < 0.1\n\n\n\nSeite: 4\n20.08.2021\n\nProjekt: 5040.026_B+A\nSchulraumerweiterung Erlen - Trakt 4\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung % / P\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext ZANW BU R-Datum RA\n\n214 ERNE Montagebau in Holz 5'255'297 7'512'433 7'602'599.25 7'602'599.20 7'602'599.20 57.1\n2147 Montagebau in Holz (GU-Mandat Modulbau) 2'464'208.25 2'464'208.25 2'464'208.25 18.5\nErne AG Holzbau 2'356'110.35 A\n   1 Genehmigte Nachträge 108'097.90 NA\nPhase 2 -akonto 1 GU-Modulbau / 50.1651.100 59 60 11.06.19 AC 59'235.00 0.4\nDefinitve Platzierung Modulbau Akonto 2 / 5000013792 84 85 10.02.20 AC 635'430.00 4.8\nDefinitve Platzierung Modulbau Akonto 3 / 5000014097 96 97 26.02.20 AC 689'280.00 5.2\nDefinitve Platzierung Modulbau Akonto 4 / 5000014360 119 117 03.04.20 AC 672'671.00 5.1\nDefinitve Platzierung Modulbau Akonto 5 / 5000015775 264 276 29.10.20 AC 215'400.00 1.6\nSchlussrechnung Modulbau Trakt 4 / 5000016130 334 348 09.12.20 2'464'208.25 SR f 192'192.25 1.4\n\n2148 Modulkauf + Provisorium 2018 4'379'704.00 4'379'704.00 4'379'704.00 32.9\nErne AG Holzbau 4'379'704.00 P\nGesamtbetrag Modulkauf + Provisorium 2018 / 50.1436.100A 60 61 26.06.19 4'379'704.00 SR f 4'379'704.00 32.9\n\n2149 Demontage Provisorium 2020 753'713.40 753'713.35 753'713.35 5.7\nErne AG Holzbau 753'713.40 A\nDemontage Provisorium Akonto 1 / 5000013793 83 84 10.02.20 AC 226'170.00 1.7\nDemontage Provisorium Akonto 2 / 50000114098 97 98 26.02.20 AC 376'950.00 2.8\nDemontage Provisorium Akonto 3 / 5000015776 263 275 29.10.20 AC 107'700.00 0.8\nSchlussrechnung Demontage Provisiorium / 5000016129 335 349 09.12.20 753'713.35 SR f 42'893.35 0.3\n\n9999 Direkte Zahlungen 4'973.60 D 4'973.60 4'973.60 < 0.1\nErne AG Holzbau  \\ Rechnung Glasersatz - 308.020.755 / 5000016131 328 354 09.12.20 4'973.60 RC f 4'973.60 < 0.1\n\n214.7 ERNE Montagebau in Holz (GU-Mandat Modulbau) 1'077'000 1'113'443\n214.8 ERNE Modulkauf + Provisorium 2018 4'178'297 6'393'201\n214.9 ERNE Demontage Provisorium 2020 5'789\n\n215 Montagebau als Leichtkonstruktionen 70'407 70'649.95 70'406.35 70'406.35 0.5\n215.1 Gerüste 70'407 70'649.95 70'406.35 70'406.35 0.5\n\n2151 Fassadengerüst 70'649.95 70'406.35 70'406.35 0.5\nLawil Gerüste AG 63'915.50 A\n   1 Nachtrag 1 Gerüst Vordächer 1'557.05 NA\n   2 Nachtrag 2 Gerüst DESAX 5'177.40 NA\nGerüstarbeiten Akonto 1 / 11902293 66 67 09.01.19 AC 3'159.40 < 0.1\nGerüstarbeiten Akonto 2 / 12000449 126 126 23.04.20 AC 47'592.45 0.4\nGerüstarbeiten Akonto 3 / 12000850 157 159 19.06.20 AC 11'158.40 < 0.1\nGerüstarbeiten Regierechnung RA01 / 12000851 158 160 19.06.20 1'583.80 RC 1'583.80 < 0.1\nGerüstarbeiten Akonto 4 / 12001134 192 202 29.07.20 AC 4'437.35 < 0.1\nSchlussrechnung Fassadengerüst / 12001428 237 237 15.09.20 68'822.55 SR f 2'474.95 < 0.1\n\n\n\nSeite: 5\n20.08.2021\n\nProjekt: 5040.026_B+A\nSchulraumerweiterung Erlen - Trakt 4\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung % / P\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext ZANW BU R-Datum RA\n\n22 Rohbau 2 250'618 333'263 348'467.50 327'872.00 327'872.00 2.5\n221 Fenster, Aussentüren, Tore 182'336 156'591 170'950.70 156'589.85 156'589.85 1.2\n221.2 Fenster aus Kunststoff 85'406 60'013 67'638.45 60'012.25 60'012.25 0.5\n\n2212 Fenster aus Kunststoff 67'638.45 60'012.25 60'012.25 0.5\n4B Fenster AG 67'638.45 A\nLieferung und Montage Fenster Akonto 1 / 54020129 / 59053985 125 125 30.04.20 AC 53'000.00 0.4\nSchlussrechnung Kunststofffenster / 56122647 / 59053985 199 210 24.08.20 60'012.25 SR f 7'012.25 < 0.1\n\n221.6 Aussentüren aus Metall 96'930 96'578 103'312.25 96'577.60 96'577.60 0.7\n2216 Türen und Fronten aus Metall 99'408.10 92'673.45 92'673.45 0.7\nKrähenbühl AG 91'884.60 A\n   1 Nachtrag Haupteingang EI60 4'786.30 NA\n   2 Nachtrag Blechverkleidungen 2'737.20 NA\nTüren aus Metall Akonto 1 / 2020_071 141 143 22.05.20 AC 66'117.90 0.5\nSchlussrechnung Türen aus Metall / 2020_130 333 341 15.12.20 92'673.45 SR f 26'555.55 0.2\n\n2217 Türantrieb Öffnungshilfe Eingangstüre EG 3'904.15 3'904.15 3'904.15 < 0.1\nKrähenbühl AG 3'904.15 A\nRechnung Öffnungshilfe Türe EG / 2021_029 397 425 11.05.21 3'904.15 RC f 3'904.15 < 0.1\n\n222 Spenglerarbeiten 880 879.20 879.20 879.20 < 0.1\n2220 Verlängerung Ausspeier Vordächer EG 879.20 879.20 879.20 < 0.1\nKümin Bauspenglerei AG 879.20 A\nVerlängerung Ausspeier Vordächer EG / 7029 393 420 31.03.21 879.20 RC f 879.20 < 0.1\n\n224 Bedachungsarbeiten 24'771 33'807 37'684.30 28'421.80 28'421.80 0.2\n224.1 Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer) 24'771 33'807 37'684.30 28'421.80 28'421.80 0.2\n\n2240 Flachdacharbeiten (inkl. Spengler + Blitzschutz) 29'761.60 20'499.10 20'499.10 0.2\nTecton-Atisol AG 24'085.20 A\n   1 Nachtrag fehlende Positionen 5'676.40 NA\nFlachdacharbeiten Akonto 1 / 4200385 139 138 18.05.20 AC 7'074.50 < 0.1\nFlachdacharbeiten Akonto 2 / 4200495 150 153 10.06.20 AC 5'187.90 < 0.1\nFlachdacharbeiten Schlussrechnung / 4200908 220 227 07.09.20 20'499.10 SR f 8'236.70 < 0.1\n\n2242 Flachdacharbeiten Decke über UG Turnhalle 2'584.80 2'584.80 2'584.80 < 0.1\nKümin Bauspenglerei AG 2'584.80 A\nRechnung Instandstellung Flachdach Turnhalle / 6031 319 342 04.12.20 2'584.80 RC f 2'584.80 < 0.1\n\n9999 Direkte Zahlungen 5'337.90 D 5'337.90 5'337.90 < 0.1\nDach- + Thermobau AG  \\ Reparaturen Geräteraum Turnhalle 401 429 11.08.21 2'382.95 RC 2'382.95 < 0.1\nKümin Bauspenglerei AG  \\ Flachdach+Spenglerarbeiten Garage / 6013 290 311 18.11.20 2'247.80 RC f 2'247.80 < 0.1\nTrobag  \\ Schadenanalse Wasserschaden Turnhalle 402 430 11.08.21 707.15 RC 707.15 < 0.1\n\n\n\nSeite: 6\n20.08.2021\n\nProjekt: 5040.026_B+A\nSchulraumerweiterung Erlen - Trakt 4\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung % / P\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext ZANW BU R-Datum RA\n\n225 Spezielle Dichtungen und Dämmungen 19'386 33'022 33'877.50 33'019.55 33'019.55 0.2\n225.1 Fugendichtungen 19'386 10'381 11'238.05 10'380.10 10'380.10 < 0.1\n\n2251 Fugendichtungen Aussen 4'988.45 5'030.65 5'030.65 < 0.1\nBERA-TECH GmbH 3'562.40 A\n   1 Nachtrag 1 Mehraufwand 1'426.05 NA\nFugendichtungen Betonelemente Treppenturm / 12284 197 197 04.08.20 4'765.10 RC f 4'765.10 < 0.1\nRechnung Brandschutzfugen Treppe EG bis 1.OG / 12614 346 365 17.12.20 265.55 RC f 265.55 < 0.1\n\n2252 Fugendichtungen Innen + Aussen Teil 2 6'249.60 5'349.45 5'349.45 < 0.1\nWechsler G. GmbH 6'249.60 A\nSchlussrechnung Fugendichtungen / 20.0799 288 303 24.11.20 5'349.45 SR f 5'349.45 < 0.1\n\n225.3 Spezielle Feuchtigkeitsabdichtungen 14'613 14'612.10 14'612.10 14'612.10 0.1\n2253 Abdichtungsarbeiten 14'612.10 14'612.10 14'612.10 0.1\nSchäfer Stammbach Partner AG 9'778.75 A\n   1 Nachtrag Regie 1-3 4'833.35 NA\nAbdichtungsarbeiten Akonto 1 / 5.19.220 62 63 19.12.19 AC 455.60 < 0.1\nRegiearbeiten Wasserschaden (GVL) / 5.20.131 190 196 04.08.20 2'733.80 RG 2'733.80 < 0.1\nAbdichtungsarbeiten Schlussrechnung / 5.20.135 195 203 06.08.20 11'878.30 SR f 11'422.70 < 0.1\n\n225.4 Brandschutzbekleidungen und dgl. 8'028 8'027.35 8'027.35 8'027.35 < 0.1\n2254 Brandabschottungen 7'511.85 7'511.85 7'511.85 < 0.1\nInfrasafe AG 6'790.50 A\n   1 Nachtrag Regie 721.35 NA\nSchlussrechnung Brandabschottungen / 30220 258 267 17.10.20 7'511.85 SR f 7'511.85 < 0.1\n\n9999 Direkte Zahlungen 515.50 D 515.50 515.50 < 0.1\nBERA-TECH GmbH  \\ Branschutzfugen Treppenuntersicht / 12308 196 207 14.08.20 515.50 RC 515.50 < 0.1\n\n226 Fassadenputze 23'826 24'075.15 23'825.20 23'825.20 0.2\n226.2 Verputzte Aussenwärmedämmungen 23'826 24'075.15 23'825.20 23'825.20 0.2\n\n2262 Verputzte Aussenwärmedämmung 24'075.15 23'825.20 23'825.20 0.2\nMVM AG 22'825.85 A\n   1 Nachtrag RA 1+2 fehlende Pos. 1'249.30 NA\nAussenwärmedämmung Akonto 1 / 2020090 - FB 142 144 22.05.20 AC 5'385.00 < 0.1\nAussenwärmedämmung Akonto 2 / 2020150 - FB 189 187 30.07.20 AC 16'155.00 0.1\nSchlussrechnung Aussenwärmedämmung / 2020173-FB 200 204 19.08.20 23'825.20 SR f 2'285.20 < 0.1\n\n227 Aeussere Oberflächenbehandlungen 67'548 62'570.00 67'547.65 67'547.65 0.5\n227.1 Betonlasur + Graffitischutz 67'548 62'570.00 67'547.65 67'547.65 0.5\n\n2270 Äussere Oberflächenbehandlungen (Lasur + Graffitischutz) 62'570.00 67'547.65 67'547.65 0.5\nDESAX 57'037.65 A\n   1 Nachtrag 1 (3xL, U-Treppe) 5'532.35 NA\n\n\n\nSeite: 7\n20.08.2021\n\nProjekt: 5040.026_B+A\nSchulraumerweiterung Erlen - Trakt 4\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung % / P\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext ZANW BU R-Datum RA\n\n227.1 Betonlasur Akonto 1 / 359596 163 172 26.06.20 AC 21'943.80 0.2\nBetonlasur Akonto 2 / 359751 188 193 31.07.20 AC 31'422.20 0.2\nBetonlasur Schlussrechnung / 359900 217 209 02.09.20 67'547.65 SR f 14'181.65 0.1\n\n228 Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz 24'125 17'589 18'430.65 17'588.75 17'588.75 0.1\n2283 Markise KIGA 4'207.80 4'207.80 4'207.80 < 0.1\nFuhrimann Storenbau AG 4'207.80 A\nSchlussrechnung Markise KIGA / 20-RG-057843 223 232 09.09.20 4'207.80 SR f 4'207.80 < 0.1\n\n228.2 Raffstoren 24'125 12'204 14'222.85 13'380.95 13'380.95 0.1\n2280 Rafflamellenstoren 14'222.85 13'380.95 13'380.95 0.1\nSchenker Storen AG 14'222.85 A\nAkonto 1 Schenker Storen / 760500000688 169 178 13.07.20 AC 7'700.00 < 0.1\nVerzögerung MvM Fugen nicht parat / 760000004097 226 235 11.09.20 269.25 RC 269.25 < 0.1\nSchlussrechnung Rafflamellenstoren / 760000004200 259 261 20.10.20 13'111.70 SR f 5'411.70 < 0.1\n\n228.3 Markise KIGA 5'385\n\n23 Elektroanlagen 330'558 362'589 374'163.85 370'208.65 370'208.65 2.8\n2300 Elektroinstallationen 329'924.20 329'924.30 329'924.30 2.5\nSchriber Elektro AG 255'000.00 A\n   1 Nachtrag (BrüKanäle+Leuchten) 39'088.00 NA\n   2 Nachtrag (Aussenbeleuchtung) 16'403.65 NA\n   3 Nachtrag (Anpassung HV / PVA) 7'935.95 NA\n   4 Nachtrag Regie RA01 bis RA08 8'309.15 NA\n   5 Nachtrag Notlicht Treppenturm 3'187.45 NA\nAkonto 1 Elektroinstallatione / 200143 92 93 19.02.20 AC 40'000.00 0.3\nAkonto 2 Elektroinstallationen / 200933 159 162 19.06.20 AC 40'000.00 0.3\nAkonto 3 Elektroinstallationen / 201033 164 173 26.06.20 AC 60'000.00 0.5\nAkonto 4 Elektroinstallationen / 201370 203 212 17.08.20 AC 60'000.00 0.5\nAkonto 5 Elektroinstallationen / 205121 242 253 24.09.20 AC 60'000.00 0.5\nSchlussrechnung Elektroinstallationen / 205665 318 301 01.12.20 329'924.30 SR f 69'924.30 0.5\n\n2364 Erweiterung W-Lan Sender Trakt 4 9'036.80 9'036.80 9'036.80 < 0.1\nSchriber Elektro AG 9'036.80 A\n205644 325 351 26.11.20 9'036.80 RC 9'036.80 < 0.1\n\n230 Elektroanlagen 330'558 331'805 464.30 464.30 464.30 < 0.1\n9999 Direkte Zahlungen 464.30 D 464.30 464.30 < 0.1\nSchriber Elektro AG  \\ Installation Öffnungshilfe EG / 224565 396 424 20.04.21 464.30 RC 464.30 < 0.1\n\n\n\nSeite: 8\n20.08.2021\n\nProjekt: 5040.026_B+A\nSchulraumerweiterung Erlen - Trakt 4\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung % / P\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext ZANW BU R-Datum RA\n\n231 Photovoltaikanlage 10'429 10'430.15 10'429.65 10'429.65 < 0.1\n231.4 Sicherheitsanlagen 10'429 10'430.15 10'429.65 10'429.65 < 0.1\n231.43 Notlichtanlagen 10'429 10'430.15 10'429.65 10'429.65 < 0.1\n\n2314 Notlichtanlage Erdgeschoss 10'430.15 10'429.65 10'429.65 < 0.1\nALMAT AG 3'244.80 A\n   1 Nachtrag (Erne 1.OG - 3.OG) 5'577.40 NA\n   2 Nachtrag Bestellungsänderung 1'607.95 NA\nLieferung Notleuchten und Komponenten / 25050829 165 174 29.06.20 10'429.65 SR f 10'429.65 < 0.1\n\n231.5 Photovoltaikanlage\n231.51 Photovoltaikanlage\n\n2315 Photovoltaikanlage 113'276.15 113'276.15 113'276.15 0.9\nCKW Conex AG 113'276.15 A\nAkonto 1 PV-Anlage / 200350295 198 208 26.08.20 AC 102'142.40 0.8\nSchlussrechnung PV-Anlage / 200358146 287 258 09.11.20 113'276.15 SR f 11'133.75 < 0.1\n\n9999 Direkte Zahlungen -113'276.15 D -113'276.15 -113'276.15 < 0.1\nGemeinde Emmen "Umwelt und Energiefonds"  \\ Gutschfit aus Umwelt und Energiefonds Gemeinde Emmen 386 413 24.03.21 -113'276.15 GS -113'276.15 < 0.1\n\n235 Apparate Schwachstrom 689 688.20 688.20 688.20 < 0.1\n235.5 Doppeluhr Korridor 689 688.20 688.20 688.20 < 0.1\n\n9999 Direkte Zahlungen 688.20 D 688.20 688.20 < 0.1\nG+M Elektronik AG  \\ Rechnung G+M Doppeluhr EG / 631502 / 40159 244 256 23.09.20 688.20 RC 688.20 < 0.1\n\n236 Schwachstrominstallationen 19'666 23'620.20 19'665.40 19'665.40 0.1\n236.3 Multimedia-Installationen 19'666 23'620.20 19'665.40 19'665.40 0.1\n\n2363 EDV-Komponenten ICT 23'146.85 19'192.05 19'192.05 0.1\nGemeindeverband ICT 23'146.85 A\nSchlussrechnung IT-Infrastruktur / 1000000951 371 395 19.01.21 19'192.05 SR f 19'192.05 0.1\n\n9999 Direkte Zahlungen 473.35 D 473.35 473.35 < 0.1\nKeynet AG  \\ Zusatzbestellung DECT-Telefon Trakt 4 / 003513 350 387 19.12.20 473.35 RC 473.35 < 0.1\n\n24 Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen 89'572 28'133 94'940.90 94'940.90 94'940.90 0.7\n2400 Heizungs- und Lüftungsanlage 91'093.65 91'093.65 91'093.65 0.7\nFuchs & Müller AG 84'187.35 A\n   1 Befüllung Heizung Modulbau 1'454.40 NA\n   2 Neue Nachströmung Nebenräume 2'999.10 NA\n   3 Regieanträge 1+2 2'452.80 NA\nHeizungs- und Lüftungsinstallationen Akonto 1 / 6212891 127 127 21.04.20 AC 45'000.00 0.3\nHeizungs- und Lüftungsinstallationen Akonto 2 / 6212959 143 145 27.05.20 AC 20'000.00 0.2\nHeizungs- und Lüftungsinstallationen Akonto 3 / 6213116 235 245 25.09.20 AC 10'000.00 < 0.1\nSchlussrechnung BKP 24 / 6213312 294 315 19.11.20 91'093.65 SR f 16'093.65 0.1\n\n\n\nSeite: 9\n20.08.2021\n\nProjekt: 5040.026_B+A\nSchulraumerweiterung Erlen - Trakt 4\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung % / P\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext ZANW BU R-Datum RA\n\n24\n9999 Direkte Zahlungen 3'847.25 D 3'847.25 3'847.25 < 0.1\nGGT Gut Gebäudetechnik AG  \\ Rechnung GGT Regulierung Heizung Provisorium / 195741 38 39 15.10.19 3'847.25 RC 3'847.25 < 0.1\n\n240 Heizungs- und Lüftungsanlagen 89'572 28'133\n\n25 Sanitäranlagen 106'444 122'068 146'559.50 147'329.75 147'329.75 1.1\n2500 Sanitärinstallationen 101'059.70 101'648.00 101'648.00 0.8\nWieland AG 101'059.70 A\nPrvisorium Wasser montieren und Inbetrieb nehmen / 2020.0402 / 1056.00 117 118 01.04.20 479.75 RC 479.75 < 0.1\nSanitärinstallationen Akonto 1 / 2020.0710 / 1455.00 144 147 03.06.20 AC 20'000.00 0.2\nSanitärinstallationen Akonto 2 / 2020.0860/1455.00 161 164 30.06.20 AC 30'000.00 0.2\nAkonto 3 Sanitärinstallationen / 2020.1030 187 191 31.07.20 AC 18'000.00 0.1\nSpezialbeplankung Nasszellen RA01 / 2020.1007 185 189 03.08.20 1'935.95 RG 1'935.95 < 0.1\nVersetzen Wasserprovisorium RA03 / 2020.0992 186 190 03.08.20 479.35 RG 479.35 < 0.1\nVersetzen Wasserprovisorium RA05 / 2020.1162 / 1963.00 204 213 24.08.20 175.80 RG 175.80 < 0.1\nAkonto 4 Sanitärinstallationen  / 2020.1383 246 254 30.09.20 AC 15'000.05 0.1\nAnschluss Kaffeemaschine Lehrerzimmer / 220.1398 250 264 07.10.20 555.50 RG 555.50 < 0.1\nRechnung defekte Wasserzuleitung / 2020.1443 266 278 12.10.20 271.20 RC 271.20 < 0.1\nRechnung Versetzen Bauwasserprovisorium / 2020.1442 267 279 12.10.20 101.45 RC 101.45 < 0.1\nNeuer Küchenmischer Küche Lehrerzimmer / 2020.1636 274 288 05.11.20 714.05 RC 714.05 < 0.1\nGutschrift / Änderungen Werkvertrag / 2020.1657 310 332 30.11.20 -6'803.30 GS -6'803.30 < 0.1\nSchlussrechnung Sanitärinstallationen / 2020.1634 322 333 30.11.20 101'059.70 SR f 18'059.65 0.1\nSanitärinstallationen Garge / Hauptverteilung / 2020.1980 354 376 21.12.20 2'334.20 RC 2'334.20 < 0.1\nVersetzen Bodenablauf durch Sanitär / 2020.1101/1887.00 384 409 18.03.21 344.35 RC 344.35 < 0.1\n\n9999 Direkte Zahlungen 2'067.00 D 2'067.00 2'067.00 < 0.1\nZemp Sanitär AG  \\ Bauprovisorium Wasser Wassserversorgung / 192370 366 390 28.01.21 1'371.60 RC f 1'371.60 < 0.1\n\n250 Sanitäranlagen 106'444 104'180\n257 Elektro- und Pneumatiktafeln 814\n257.2 Feuerlöschposten 814\n\n258 Kücheneinrichtungen 17'074 44'128.20 44'310.15 44'310.15 0.3\n2580 Küche Tagessstruktur 32'388.80 32'570.80 32'570.80 0.2\nf&f küchen ag 28'408.80 A\n   1 Waschturm 3.OG 3'980.00 NA\nAkonto 1 Küche Tagesstruktur / 63343_1 211 214 26.08.20 AC 9'716.65 < 0.1\nAkonto 2 Küche Tagesstruktur / 63343_2 219 229 04.09.20 AC 9'716.65 < 0.1\nSchlussrechnung Küche Tagesstruktur+Waschturm / 63343 3 268 273 29.10.20 32'570.80 SR f 13'137.50 < 0.1\n\n2582 Küche Lehrerzimmer 3'777.60 3'777.55 3'777.55 < 0.1\nFust AG Dipl. Ing. 3'777.60 A\n\n\n\nSeite: 10\n20.08.2021\n\nProjekt: 5040.026_B+A\nSchulraumerweiterung Erlen - Trakt 4\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung % / P\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext ZANW BU R-Datum RA\n\n258 Rechnung Küche Leherzimmer FUST / 5000998371 320 343 07.12.20 3'777.55 RC f 3'777.55 < 0.1\n\n2583 Küche Lehrerzimmer 7'266.40 7'266.40 7'266.40 < 0.1\nHagmann AG 7'266.40 A\nRechnung Küche Lehrerzimmer HAGMANN 321 344 07.12.20 7'266.40 RC 7'266.40 < 0.1\n\n9999 Direkte Zahlungen 695.40 D 695.40 695.40 < 0.1\nMiele AG  \\ Salz und Bessteckkorb Tagesstruktur / 2201944219 297 317 13.11.20 141.75 RC 141.75 < 0.1\nMiele AG  \\ Perfect-Clean+Universalbelch Tagesstruktur / 2201962182 298 318 13.11.20 187.00 RC 187.00 < 0.1\nMiele AG  \\ ProCare Shine Tagesstruktur / 2201945258 299 319 13.11.20 129.25 RC 129.25 < 0.1\nMiele AG  \\ zusätzlicher Unterkorb GS Tagesstruktur / 2201960575 308 330 24.11.20 139.40 RC 139.40 < 0.1\nMiele AG  \\ zusätzliches Unviversalblech BO Tagesstruktur / 2201964091 309 331 26.11.20 98.00 RC f 98.00 < 0.1\n\n26 Transportanlagen 64'620 57'022 57'021.95 57'022.00 57'022.00 0.4\n261 Aufzüge 64'620 57'022 57'021.95 57'022.00 57'022.00 0.4\n\n2610 Aufzugsanlage 48'898.50 48'898.55 48'898.55 0.4\nAS Aufzüge AG 45'236.70 A\n   1 Schwellenheizung 3'661.80 NA\n1. Anzahlung 30% bei Bestellung der Aufzugsanlage / 11312893 64 65 23.12.19 AC 13'571.00 0.1\n2. Anzahlung 30% Versandbereit / 217090153 131 137 14.05.20 AC 14'669.55 0.1\n3. Anzahlung 30% Installation Ende / 11312893 148 151 04.06.20 AC 14'669.55 0.1\nSchlussrechnung Auzugsanlage / 317072134 201 201 06.08.20 48'898.55 SR f 5'988.45 < 0.1\n\n9999 Direkte Zahlungen 8'123.45 D 8'123.45 8'123.45 < 0.1\nAS Aufzüge AG  \\ Reinigung, Teilersatz und Justierung Lift nach Wasserschaden / 317072326 218 228 01.09.20 5'023.45 RC 5'023.45 < 0.1\nKONE (Schweiz) AG  \\ Schlussrechnung Aufzug Provisorium 2018 (ERNE) / 361008717 32 33 15.05.19 3'100.00 RC 3'100.00 < 0.1\n\n27 Ausbau 1 646'038 876'753 596'182.25 590'950.05 590'950.05 4.4\n271 Gipserarbeiten 150'780 123'924 97'506.30 97'000.00 97'000.00 0.7\n271.0 Verputzarbeiten (innere) 21'540 -13'124\n271.1 Trockenbauarbeiten 129'240 137'048 97'506.30 97'000.00 97'000.00 0.7\n\n2710 Gipserarbeiten (Trockenbau) 97'506.30 97'000.00 97'000.00 0.7\nHalter & Colledani AG 77'892.80 A\n   1 Ausgleichsputz Betonwände Q3 10'972.15 NA\n   2 Zusatz Sanitärvorwände+Decken 8'641.35 NA\nAkonto 1 Gipserarbeiten / 200179 129 129 11.05.20 AC 20'000.00 0.2\nAkonto 2 Gipserarbeiten / 200297 154 161 19.06.20 AC 15'000.05 0.1\nAkonto 3 Gipserarbeiten / 200310 166 175 08.07.20 AC 15'000.05 0.1\nAkonto 4 Gipserarbeiten / 200354 183 185 21.07.20 AC 15'000.05 0.1\nAkonto 5 Gipserarbeiten / 200382 184 192 04.08.20 AC 10'000.00 < 0.1\nAkonto 6 Gipserarbeiten / 200427 215 225 31.08.20 AC 10'000.00 < 0.1\nSchlussrechnung Gipserarbeiten / 200512 249 252 13.10.20 97'000.00 SR f 11'999.85 < 0.1\n\n\n\nSeite: 11\n20.08.2021\n\nProjekt: 5040.026_B+A\nSchulraumerweiterung Erlen - Trakt 4\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung % / P\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext ZANW BU R-Datum RA\n\n272 Metallbauarbeiten 193'860 426'967 295'990.50 291'264.60 291'264.60 2.2\n2722 Allgemeine Metallbauarbeiten 162'337.05 156'916.55 156'916.55 1.2\nHelfenstein Metallbau AG 162'337.05 A\nAkonto 1 Metallbauarbeiten / 220184 182 195 04.08.20 AC 53'850.00 0.4\nAkonto 2 Metallbauarbeiten / 220184 252 266 12.10.20 AC 53'850.00 0.4\nAkonto 3 Metallbauarbeiten / 220184 349 370 30.12.20 AC 27'787.10 0.2\nSchlussrechnung Metallbauarbeiten / 220184 391 417 06.04.21 156'916.55 SR f 21'429.45 0.2\n\n272.1 Metallbaufertigteile 120'335 119'822.65 120'334.90 120'334.90 0.9\n2721 Metallbaufertigteile Veloständer 119'822.65 120'334.90 120'334.90 0.9\nAlteag Metallbausysteme AG 119'822.65 A\nAkonto 1 Veloständer Metallbauarbeiten / 00024543 225 234 09.09.20 AC 40'000.00 0.3\nAkonto 2 Veloständer Metallbauarbeiten  / 00025200 272 282 28.10.20 AC 40'000.00 0.3\nSchlussrechnung Veloständer / 00024543 278 285 04.11.20 119'822.65 SR f 39'822.65 0.3\nRechnung zusätzliches Anpassen Velorechen / 00025258 337 358 16.12.20 512.25 RC 512.25 < 0.1\n\n272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten 193'860 306'632 13'830.80 14'013.15 14'013.15 0.1\n2723 Geländer Rampe + Handläufe Treppenhaus 13'830.80 14'013.15 14'013.15 0.1\nKempf Metallbau GmbH 9'352.25 A\n   1 Ausholzung für Handlaufmontage 4'478.55 NA\nRechnung Geländer+Handläufe / R20-21-223 398 426 17.05.21 14'013.15 RC 14'013.15 0.1\n\n273 Schreinerarbeiten 253'095 300'086 179'978.45 179'978.45 179'978.45 1.4\n273.0 Innentüren aus Holz 48'465 -10'324 29'741.50 29'741.50 29'741.50 0.2\n\n2730 Innentüren aus Holz 29'393.65 29'741.50 29'741.50 0.2\nBaumgartner Schreinerei AG 28'039.90 A\n   1 Nachtrag Muster+Planetdichtung 1'353.75 NA\nSchlussrechnung Innentüren aus Holz / 20.8952 311 297 18.11.20 29'393.65 SR f 29'393.65 0.2\nAuswechslung Türdrücker Leherzimmer / 21.9153 390 416 30.03.21 347.85 RC 347.85 < 0.1\n\n2734 Auswechslung Türdrücker 347.85\nBaumgartner Schreinerei AG 347.85 A\n\n273.1 Wandschränke, Gestelle und dgl. 193'860 303'437 145'419.50 145'419.50 145'419.50 1.1\n2731 Schränke, Gestelle und dgl. 145'419.50 145'419.50 145'419.50 1.1\nEggstein Holz AG 144'867.65 A\n   1 Regiearbeiten 551.85 NA\nAkonto 1: 30% nach Korrex / 73889 153 156 19.06.20 AC 38'772.00 0.3\nAkonto 2: 30% bei Lieferung / 73918 172 180 15.07.20 AC 38'772.00 0.3\nAkonto 3 Schreinerarbeiten / 73988 233 243 29.09.20 AC 19'386.00 0.1\nSchlussrechnung Schreinerarbeiten / 74023 279 286 05.11.20 145'419.50 SR f 48'489.50 0.4\n\n273.3 Trennwände WC-Anlagen 10'770 6'973 4'817.45 4'817.45 4'817.45 < 0.1\n\n\n\nSeite: 12\n20.08.2021\n\nProjekt: 5040.026_B+A\nSchulraumerweiterung Erlen - Trakt 4\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung % / P\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext ZANW BU R-Datum RA\n\n273.3 2733 Wc-Trennwände 4'817.45 4'817.45 4'817.45 < 0.1\n3S Partner AG 4'817.45 A\nSchlussrechnung WC-Trennwände / 0024311 293 290 25.11.20 4'817.45 SR f 4'817.45 < 0.1\n\n275 Schliessanlagen 29'079 22'707 22'707.00 22'707.00 22'707.00 0.2\n2750 Schliessanlage 22'707.00 22'707.00 22'707.00 0.2\nRösch Sicherheitstechnik 17'756.90 A\n   1 Nachtrag 4'950.10 NA\nAkonto 1 Schliessanlage / RE-2020-02097 305 327 19.11.20 AC 16'155.00 0.1\nSchlussrechnung Schliessanlage / RE-2021-00219 369 394 04.02.21 22'707.00 SR f 6'552.00 < 0.1\n\n277 Elementwände 19'224 3'069\n277.2 Feststehende Elementwände 19'224 3'069\n\n28 Ausbau 2 356'164 317'675 359'399.40 345'413.95 345'413.95 2.6\n281 Bodenbeläge 149'971 163'676 190'694.85 177'191.00 177'191.00 1.3\n281.0 Unterlagsboden + Hartbetonbeläge 48'573 54'525 60'689.40 55'062.80 55'062.80 0.4\n\n2810 Unterlagsboden 60'689.40 55'062.80 55'062.80 0.4\nSusag AG 60'689.40 A\nUnterlagsboden Aktonto 1 / 20050018 132 139 18.05.20 AC 40'200.00 0.3\nSchlussrechnung U-Boden und Hartbetonbeläge / 20100028 261 272 30.10.20 55'062.80 SR f 14'862.80 0.1\n\n281.1 Bodenbeläge: Hartsteinholz 20'623 14'760 16'533.75 14'814.10 14'814.10 0.1\n2811 Bodenbeläge Hartsteinholz 16'533.75 14'814.10 14'814.10 0.1\nEuböolithwerke AG Olten 16'533.75 A\nAkonto 1 Euböolithböden / 20200151_1 236 246 28.09.20 AC 10'134.20 < 0.1\nSchlussrechnung Werkraumböden / 20200151 257 262 05.10.20 14'814.10 SR f 4'679.90 < 0.1\n\n281.2 Bodenbeläge: Linoleum 80'775 12'153 25'076.30 25'076.30 25'076.30 0.2\n2812 Bodenbeläge Linoleum 25'076.30 25'076.30 25'076.30 0.2\nTeppich Küng Emmen 21'646.95 A\n   1 Regiearbeiten+Sockelleisten 3'429.35 NA\nAkonto 1 Bodenbeläge aus Linoleum / 4542-20/09 221 230 05.09.20 AC 9'000.00 < 0.1\nAkonto 2 Linoleum / 4549-20/09 234 244 28.09.20 AC 9'000.00 < 0.1\nSchlussrechnung Linoleumbeläge / 4558-20/11 292 296 19.11.20 25'076.30 SR f 7'076.30 < 0.1\n\n281.6 Bodenbeläge: Plattenarbeiten 43'974 50'131.50 43'973.95 43'973.95 0.3\n2816 Bodenbeläge Plattenarbeiten 50'131.50 43'973.95 43'973.95 0.3\nFelber Keramik GmbH 50'131.50 A\nAkonto 1 Plattenarbeiten / 7418 227 236 15.09.20 AC 30'000.00 0.2\nSchlussrechnung Plattenarbeiten / 7478 329 334 09.12.20 43'973.95 SR f 13'973.95 0.1\n\n281.9 Versiegelung Linoleum Modulbau 38'264 38'263.90 38'263.85 38'263.85 0.3\n\n\n\nSeite: 13\n20.08.2021\n\nProjekt: 5040.026_B+A\nSchulraumerweiterung Erlen - Trakt 4\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung % / P\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext ZANW BU R-Datum RA\n\n281.9 2819 Versiegelung Linoleum Modulbau 38'263.90 38'263.85 38'263.85 0.3\nQualiClean GmbH 33'231.60 A\n   2 Etappe 3, Treppenhaus 5'032.30 NA\nAkonto 1 PU-Versiegelung Etappe 1 / QC1463 338 356 30.11.20 AC 33'231.60 0.3\nSchlussrechnung Bodenversiegelung / QC 1544 372 396 05.03.21 38'263.85 SR f 5'032.25 < 0.1\n\n282 Wandbeläge, Wandbekleidungen 26'925 32'837 35'813.90 37'144.90 37'144.90 0.3\n282.1 Tapezierarbeiten 26'925 32'837 35'813.90 37'144.90 37'144.90 0.3\n\n2821 Maler- und Tapezierarbeiten (Innen+Aussen) 35'813.90 37'144.90 37'144.90 0.3\nCamenzind & Partner AG 32'331.20 A\n   1 Regiearbeiten RA01-RA04 3'482.70 NA\nAkonto 1 Maler- und Tapezierarbeiten / 7244 212 221 12.08.20 AC 9'851.85 < 0.1\nAkonto 2 Maler- und Tapezierarbeiten / 7323 251 265 10.10.20 AC 13'792.60 0.1\nSchlussrechnung Malerarbeiten / 7384 307 302 22.11.20 35'813.90 SR f 12'169.45 < 0.1\nRechnung Nachtrag 1 - Malerarbeiten Garage / 7561 394 421 13.04.21 1'331.00 RC 1'331.00 < 0.1\n\n283 Deckenbekleidungen 136'188 80'784 89'282.90 87'470.30 87'470.30 0.7\n283.2 Deckenbekleidungen aus Gips 6'948 -860\n283.4 Deckenbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen 129'240 81'644 89'282.90 87'470.30 87'470.30 0.7\n\n2834 Deckenbekleidungen aus Holzwerkstoffen 89'282.90 87'470.30 87'470.30 0.7\nInfrasafe AG 89'282.90 A\nAkonto 1 Deckenbekleidungen / 30103 181 188 28.07.20 AC 46'545.80 0.4\nAkonto 2 Deckenbekleidungen / 30180 228 238 18.09.20 AC 28'858.40 0.2\nSchlussrechnung Deckenbekleidungen aus Holzwerkstoffplatten / 30267 262 274 30.10.20 87'470.30 SR f 12'066.10 < 0.1\n\n286 Bauaustrocknung 5'556 5'555.15 5'555.15 5'555.15 < 0.1\n9999 Direkte Zahlungen 5'555.15 D 5'555.15 5'555.15 < 0.1\nHOLAG  \\ Trocknung U-Boden nach Unwetter / 220397 214 224 28.08.20 5'555.15 RC 5'555.15 < 0.1\n\n287 Baureinigung 43'080 34'822 38'052.60 38'052.60 38'052.60 0.3\n2870 Baureinigung Etappe 1 5'277.30 5'277.30 5'277.30 < 0.1\nBGS - Service 5'277.30 A\nBaureinigung 1.OG vorgezogene Klassenzimmer / 202080012 180 200 04.08.20 5'277.30 RC f 5'277.30 < 0.1\n\n2871 Baureinigung Etappe 2 32'310.00 32'310.00 32'310.00 0.2\nBGS - Service 32'310.00 A\nAkonto 1 Etappe 2 / 2020110001 276 291 08.11.20 AC 29'079.00 0.2\nSchlussrechnung Baureinigung Trakt 4 / 2020120005 313 336 01.12.20 32'310.00 SR f 3'231.00 < 0.1\n\n9999 Direkte Zahlungen 465.30 D 465.30 465.30 < 0.1\nLötscher Logistik AG  \\ Muldenservice Provisorium 2019 / 504996 61 62 17.12.19 179.45 RC 179.45 < 0.1\nLötscher Logistik AG  \\ Entsorgung Altholz von Baustelle ERNE / SCHULE / 506462 93 94 17.02.20 43.10 RC 43.10 < 0.1\nLötscher Logistik AG  \\ Bausperrgut entsorgen / 511253 216 226 11.08.20 242.75 RC 242.75 < 0.1\n\n\n\nSeite: 14\n20.08.2021\n\nProjekt: 5040.026_B+A\nSchulraumerweiterung Erlen - Trakt 4\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung % / P\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext ZANW BU R-Datum RA\n\n29 Honorare 611'779 673'463 715'649.10 700'928.75 700'928.75 5.3\n291 Architekt 413'568 703'954 453'686.25 467'552.65 467'552.65 3.5\n\n2910 Honorar Architekt 453'686.25 467'552.65 467'552.65 3.5\nBucher Architekten AG 393'105.00 A\n   1 Honorar Velounterstände 14'808.75 NA\n   2 Nachtrag Honorar 45'772.50 NA\nPhase 2 Akonto 1 Honorar Architekt / 1605.4 | R| 1 1 1 20.06.19 AC 37'695.00 0.3\nPhase 2 Akonto 2 Honorar Architekt / 1605.4 | R| 2 2 2 20.06.19 AC 21'540.00 0.2\nPhase 2 Akonto 3  Honorar Architekt  / 1605.4 | R | 3 9 9 16.07.19 AC 21'540.00 0.2\nPhase 2 Akonto 4 Honorar Architekt / 1605.4 | R | 4 16 16 27.08.19 AC 21'540.00 0.2\nPhase 2 Akonto 5  Honorar Architekt / 1605.4 | R | 5 20 20 20.09.19 AC 21'540.00 0.2\nPhase 2 Akonto 6  Honorar Architekt  / 1605.4 | R | 6 29 30 17.10.19 AC 21'540.00 0.2\nPhase 2 Akonto 7 Honorar Architekt / 1605.4 | R | 7 42 44 15.11.19 AC 21'540.00 0.2\nPhase 2 Akonto 8 Honorar Architekt / 1605.4 | R | 8 56 57 19.12.19 AC 21'540.00 0.2\nPhase 2 Akonto 9 Honorar Architekt / 1605.4 | R | 9 75 76 17.01.20 AC 21'540.00 0.2\nPhase 2 Akonto 10 / 1605.4 | R | 10 89 90 18.02.20 AC 21'540.00 0.2\nPhase 2 Akonto 11 / 1605.4 | R | 11 108 107 17.03.20 AC 21'540.00 0.2\nPhase 2 Akonto 12 Velounterstände / 1605.4 | R | 12 109 110 18.03.20 AC 5'385.00 < 0.1\nPhase 2 Akonto 13 / 1605.4 | R | 13 121 121 20.04.20 AC 21'540.00 0.2\nPhase 2 Akonto 14 / 1605.4 | R | 14 137 133 20.05.20 AC 21'540.00 0.2\nPhase 2 Akonto 15 / 1605.4 | R | 15 138 141 20.05.20 AC 5'385.00 < 0.1\nPhase 2 Akonto 16 / 1605.4 | R | 16 155 157 19.06.20 AC 21'540.00 0.2\nPhase 2 Akonto 17 / 1605.4 | R | 17 173 181 17.07.20 AC 16'155.00 0.1\nPhase 2 Akonto 18 / 1605.4 | R | 18 209 219 01.09.20 AC 21'540.00 0.2\nPhase 2 Akonto 19 / 1605.4 | R | 19 231 241 18.09.20 AC 19'386.00 0.1\nPhase 2 Akonto 20 / 1605.4 | R | 20 255 269 23.10.20 AC 21'540.00 0.2\nZusatzleistungen und nicht inbegriffende Leistungen Architekt / 1605 | R | 71 360 383 21.01.21 13'866.40 RC 13'866.40 0.1\nSchlussrechnung Honorar Architekt / 1605.4 | R | 21 361 384 21.01.21 453'686.25 SR f 46'580.25 0.4\n\n292 Bauingenieur 48'465 49'420 67'207.05 61'474.75 61'474.75 0.5\n2920 Honorar Bauingenieur 67'207.05 61'474.75 61'474.75 0.5\nEmch + Berger WSB AG 60'519.85 A\n   1 Mehraufwendungen Planung 6'687.20 NA\nPhase 2 Akonto 1 / 19.4260 18 18 16.09.19 AC 11'454.95 < 0.1\nPhase 2 Akonto 2 / 19.4261 19 19 16.09.19 AC 5'580.95 < 0.1\nPhase 2 Akonto 3 / 19.4385 48 49 29.11.19 38'657.75 AC 21'621.85 0.2\nPhase 2 Zusatzleistung Baupiste / 19.4387 49 50 29.11.19 1'978.35 RC 1'978.35 < 0.1\nZusatzleistung - Holzbau / Architekt / 20.4078 79 80 29.01.20 6'687.20 RC 6'687.20 < 0.1\nHonorar Ingenieur Phase 3 / 19.4135 304 326 17.05.20 7'539.00 RC f 7'539.00 < 0.1\nZusatzleistung Kanalisations- und Werkleitungen / 20.4431 239 249 02.10.20 1'935.90 RC 1'935.90 < 0.1\nPhase 2 Schlussrechnung / 20.4429 240 250 02.10.20 3'088.85 RC 3'088.85 < 0.1\nIngenieurarbeiten Garage und Fundamente Veloständer / 20.4432 260 271 05.10.20 1'587.70 RC 1'587.70 < 0.1\n\n\n\nSeite: 15\n20.08.2021\n\nProjekt: 5040.026_B+A\nSchulraumerweiterung Erlen - Trakt 4\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung % / P\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext ZANW BU R-Datum RA\n\n293 Elektroingenieur 38'546 38'547 38'546.05 38'546.05 38'546.05 0.3\n2930 Honorar Elektroingenieur 38'546.05 38'546.05 38'546.05 0.3\nJules Häfliger AG 25'622.05 A\n   1 Honorar PV-Anlage 12'924.00 NA\nPhase 2 Akonto 1 Elektroingenieur / 118400106158 14 14 03.07.19 AC 5'385.00 < 0.1\nPhase 2 Akonto 2 Elektroingenieur / 118400107202 23 23 28.08.19 AC 5'385.00 < 0.1\nAkonto 1 Nachtrag Elektroplanung PV-Anlage / 118400209244 58 59 02.10.19 AC 5'815.80 < 0.1\nPhase 2 Akonto 3 Honorar Elektroingenieur / 118400110284 39 40 07.11.19 AC 4'308.00 < 0.1\nAkonto 2 Nachtrag Elektroplanung PV-Anlage / 118400202397 98 99 02.03.20 AC 3'769.50 < 0.1\nPhase 2 Akonto 3 Honorar Elektroingenieur  / 118400102396 99 100 02.03.20 AC 4'308.00 < 0.1\nPhase 2 Akonto 5 Honorar Elektroingenieur / 118400107575 179 184 23.07.20 AC 4'308.00 < 0.1\nSchlussrechnung Honorar Elektroingenieur / 118400111677 317 340 25.11.20 38'546.05 SR f 1'928.05 < 0.1\nSchlussrechnung Nachtrag PVA / 118400211678 316 339 26.11.20 AC 3'338.70 < 0.1\n\n294 HLKK-Ingenieur 12'924 13'358 13'136.05 13'570.20 13'570.20 0.1\n2940 Honorar HLKK-Ingenieur 13'136.05 13'570.20 13'570.20 0.1\nJosef Ottiger Partner AG 13'136.05 A\nHonorar Heizung+Lüftungsplaner Akonto 1 / 19/251 12 12 15.07.19 AC 8'185.20 < 0.1\nHonorar Heizung+Lüftungsplaner Akonto 2 / 19/444 37 38 16.10.19 13'570.20 AC 5'385.00 < 0.1\n\n295 Sanitäringenieur 13'408 16'637 19'810.25 16'636.90 16'636.90 0.1\n2950 Honorar Sanitäringenieur 19'810.25 16'636.90 16'636.90 0.1\nJosef Ottiger Partner AG 13'367.65 A\n   1 Honorar Werkleitungsplanung 6'442.60 NA\nHonorar Sanitärplaner Kanalisation 1 / 19/252 13 13 15.07.19 AC 4'703.80 < 0.1\nHonorar Sanitärplaner Kanalisation 2 / 20/001 74 75 08.01.20 AC 4'485.70 < 0.1\nSchlussrechnung HLS Ingenieur / 21/016 359 382 21.01.21 16'636.90 SR f 7'447.40 < 0.1\n\n296 Spezialisten 84'868 103'565 123'263.45 103'148.20 103'148.20 0.8\n2960 Honorar Geometer 1'830.90 1'830.90 1'830.90 < 0.1\nEmch + Berger WSB AG 1'830.90 KD\nSchlussrechnung Honorar Geometer / 19.4386 47 48 29.11.19 1'830.90 SR f 1'830.90 < 0.1\n\n9999 Direkte Zahlungen 4'051.45 D 4'051.45 4'051.45 < 0.1\nStadt Luzern  \\ GIS-Datenbestellung JOP / 10010678 24 24 09.07.19 161.55 RC 161.55 < 0.1\n\n296.0 Geometer 6'247 5'879 3'889.90 3'889.90 3'889.90 < 0.1\n9999 Direkte Zahlungen 3'889.90 D 3'889.90 3'889.90 < 0.1\nEmch + Berger WSB AG  \\ Rechnung Nachführungsgeometer / 21.3018 363 388 19.01.21 3'574.90 RC f 3'574.90 < 0.1\nvtm-vermessungen  \\ Vermessungsarbeiten Retentionsbecken / A vtm-216 114 114 09.04.20 315.00 RC f 315.00 < 0.1\n\n296.3 Bauphysiker+Akustiker 8'616 8'761 7'808.25 8'760.85 8'760.85 < 0.1\n\n\n\nSeite: 16\n20.08.2021\n\nProjekt: 5040.026_B+A\nSchulraumerweiterung Erlen - Trakt 4\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung % / P\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext ZANW BU R-Datum RA\n\n296.3 2963 Honorar Bauphysiker 7'808.25 8'760.85 8'760.85 < 0.1\nbrücker+ernst gmbh 7'808.25 A\nPhase 2 Akonto 1 Bauphysiker / 10325 21 170 20.09.19 AC 5'492.70 < 0.1\nPhase 2 Schlussrechnung Bauphysiker / 10440 107 171 20.09.19 8'760.85 SR f 3'268.15 < 0.1\n\n296.5 Landschaftsarchitekt 70'005 88'925 109'572.85 88'505.00 88'505.00 0.7\n2965 Honorar Landschaftsarchitekt 109'572.85 88'505.00 88'505.00 0.7\nfreiraumarchitektur gmbh 82'575.00 A\n   1 Honorar Retentionsbecken 6'302.60 NA\n   2 Honorar Umgebung SEK 20'695.25 NA\nPhase 2 Akonto 1 Landschaftsarchitekt Trakt 4 / RE-20-2533 88 89 13.02.20 AC 20'463.00 0.2\nHonorar Landschaftsarchitekt Retentionsbecken / RE-20-2560 113 113 13.04.20 5'936.80 RC 5'936.80 < 0.1\nPhase 2 Akonto 2 Landschaftsarchitekt Trakt 4 / RE-20-2671 205 215 26.08.20 AC 15'347.25 0.1\nPhase 2 Akonto 3 Landschaftsarchitekt Umgebung SEK / RE-20-2673 206 216 26.08.20 AC 10'231.50 < 0.1\nPhase 2 Akonto 4  Landschaftsarchitekt / RE-20-2749 283 295 12.11.20 AC 15'347.25 0.1\nPhase 2 Akonto 5  Landschaftsarchitekt  / RE-20-2811 342 366 22.12.20 72'104.05 AC 10'715.05 < 0.1\nPhase 2 Schlussrechnung  Landschaftsarchitekt  / RE-20-2813 343 367 22.12.20 10'464.15 RC f 10'464.15 < 0.1\n\n299 Uebriges -252'018\n\n4 Umgebung 963'291 828'176 901'088.05 828'177.00 828'177.00 6.2\n40 Terraingestaltung -500'668\n400 Uebergangsposition -500'668\n\n41 Roh- und Ausbauarbeiten 134'444 142'721.00 134'443.35 134'443.35 1.0\n411 Baumeisterarbeiten 134'444 142'721.00 134'443.35 134'443.35 1.0\n\n4110 Baumeisterarbeiten Fundamente Velo+Garage, Belagsergänzungen 142'721.00 134'443.35 134'443.35 1.0\nAmrein Bau AG 89'296.55 A\n   1 Nachtrag Abführung Aushub 40'673.05 NA\n   2 Nachtrag Stützmauer Rampe 6'692.70 NA\n   3 Regiearbeiten RA01-08 6'058.70 NA\nSchlussrechnung Baumeisterarbeiten Velo+Garage / 21-0014 348 360 13.01.20 134'443.35 SR f 22'873.80 0.2\nAkonto 1 Baumeisterarbeiten Velo+Garage  / 20-0824 254 268 20.10.20 AC 30'794.55 0.2\nAkonto 2 Baumeisterarbeiten Velo+Garage / 20-0824 270 281 26.10.20 AC 80'775.00 0.6\n\n42 Gartenanlagen 963'291 1'161'701 723'521.80 661'035.60 661'035.60 5.0\n421 Gärtnerarbeiten 963'291 1'161'701 723'521.80 661'035.60 661'035.60 5.0\n\n4210 Umgebungsarbeiten Trakt 4 410'440.85 364'359.30 364'359.30 2.7\nPflugshaupt Gärtner AG 373'063.25 A\n   1 Nachtrag Spielgeräte 28'813.85 NA\n   2 Nachtrag Abführung Aushub 8'563.75 NA\nAkonto 1 Gärtnerarbeiten Trakt 4 / 145984 229 239 25.09.20 AC 69'563.15 0.5\nAkonto 2 Gärtnerarbeiten Trakt 4 / 146333 230 240 25.09.20 AC 22'097.55 0.2\n\n\n\nSeite: 17\n20.08.2021\n\nProjekt: 5040.026_B+A\nSchulraumerweiterung Erlen - Trakt 4\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung % / P\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext ZANW BU R-Datum RA\n\n421 Akonto 3 Gärtnerarbeiten Trakt 4 / 146711 281 292 26.10.20 AC 96'216.90 0.7\nAkonto 4 Gärtnerarbeiten Trakt 4  / 146894 296 316 06.11.20 AC 102'895.35 0.8\nSchlussrechnung Gärtnrarbeiten Trakt 4 / Rech-840-4 370 392 19.01.21 364'359.30 SR f 73'586.35 0.6\n\n4211 Umgebungsarbeiten Sekundartrakt 156'805.40 157'139.60 157'139.60 1.2\nEgli Gartenbau AG Sursee 156'805.40 A\nGärtnerarbeiten SEK Aktonto 1 / 202617 291 312 30.10.20 AC 50'000.00 0.4\nGärtnerarbeiten SEK Aktonto 2 / 202696 291 313 30.10.20 AC 30'000.00 0.2\nGärtnerarbeiten SEK Akonto 3 / 203034 323 345 27.11.20 AC 30'000.00 0.2\nGärtnerarbeiten SEK Akonto 4 / 203354 351 372 18.12.20 AC 30'000.00 0.2\nSchlussrechnung Gärtnerarbeiten Sekundartrakt / 204142 387 410 24.03.21 157'139.60 SR f 17'139.60 0.1\n\n4212 Parkplatzerweiterung 94'337.50 84'135.15 84'135.15 0.6\nPflugshaupt Gärtner AG 94'337.50 A\nAkonto 1 Parkplatzerweiterung / 146399 243 255 25.09.20 AC 33'718.80 0.3\nSchlussrechnung Parkplatzerweiterung / 146710 347 359 24.12.20 84'135.15 SR f 50'416.35 0.4\n\n4213 Plattenbelag Veloständer 38'181.10 33'124.25 33'124.25 0.2\nEgli Gartenbau AG Sursee 38'181.10 A\nSchlussrechnung Plattenarbeiten Veloständer / 203010 332 329 04.12.20 33'124.25 SR f 33'124.25 0.2\n\n4214 Anpassung Retentionsbecken 9'170.05 7'690.40 7'690.40 < 0.1\nPflugshaupt Gärtner AG 9'170.05 A\nGärtnerarbeiten Retentionsbecken Akonto 1 / 142836 100 101 28.02.20 AC 7'000.00 < 0.1\nSchlussrechnung Anpassung Retentionsbecken / 144752 130 132 12.05.20 7'690.40 SR f 690.40 < 0.1\n\n4215 Kanalspülung Trakt 4 4'962.30 4'962.30 4'962.30 < 0.1\nISS Kanal Services AG 4'962.30 A\nRechnung Kanalspülung Trakt 4 / 519843 330 355 11.12.20 4'962.30 RC f 4'962.30 < 0.1\n\n4216 Umgebung SEK Sitzfläche Granitblöcke 5'421.80 5'421.80 5'421.80 < 0.1\nFrei Roman 5'421.80 A\nMontage Sitzlatten Blocksteine Umgebung SEK / 1001 375 418 15.03.21 5'421.80 RC f 5'421.80 < 0.1\n\n9999 Direkte Zahlungen 4'202.80 D 4'202.80 4'202.80 < 0.1\nImhof-Rey Jennifer \\ Entschädigung Lehrer Partizipation Trakt 4 / T4P01 213 222 01.09.20 2'000.00 RC 2'000.00 < 0.1\nLuca Naglieri  \\ Lieferung Granitsteine für Sitzarena Trakt 4 / 1 151 154 16.06.20 300.00 RC 300.00 < 0.1\nMEIKO-KRAN Transporte AG  \\ Transport Steinblöcke Umgebung / 142147 152 155 16.06.20 430.80 RC 430.80 < 0.1\nPflugshaupt Gärtner AG  \\ Nachträgliche Bepflanzungen / 149702 400 428 02.07.21 1'472.00 RC f 1'472.00 < 0.1\n\n\n\nSeite: 18\n20.08.2021\n\nProjekt: 5040.026_B+A\nSchulraumerweiterung Erlen - Trakt 4\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung % / P\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext ZANW BU R-Datum RA\n\n44 Installationen 32'699 34'845.25 32'698.05 32'698.05 0.2\n443 Elektroanlagen 32'699 34'845.25 32'698.05 32'698.05 0.2\n\n4430 Wegbeleuchtung Umgebung 2'560.60 1'978.95 1'978.95 < 0.1\nCKW Conex AG 2'560.60 A\nWegbeleuchtung öffentlicher Wanderweg / 1002148 245 257 28.09.20 1'978.95 RC 1'978.95 < 0.1\n\n4431 Elektroinstallationen Veloständer+Garage 11'250.05 9'684.50 9'684.50 < 0.1\nNiederberger Elektro AG 11'250.05 A\nSchlussrechnung Beleuchtung Veloständer+Garage / 223542 341 364 15.12.20 9'684.50 SR f 9'684.50 < 0.1\n\n4432 Elektroinstallationen Umgebung Sekundartrakt 21'034.60 21'034.60 21'034.60 0.2\nNiederberger Elektro AG 21'034.60 A\nBeleuchtung Umgebubg SEK Akonto 1 / 223543 340 363 15.12.20 AC 9'154.50 < 0.1\nSchlussrechnung Umgebungsbeleuchtung SEK / 223694 364 377 14.01.21 21'034.60 SR f 11'880.10 < 0.1\n\n5 Baunebenkosten und Uebergangskonten 261'065 261'548 261'519.75 261'519.70 261'519.70 2.0\n50 Wettbewerbskosten 26'081\n500 Uebergangsposition 26'081\n\n51 Bewilligungen, Gebühren 14'001 60'220 60'219.15 60'219.15 60'219.15 0.5\n9999 Direkte Zahlungen 59'578.35 D 59'578.35 59'578.35 0.4\nMartinelli + Menti AG  \\ Bewilligungsgebühren Wärmeschutznachweis / 116075 128 128 30.04.20 710.15 RC 710.15 < 0.1\nStaatskanzlei  \\ Publikation Kantonsblatt BKP211 / 50766003 6 6 08.07.19 551.40 RC 551.40 < 0.1\nStaatskanzlei  \\ Publikation Kantonsblatt BKP212 / 50766005 7 7 08.07.19 491.10 RC 491.10 < 0.1\nStaatskanzlei  \\ Publikation Kantonsblatt BKP23 / 50768047 10 10 11.07.19 943.45 RC 943.45 < 0.1\nStaatskanzlei  \\ Publikation Zuschlag Amtsblatt BKP 211 / 50794821 33 34 25.10.19 445.90 RC 445.90 < 0.1\nStaatskanzlei  \\ Publikation Zuschlag Amtsblatt BKP 212.2 / 50794823 34 35 25.10.19 325.25 RC 325.25 < 0.1\nStaatskanzlei  \\ Publikation Zuschlag Amtsblatt BKP 23 / 50794820 35 36 25.10.19 378.05 RC 378.05 < 0.1\nStaatskanzlei  \\ Publikation Kantonsblatt BKP 42 / 50805936 46 47 22.11.19 890.70 RC 890.70 < 0.1\nStaatskanzlei  \\ Publikation Zuschlag Kantonsblatt BKP 42  / 50823570 82 83 27.01.20 355.40 RC 355.40 < 0.1\nTotal Staatskanzlei  (4'381.25)  (4'381.25)\n\n511 Bewilligungen, Baugespann (Gebühren) 59'359 54'266.90 54'266.90 54'266.90 0.4\n9999 Direkte Zahlungen 54'266.90 D 54'266.90 54'266.90 0.4\nGemeinde Emmen  \\ Gebühren Baubewilligung 403 431 20.08.21 54'266.90 RC 54'266.90 0.4\n\n512 Anschlussgebühren 10'770\n519 Baugespann 3'231 861 860.85 860.85 860.85 < 0.1\n\n5190 Baugespann Veloparkierung und Garage 640.80 640.80 640.80 < 0.1\nSivag Luzern 640.80 A\nBaugespann Baueingabe Veloständer und Garage HW / 2107 146 149 30.05.20 640.80 RC 640.80 < 0.1\n\n9999 Direkte Zahlungen 220.05 D 220.05 220.05 < 0.1\n\n\n\nSeite: 19\n20.08.2021\n\nProjekt: 5040.026_B+A\nSchulraumerweiterung Erlen - Trakt 4\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung % / P\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext ZANW BU R-Datum RA\n\n519 Sivag Luzern  \\ Baugespann Trakt 4 / 591 302 324 02.05.20 146.45 RC f 146.45 < 0.1\nSivag Luzern  \\ Mietrechnung Baugespann Veloständer und Garage / 2608 202 211 25.08.20 73.60 RC 73.60 < 0.1\n\n52 Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation 43'080 28'175 28'175.70 28'175.70 28'175.70 0.2\n521 Muster, Materialprüfungen 5'385\n524 Vervielfältigungen, Plankopien 32'310 28'175 28'175.70 28'175.70 28'175.70 0.2\n\n9999 Direkte Zahlungen 28'175.70 D 28'175.70 28'175.70 0.2\nBucher Architekten AG  \\ Phase 2  Nebenkosten Architekt 1 / 1605.4 | NK | 1 3 3 20.06.19 2'369.40 RC 2'369.40 < 0.1\nBucher Architekten AG  \\ Phase 2 Nebenkosten Architekt 2 / 1605.4 | NK | 2 17 17 28.08.19 1'723.20 RC 1'723.20 < 0.1\nBucher Architekten AG  \\ Phase 2 Nebenkosten Architekt 3 / 1605.4 | NK | 3 28 28 18.10.19 1'723.20 RC 1'723.20 < 0.1\nBucher Architekten AG  \\ Phase 2 Nebenkosten Architekt 4 / 1605.4 | NK | 4 44 45 20.11.19 861.60 RC 861.60 < 0.1\nBucher Architekten AG  \\ Phase 2 Nebenkosten Architekt 5 / 1605.4 | NK | 5 57 58 19.12.19 861.60 RC 861.60 < 0.1\nBucher Architekten AG  \\ Phase 2 Nebenkosten Architekt 6 / 1605.4 | NK | 6 76 77 17.01.20 861.60 RC 861.60 < 0.1\nBucher Architekten AG  \\ Phase 2 Nebenkosten Architekt 7 / 1605.4 | NK | 7 90 91 18.02.20 861.60 RC 861.60 < 0.1\nBucher Architekten AG  \\ Phase 2 Nebenkosten Architekt 8 / 1605.4 | NK | 8 110 108 17.03.20 861.60 RC 861.60 < 0.1\nBucher Architekten AG  \\ Phase 2 Nebenkosten Architekt 9 / 1605.4 | NK | 9 111 111 18.03.20 215.40 RC 215.40 < 0.1\nBucher Architekten AG  \\ Phase 2 Nebenkosten Architekt 10 / 1605.4 | NK | 10 122 122 20.04.20 861.60 RC 861.60 < 0.1\nBucher Architekten AG  \\ Phase 2 Nebenkosten Architekt 11 / 1605.4 | NK | 11 135 134 20.05.20 861.60 RC 861.60 < 0.1\nBucher Architekten AG  \\ Phase 2 Nebenkosten Architekt 12 / 1605.4 | NK | 12 136 140 20.05.20 215.40 RC 215.40 < 0.1\nBucher Architekten AG  \\ Phase 2 Nebenkosten Architekt 13 / 1605.4 | NK | 13 156 158 19.06.20 861.60 RC 861.60 < 0.1\nBucher Architekten AG  \\ Phase 2 Nebenkosten Architekt 14 / 1605.4 | NK | 14 174 182 17.07.20 646.20 RC 646.20 < 0.1\nBucher Architekten AG  \\ Phase 2 Nebenkosten Architekt 15 / 1605.4 | NK | 15 210 220 01.09.20 861.60 RC 861.60 < 0.1\nBucher Architekten AG  \\ Phase 2 Nebenkosten Architekt 16 / 1605.4 | NK | 16 232 242 18.09.20 775.45 RC 775.45 < 0.1\nBucher Architekten AG  \\ Phase 2 Nebenkosten Architekt 17 / 1605.4 | NK | 17 256 270 23.10.20 861.60 RC 861.60 < 0.1\nBucher Architekten AG  \\ Phase 2 Nebenkosten Architekt 18  / 1605.4 | NK | 18 362 385 21.01.21 1'863.20 RC f 1'863.20 < 0.1\nTotal Bucher Architekten AG  (18'147.45)  (18'147.45)\nEmch + Berger WSB AG  \\ Phase 2 Nebenkosten Bauingenieur / 20.4430 241 251 02.10.20 643.10 RC 643.10 < 0.1\nfreiraumarchitektur gmbh  \\ Phase 2 Nebenkosten 1 Landschaftsarchitekt Trakt 4 / RE-20-2534 87 88 13.02.20 430.80 RC 430.80 < 0.1\nfreiraumarchitektur gmbh  \\ Phase 2 Nebenkosten 2 Landschaftsarchitekt Trakt 4 / RE-20-2561 120 120 13.04.20 125.00 RC 125.00 < 0.1\nfreiraumarchitektur gmbh  \\ Phase 2 Nebenkosten 3 Landschaftsarchitekt Trak 4 / RE-20-2672 207 217 26.08.20 323.10 RC 323.10 < 0.1\nfreiraumarchitektur gmbh  \\ Phase 2 Nebenkosten 4 Landschaftsarchitekt SEK / RE-20-2674 208 218 26.08.20 215.40 RC 215.40 < 0.1\nfreiraumarchitektur gmbh  \\ Phase 2 Nebenkosten 5 Landschaftsarchitekt / RE-20-2750 282 294 12.11.20 323.10 RC 323.10 < 0.1\nfreiraumarchitektur gmbh  \\ Phase 2 Nebenkosten 6 Landschaftsarchitekt  / RE-20-2812 344 368 22.12.20 225.60 RC 225.60 < 0.1\nfreiraumarchitektur gmbh  \\ Phase 2 Nebenkosten 7 Landschaftsarchitekt  / RE-20-2814 345 369 22.12.20 220.30 RC 220.30 < 0.1\nTotal freiraumarchitektur gmbh  (1'863.30)  (1'863.30)\nJosef Ottiger Partner AG  \\ Nebenkosten HLS Ingeneieur / 21/017 358 381 21.01.21 373.05 RC 373.05 < 0.1\nJules Häfliger AG  \\ Phase 2 Nebenkosten 1 Elektroingenieur / 118409252 27 27 16.10.19 237.80 RC 237.80 < 0.1\nJules Häfliger AG  \\ Phase 2 Nebenkosten 2 Elektroingenieur / 118412352 91 92 19.02.20 223.35 RC 223.35 < 0.1\nJules Häfliger AG  \\ Phase 2 Nebenkosten 3 Elektroingenieur  / 118409643 273 284 26.10.20 135.25 RC 135.25 < 0.1\nJules Häfliger AG  \\ Schlussrechnung Nebenkosten Elektroingenieur / 118411695 314 337 03.12.20 348.10 RC f 348.10 < 0.1\nTotal Jules Häfliger AG  (944.50)  (944.50)\nMulti Reflex AG  \\ Planplots Josef Ottiger Partner / 716763 5 5 31.05.19 100.65 RC 100.65 < 0.1\nMulti Reflex AG  \\ Planplots Bucher Architekten / 717417 8 8 30.06.19 14.10 RC 14.10 < 0.1\n\n\n\nSeite: 20\n20.08.2021\n\nProjekt: 5040.026_B+A\nSchulraumerweiterung Erlen - Trakt 4\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung % / P\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext ZANW BU R-Datum RA\n\n524 Multi Reflex AG  \\ Planplots Bucher Architekten / 719034 22 22 31.08.19 50.25 RC 50.25 < 0.1\nMulti Reflex AG  \\ Planplots Bucher Architekten / 719788 25 25 30.09.19 44.50 RC 44.50 < 0.1\nMulti Reflex AG  \\ Planplots Bucher Architekten / 720272 26 26 30.09.19 7.90 RC 7.90 < 0.1\nMulti Reflex AG  \\ Planplots Josef Ottiger Patner / 720868 40 41 31.10.19 919.50 RC 919.50 < 0.1\nMulti Reflex AG  \\ Planplots Bucher Architekten / 720688 41 42 31.10.19 199.65 RC 199.65 < 0.1\nMulti Reflex AG  \\ Planplots Emch+ Berger WSB AG / 721099 43 43 31.10.19 213.75 RC 213.75 < 0.1\nMulti Reflex AG  \\ Planplots Bucher Architekten / 721475 51 52 30.11.19 329.45 RC 329.45 < 0.1\nMulti Reflex AG  \\ Planplots Elektroplaner / 721712 52 53 30.11.19 188.65 RC 188.65 < 0.1\nMulti Reflex AG  \\ Planplots Bauingenieur / 721857 53 54 30.11.19 423.65 RC 423.65 < 0.1\nMulti Reflex AG  \\ Planplots HLS-Ingenieur / 721621 54 55 30.11.19 338.45 RC 338.45 < 0.1\nMulti Reflex AG  \\ Planplots Landschaftsarchitekt / 721830 55 56 30.11.19 65.00 RC 65.00 < 0.1\nMulti Reflex AG  \\ Planplots Bucher Archtitekten / 722300-722300 67 68 31.12.19 18.60 RC 18.60 < 0.1\nMulti Reflex AG  \\ Planplots Bauingenieur / 722713 71 72 31.12.19 170.25 RC 170.25 < 0.1\nMulti Reflex AG  \\ Planplots Elektroplaner / 722535 72 73 31.12.19 47.60 RC 47.60 < 0.1\nMulti Reflex AG  \\ Planplots Projektleitung Bauherr / 721983 73 74 31.12.19 144.00 RC 144.00 < 0.1\nMulti Reflex AG  \\ Planplots HLS-Ingenieur / 722443 81 82 31.12.19 107.85 RC 107.85 < 0.1\nMulti Reflex AG  \\ Planplots Bauingenieur / 723408 85 86 31.01.20 74.65 RC 74.65 < 0.1\nMulti Reflex AG  \\ Planplots Projektleitung Bauherr / 723311-723311 86 87 31.01.20 149.35 RC 149.35 < 0.1\nMulti Reflex AG  \\ Planplots Elektroingenieur / 723989 101 102 29.02.20 31.45 RC 31.45 < 0.1\nMulti Reflex AG  \\ Planplots Bucher Architekten / 723749 102 103 29.02.20 17.15 RC 17.15 < 0.1\nMulti Reflex AG  \\ Planplots HLS-Ingenieur / 723905 103 104 29.02.20 136.90 RC 136.90 < 0.1\nMulti Reflex AG  \\ Planplots HLS-Ingenieur / 723902 104 105 29.02.20 51.25 RC 51.25 < 0.1\nMulti Reflex AG  \\ Planplots Bucher Architekten / 724585 115 115 31.03.20 70.95 RC 70.95 < 0.1\nMulti Reflex AG  \\ Planplots Elektroingenieur / 724836 116 116 31.03.20 47.60 RC 47.60 < 0.1\nMulti Reflex AG  \\ Planplots HLS-Ingenieur / 725539 133 135 30.04.20 109.85 RC 109.85 < 0.1\nMulti Reflex AG  \\ Planplots Bucher Architekten / 725421 134 136 18.05.20 391.45 RC 391.45 < 0.1\nMulti Reflex AG  \\ Planplots Bucher Architekten / 726131 147 150 31.05.20 28.45 RC 28.45 < 0.1\nMulti Reflex AG  \\ Planplots Landschaftsarchitekt / 726446 149 152 31.05.20 24.00 RC 24.00 < 0.1\nMulti Reflex AG  \\ Planplots Landschaftsarchitekt / 727430 167 176 30.06.20 148.35 RC 148.35 < 0.1\nMulti Reflex AG  \\ Planplots Bucher Architekten / 726990 168 177 30.06.20 47.40 RC 47.40 < 0.1\nMulti Reflex AG  \\ Planplots Bucher Architekten / 727888 176 194 31.07.20 232.45 RC 232.45 < 0.1\nMulti Reflex AG  \\ Planplots Landschaftsarchitekt / 728240 194 206 31.07.20 26.50 RC 26.50 < 0.1\nMulti Reflex AG  \\ Planplots Landschaftsarchitekt / 729027 224 233 31.08.20 30.10 RC 30.10 < 0.1\nMulti Reflex AG  \\ Planplots Bucher Architekten / 729510 247 259 30.09.20 47.40 RC 47.40 < 0.1\nMulti Reflex AG  \\ Planplots Landschaftsarchitekt / 729973 248 263 30.09.20 210.20 RC 210.20 < 0.1\nMulti Reflex AG  \\ Planplots Landschaftsarchitekt / 730753 275 289 31.10.20 81.40 RC 81.40 < 0.1\nMulti Reflex AG  \\ Planplots HLS-Ingenieur / 724752 285 299 16.11.20 92.50 RC 92.50 < 0.1\nMulti Reflex AG  \\ Planplots Elektroingenieur / 730895 315 338 26.11.20 78.65 RC 78.65 < 0.1\nMulti Reflex AG  \\ Planplots Bucher Architekten / 732759 367 391 31.01.21 238.70 RC 238.70 < 0.1\nMulti Reflex AG  \\ Planplots HLS Ingenieur / 732880 368 393 31.01.21 216.35 RC 216.35 < 0.1\nMulti Reflex AG  \\ Planplots Landschaftsarchitekt / 733739 373 397 28.02.21 237.45 RC 237.45 < 0.1\nTotal Multi Reflex AG  (6'204.30)  (6'204.30)\n\n\n\nSeite: 21\n20.08.2021\n\nProjekt: 5040.026_B+A\nSchulraumerweiterung Erlen - Trakt 4\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung % / P\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext ZANW BU R-Datum RA\n\n525 Dokumentation 5'385\n\n53 Versicherungen 28'433 -14'307 -14'306.10 -14'306.10 -14'306.10 < 0.1\n531 Bauzeitversicherungen 18'955\n532 Spezialversicherungen 9'478 -14'307 -14'306.10 -14'306.10 -14'306.10 < 0.1\n\n9999 Direkte Zahlungen -14'306.10 D -14'306.10 -14'306.10 < 0.1\nZürich-Versicherungen  \\ Vergütungen Wasserschaden 365 389 -18'382.20 GS -18'382.20 < 0.1\nZürich-Versicherungen  \\ Bauherrenhaftplficht / Bauversicherung / 0010 30 31 09.10.19 7'049.70 RC 7'049.70 < 0.1\nZürich-Versicherungen  \\ Gutschrift Glasersatz ERNE 395 423 29.04.21 -2'973.60 GS -2'973.60 < 0.1\n\n55 Bauherrenleistungen 161'550 172'320 172'320.00 172'319.95 172'319.95 1.3\n558 Projektleitung, Projektbegleitung 161'550 172'320 172'320.00 172'319.95 172'319.95 1.3\n\n5500 Honorar Projekleitung Bauherr extern 172'320.00 172'319.95 172'319.95 1.3\nBrandenberger+Ruosch AG 172'320.00 A\nHonorar Bauherrenbegleitung Phase 2 März-April 2019 / Beleg Nr. 0041698 68 69 17.05.19 AC 7'771.90 < 0.1\nHonorar Bauherrenbegleitung Phase 2 Mai - Juli 2019 / Beleg Nr. 0042375 69 70 14.06.19 AC 9'311.80 < 0.1\nProjektleitung Extern Akonto 1 / 34042 11 11 15.07.19 AC 14'194.20 0.1\nHonorar Bauherrenbegleitung Phase 2 Akonto 1 / 34129 15 15 21.08.19 AC 14'075.35 0.1\nHonorar Bauherrenbegleitung Phase 2 August 2019 / Beleg Nr. 0048126 70 71 13.09.19 AC 12'699.65 < 0.1\nHonorar Bauherrenbegleitung Phase 2 Akonto 2 mit Nebenkosten / 34269 36 37 18.10.19 AC 18'632.60 0.1\nHonorar Bauherrenbegleitung Phase 2 Akonto 3 mit Nebenkosten / 34377 50 51 19.11.19 AC 22'399.25 0.2\nHonorar Bauherrenbegleitung Phase 2 Akonto 4 mit Nebenkosten / 34479 63 64 13.12.19 AC 16'113.35 0.1\nHonorar Bauherrenbegleitung Dezember 2019 / 34566 77 78 14.01.20 AC 14'452.35 0.1\nHonorar Bauherrenbegleitung Januar 2020 / 34663 94 95 21.02.20 AC 14'971.45 0.1\nHonorar Bauherrenbegleitung Februar / 34715 112 112 16.03.20 AC 10'377.65 < 0.1\nHonorar Bauherrenbegleitung März 2020 / 34790 140 142 29.05.20 AC 9'935.45 < 0.1\nSchlussrechnung Honorar Bauherr extern / 35017 160 163 18.06.20 172'319.95 SR f 7'384.95 < 0.1\n\n56 Uebrige Baunebenkosten 14'001 15'111 15'111.00 15'111.00 15'111.00 0.1\n566 Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung 10'770 13'979 13'979.70 13'979.70 13'979.70 0.1\n\n9999 Direkte Zahlungen 13'979.70 D 13'979.70 13'979.70 0.1\nBucher Architekten AG  \\ Mittagessen mit Projektteam / CASA LISTRIG 269 280 03.11.20 100.40 RC 100.40 < 0.1\nClaudia Carulli  \\ PS-Umtrunk vom 25.6.2020 (Laugenbrötli, Wein und Bier) 175 183 24.07.20 210.30 RC 210.30 < 0.1\nFörderverein Volksschule Emmen  \\ Rechnung Einweihungsfest Primarschule 374 398 05.02.21 13'669.00 RC 13'669.00 0.1\n\n568 Baureklame 3'231 1'132 1'131.30 1'131.30 1'131.30 < 0.1\n5680 Bautafel 1'131.30 1'131.30 1'131.30 < 0.1\nAST beschriftet AG 1'131.30 A\nErstellung und Beschriftung Bautafel / AR20-0771 - Bautafel 162 166 30.06.20 1'131.30 SR f 1'131.30 < 0.1\n\n\n\nSeite: 22\n20.08.2021\n\nProjekt: 5040.026_B+A\nSchulraumerweiterung Erlen - Trakt 4\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung % / P\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext ZANW BU R-Datum RA\n\n58 Uebergangskonten für Rückstellungen und Reserven -26'052\n582 -26'052\n\n6 Reserve 161'550 69'401\n7 Vergabeerfolg / Misserfolg\n70 Vergabeerfolg / Misserfolg\n700 Vergabeerfolg (E) / Misserfolg (M)\n\n8 Nachträge bewilligt 2019 2'423'011\n80 Provisorium (Bau 2018) 2'423'011\n800 -1'422'209\n801 Provisorium (Bau 2018) 2'423'011 2'326'943\n802 N: Anpassung Küche neu GS + zügeln -5'385\n803 P: Neuer Ballfangzaun -48'465\n804 P: Belagsänderung Vorplatz -36'672\n805 P: Zusätzliche Parkplätze -71'082\n806 -236'940\n807 -75'390\n808 -430'800\n809 P: Erweiterung Retentionsbecken\n\n9 Ausstattung 366'155 388'154 396'147.15 388'155.70 388'155.70 2.9\n90 Möbel 350'000 371'999 396'147.15 388'155.70 388'155.70 2.9\n900 Schulmobiliar 350'000 21'189 21'194.35 21'194.35 21'194.35 0.2\n\n9999 Direkte Zahlungen 21'194.35 D 21'194.35 21'194.35 0.2\nClaudia Carulli  \\ Ausgaben Einrichtung Trakt 4 / Gemäss Belägen 326 352 09.12.20 3'033.25 RC 3'033.25 < 0.1\nClaudia Carulli  \\ Diverse Barauslagen für Einrichtung Trakt 4 / Gemäss Belägen 379 404 24.02.21 3'627.00 RC 3'627.00 < 0.1\nClaudia Carulli  \\ Diverse Barauslagen für Einrichtung Trakt 4 / Gemäss Belägen 380 405 24.02.21 296.85 RC 296.85 < 0.1\nClaudia Carulli  \\ Diverse Barauslagen für Einrichtung Trakt 4 / Gemäss Belägen 381 406 24.02.21 600.65 RC 600.65 < 0.1\nClaudia Carulli  \\ Diverse Barauslagen für Einrichtung Trakt 4 / Gemäss Belägen 382 407 24.02.21 2'298.95 RC 2'298.95 < 0.1\nClaudia Carulli  \\ Diverse Barauslagen für Einrichtung Trakt 4  / Gemäss Belegen 389 415 31.03.21 1'744.90 RC f 1'744.90 < 0.1\nTotal Claudia Carulli  (11'601.60)  (11'601.60)\nLyreco Switzerland AG  \\ Reparatur Kaffeemaschine Leherzimmer / 2800792626 378 403 28.02.21 469.55 RC 469.55 < 0.1\nMarkus Schwegler Markus \\ Diverse Montagen Möbel und dgl. / 2020-12-09 327 353 09.12.20 1'328.00 RC 1'328.00 < 0.1\nMarkus Schwegler Markus \\ Liefern und Montieren Drahtseilen in Korridoren  / 2021-02-28 1 376 401 28.02.21 3'949.00 RC 3'949.00 < 0.1\nMarkus Schwegler Markus \\ Zusammenbau KALLAX Gestelle und Befestigungen / 2021-02-28 2 377 402 28.02.21 1'708.00 RC 1'708.00 < 0.1\nMarkus Schwegler Markus \\ Liefern und montieren Drahtseile und Kleinteile / 2021-03-31 392 419 31.03.21 1'640.00 RC f 1'640.00 < 0.1\nTotal Markus Schwegler Markus  (8'625.00)  (8'625.00)\nWibatec AG  \\ Rechnung Metallrahmen Entréematte EG / 2200808 193 205 07.08.20 498.20 RC 498.20 < 0.1\n\n901 Werkraumeinrichtung 64'391 65'132.30 64'390.35 64'390.35 0.5\n9001 Werkraumeinrichtung 65'132.30 64'390.35 64'390.35 0.5\n\n\n\nSeite: 23\n20.08.2021\n\nProjekt: 5040.026_B+A\nSchulraumerweiterung Erlen - Trakt 4\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung % / P\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext ZANW BU R-Datum RA\n\n901 Franz Xaver Fähndrich GmbH 63'425.80 A\n   1 Nachtrag 1'706.50 NA\nSchlussrechnung Werkraumeinrichtung / R-20-132-1 277 287 21.10.20 63'081.80 SR f 63'081.80 0.5\nZusatzarbeiten Werkraum Primarschule / R-21-043 388 414 31.03.21 1'308.55 RC 1'308.55 < 0.1\n\n902 Stühle, Pulte und dgl. 261'970 262'044.90 261'967.75 261'967.75 2.0\n9002 Möbelbestellung 5. Klasse Trakt 4 20'648.25 20'648.25 20'648.25 0.2\nNovex AG 20'648.25 A\nMöbellieferung 5. Klasse Trakt 4 / 120002835 178 199 05.08.20 20'648.25 RC f 20'648.25 0.2\n\n9003 Möbelbestellungen Trakt 4 194'039.85 194'039.85 194'039.85 1.5\nEmbru-Werke 190'094.80 A\n   1 Nachbestellung 3'945.05 NA\nRechnung Möbellieferung Trakt 4 / 148036 331 346 10.12.20 190'094.80 RC f 190'094.80 1.4\nNachbestellung Schulmobiliar / 1134129 385 411 22.01.21 3'945.05 RC f 3'945.05 < 0.1\n\n9004 Möbelbestellung KiGa Trakt 4 1'492.20 1'492.20 1'492.20 < 0.1\nL + S AG, Design + Technics 1'492.20 A\nMöbellieferung KIGA Trakt 4 / R-2029-2001556 171 179 15.07.20 1'492.20 RC f 1'492.20 < 0.1\n\n9006 Möbelbestellung Tagesstruktur 3'688.75 3'688.75 3'688.75 < 0.1\nHüba AG 3'688.75 A\nMöbelbestellung Tagesstruktur / 609918 301 322 19.11.20 3'688.75 RC f 3'688.75 < 0.1\n\n9999 Direkte Zahlungen 22'217.95 D 22'217.95 22'217.95 0.2\nBRACK.CH AG  \\ Barcodescanner+Flipchart / 20986609 357 380 15.01.21 307.25 RC 307.25 < 0.1\nIKEA AG  \\ Möbelbestellung IKEA / 140182037 300 323 13.11.20 3'221.10 RC 3'221.10 < 0.1\nIKEA AG  \\ Möbelbestellung IKEA Trakt 4 / 140182430 353 374 03.12.20 629.55 RC 629.55 < 0.1\nTotal IKEA AG  (3'850.65)  (3'850.65)\nVonarburg Mein Hobby  \\ Nähmaschinen+Zubehör Handarbeit / 25050014353399 356 379 06.01.21 17'150.00 RC 17'150.00 0.1\n\n902.2 Abfalleimer, Schmutzschleusen 261'970 20'867.95 20'790.80 20'790.80 0.2\n9022 Entréematten Trakt 4 13'508.05 13'508.05 13'508.05 0.1\nWabool Produkte AG 12'498.30 A\n   1 Nachtrag Gummimatten 1'009.75 NA\nEntréematten EG bis 3.OG / 1199596 286 300 16.11.20 13'508.05 SR f 13'508.05 0.1\n\n9023 Briefkastenanlage 1'930.00 1'852.85 1'852.85 < 0.1\nKehrer Stebler AG 1'930.00 A\nRechnung Briefkastenanlage / 6009908 312 335 27.11.20 1'852.85 RC f 1'852.85 < 0.1\n\n9024 Bestellung Feuerlöscher 887.45 887.45 887.45 < 0.1\nBrandschutz Ettiswil AG 887.45 A\n\n\n\nSeite: 24\n20.08.2021\n\nProjekt: 5040.026_B+A\nSchulraumerweiterung Erlen - Trakt 4\n\nObjekt: GP\n\ninkl. MWSTDetailausdruck\n\nBKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung % / P\n\nObjekt/Auftrag/Unt. Art\n\nBuchungstext ZANW BU R-Datum RA\n\n902.2 Bestellung Feuerlöscher / 2033882 289 309 20.11.20 887.45 RC f 887.45 < 0.1\n\n9025 Bestellung Abfalleimer 3'632.40 3'632.40 3'632.40 < 0.1\npractica AG 3'632.40 A\nBestellung Abfalleimer / RG2000954 280 298 13.11.20 3'632.40 RC 3'632.40 < 0.1\n\n9999 Direkte Zahlungen 910.05 D 910.05 910.05 < 0.1\nRena-Bauspezialitäten AG  \\ Abfalleimer Trakt 4 / 200329 271 283 23.10.20 910.05 RC f 910.05 < 0.1\n\n908 Umzugsarbeiten 19'040 25'730.50 19'039.55 19'039.55 0.1\n9005 Umzugsarbeiten in den Trakt 4 25'562.50 18'871.55 18'871.55 0.1\nGemeinde Emmen 25'562.50 A\nUmzug Etappe 1 4. Klassenzimmer / WORAWE Umzug Erlen 324 347 26.11.20 AC 9'747.00 < 0.1\nUmzug restliche Schulräume Trakt 4 / WORAWE Umzug Erlen 352 373 23.12.20 18'871.55 AC 9'124.55 < 0.1\n\n9999 Direkte Zahlungen 168.00 D 168.00 168.00 < 0.1\nDüring AG Ebikon  \\ Umzugsarbeiten: Möbel entsorgen / 311024 355 378 31.12.20 168.00 RC 168.00 < 0.1\n\n909 Signaletik 5'409 22'045.10 21'563.70 21'563.70 0.2\n9090 Signaletik 21'966.50 21'485.10 21'485.10 0.2\nAST beschriftet AG 17'852.35 A\n   1 Nachtrag Folierung Glasflächen 4'114.15 NA\nAkonto 1 Signaletik / AR20-1680 339 361 22.12.20 AC 4'114.15 < 0.1\nSchlussrechnung Signaletik / AR21-0292 383 408 17.03.21 21'485.10 SR f 17'370.95 0.1\n\n9999 Direkte Zahlungen 78.60 D 78.60 78.60 < 0.1\nAST beschriftet AG  \\ Zusätzliches Schild Lehrer-WC EG / AR21-0593 399 427 18.05.21 78.60 RC f 78.60 < 0.1\n\n91 Beleuchtungskörper 16'155 16'155\n919 Signaletik 16'155 16'155\n\nPROJEKT TOTAL 13'376'608 13'376'608 13'500'349.95 13'307'180.30 13'307'180.30 100.0\n\n\n


parent_type: affair

name: 34_13 Interpellation Anwendung der SKOS-Richtlinien in der Gemeinde Emmen.pdf

format: application/pdf

text: \n \n Einwohnerrat \n\n \n\n Interpellation \n \n\n34/13  betreffend Anwendung der SKOS-Richtlinien in der Gemeinde Emmen \n\nDie SKOS (Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe) ist gemäss eigener Definition (siehe \n\nwww.skos.ch) ein Fachverband, der sich für die Ausgestaltung und Entwicklung der Sozialhilfe \n\nin der Schweiz engagiert. Die Organisation (Mitgliedschaft) setzt sich aus Vertreterinnen und \n\nVertretern von Gemeinden, Kantonen, vom Bund sowie von privaten Organisationen des \n\nSozialbereichs zusammen. Die SKOS sieht sich selber auch als Akteurin der schweizerischen \n\nSozialpolitik und nimmt Stellung bei Vernehmlassungen und leistet Lobbyarbeit. \n\nEinen grossen Einfluss auf die Sozialpolitik in der Schweiz nimmt die SKOS vor allem durch die \n\nHerausgabe der SKOS-Richtlinien für die Ausgestaltung und Bemessung der Sozialhilfe. Die \n\nSKOS sieht diese Richtlinien als Definition an, wie die Sozialhilfe im Einzelfall berechnet wird \n\nund mit welchen Massnahmen die berufliche und soziale Integration der Betroffenen unterstützt \n\nwerden kann. Die SKOS definiert diese Richtlinien zwar als „Empfehlung“, welche von den \n\nmeisten Kantonen angewendet wird, hält aber selber fest, dass die SKOS-Richtlinien in der \n\nschweizerischen Sozialpolitik wie auch in der Gerichtspraxis als verbindliche Richtgrösse gelten. \n\nErgänzend zu den SKOS-Richtlinien veröffentlich der Kanton Luzern - konkret die Dienststelle \n\nSoziales und Gesellschaft (DISG) ein eigenes „Luzerner Handbuch zur Sozialhilfe“. Gemäss \n\nBeschreibung dient dieses Handbuch „als Empfehlung zur Anwendung der SKOS-Richtlinien \n\n2005 für die Bemessung von wirtschaftlicher Sozialhilfe im Kanton Luzern“. Etwas konkreter \n\ndefiniert jedoch das kantonale Sozialhilfegesetz unter Artikel 30 die SKOS-Richtlinien und legt \n\nfest, dass diese als „wegleitend für die Bemessung der wirtschaftlichen Sozialhilfe“ anzusehen \n\nsind. \n\nIn den vergangenen Monaten sind die SKOS-Richtlinien jedoch vermehrt in die Kritik geraten. \n\nErstmals aufgeschreckt hat dabei anfangs April 2013 die Gemeinde Rorschach, welche sich \n\nentschieden hat, seine Mitgliedschaft bei der SKOS aufzukündigen. Rorschach wirft dabei der \n\nSKOS vor, dass diese nur noch die Interessen von Sozialhilfe-Empfängern vertritt. Mit der \n\nBegründung, dass der Verein jeglichen Bezug zur heutigen wirtschaftlichen und \n\ngesellschaftlichen Realität verloren habe, hat Ende Mai auch die Gemeinde Dübendorf seinen \n\nAustritt aus der SKOS kommuniziert. Ebenso hat schweizweit ein Bundesgerichtsurteil für \n\nEmpörung gesorgt, welches mit Bezug auf die SKOS-Richtlinien, die Gemeinde Berikon in die \n\nSchranken wies, welche einem renitenten Sozialhilfebezüger die Leistungen kürzen wollte. \n\n  \n\n\n\n2 \n\nFür die SVP-Fraktion stellen sich einige aktuelle Fragen: \n\n1. Wie werden die als Empfehlungen definierten SKOS-Richtlinien in der Gemeinde Emmen \n\numgesetzt bzw. eingehalten? Kann und wird bei der Bemessung der Sozialhilfe auch von \n\ndiesen Richtlinien abgewichen? \n\n \n\n2. Wie verbindlich sind die kantonalen Vorgaben (Sozialhilfegesetz mit Verordnung oder das \n\n„Luzerner Handbuch zur Sozialhilfe“), welche sich auf die SKOS-Richtlinien beziehen, für die \n\nBemessung der wirtschaftlichen Sozialhilfe in Emmen? Steht der Gemeinde Emmen \n\n(Sozialdirektion) ein eigener Ermessungs- und Entscheidungsspielraum zu? \n\n \n3. Wie steht der Gemeinderat, insbesondere aus Sicht der Gemeinde Emmen, zu der in der \n\nÖffentlichkeit geäusserten Kritik, dass die SKOS weniger die Interessen der Gemeinden \n\n(bzw. der Steuerzahler) vertritt, sondern vielmehr jene der Sozialhilfebezüger? \n\n \n\n4. Erachtet der Gemeinderat die SKOS-Richtlinien grundsätzlich als gerecht oder werden durch \n\nden Gemeinderat bzw. durch die WSH die Richtlinien gesamthaft oder teilweise als \n\nanpassungswürdig angesehen? \n\n \n5. Ist es für den Gemeinderat eine Option, entweder direkt an die SKOS oder an die DISG, \n\neine Überarbeitung der SKOS-Richtlinien bzw. den kantonalen Umsetzungsempfehlungen zu \n\nfordern, mit der klaren Forderung, dass die Rechte und finanziellen Ansprüche von \n\nrenitenten und nicht-kooperativen Sozialhilfeempfänger deutlich reduziert werden? \n\n \n\n6. Ist es für den Gemeinderat eine Option, die Mitgliedschaft der Gemeinde Emmen beim \n\nSKOS zu kündigen? Welche Auswirkungen hätte ein solcher Austritt für die Gemeinde \n\nEmmen? \n\n \n\n \n\nEmmenbrücke, 17. Juni 2013 \n\n \n\nNamens der SVP-Fraktion Emmen \n\n \n\nRoland Ottiger \n\n \n\n\n


name: 21_20 B+A Langfristige Investitionsplanung 2021-2024.pdf

text: \n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \nGemeinderat \n\n      \n\n \n\n      \n  \n\n21/20 Bericht und Antrag an den Einwohnerrat  \n\n  \n\n \n\n \n\nbetreffend \n\nLangfristige Investitionsplanung 2021 - 2024 \n\n \n\n  \n\n\n\n2 \n\nFrau Präsidentin \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n\n \n\nDie langfristige Investitionsplanung ist ein Planungsbericht, mit dem der Einwohnerrat dem Gemeinderat \n\nden Auftrag erteilt, welche priorisierten Investitionsprojekte in das Budget 2021 und den Aufgaben- und \n\nFinanzplan (Planjahre 2022 bis 2024) zu übernehmen sind. \n\n1. Ausgangslage \n\n1.1 Einleitung \n\nSeit dem Budgetjahr 2014 wird die langfristige Investitionsplanung jeweils vor der effektiven \n\nBudgetierung dem Einwohnerrat zur Kenntnisnahme vorgelegt. Die einst in sechs Gefässen priorisierten \n\nInvestitionsprojekte wurden um ein Gefäss für den Schulraum ergänzt. Alle Investitionsprojekte werden \n\nseitdem priorisiert und in verschiedene Gefässe aufgeteilt. Nur für die jeweils höchst priorisierten Projekte \n\nwerden Kredite eingeholt. Massgebend war damals jeweils eine vom Einwohnerrat vorgegebene fixe \n\nInvestitionsplafonierung. Ab dem Budgetjahr 2017 wurde das mögliche Investitionsvolumen an den \n\nSelbstfinanzierungsgrad gekoppelt. Das Ziel dieser Systematik war es, innerhalb der nächsten Jahre die \n\nkantonalen Vorgaben betreffend Selbstfinanzierungsgrad erfüllen zu können. \n\n1.2 Anpassung der Systematik \n\nDie Systematik der langfristigen Investitionsplanung gelangte in den letzten Jahren immer mehr an ihre \n\nGrenzen. Insbesondere der Selbstfinanzierungsgrad als Referenzkennzahl und somit als Plafonierungs-\n\ngrösse musste durch die negativen Jahresergebnisse 2016 bis 2018 angepasst werden, da ansonsten \n\nkeine nachhaltige Investitionsplanung mehr möglich war und den allgemeinen Investitionsstau noch \n\nzusätzlich verschärft hätte. Die Budgets in den einzelnen Gefässen sind zudem schon seit mehreren \n\nJahren nicht mehr adäquat und auch nicht gleich nachgefragt sowie ausgeschöpft. Zwar bringt eine \n\ngrundsätzliche Lockerung der Investitionen bezüglich Finanzkennzahlen oder der daraus resultierenden \n\nFolgekosten (Abschreibungen, Zinskosten) selbstverständlich keinen unmittelbaren Vorteil. Dennoch \n\nwurde eine grundsätzliche Anpassung notwendig, da gewisse Investitionen zwingend sind und einem \n\nInvestitionsstau entgegengewirkt werden muss. \n\n2. Vorübergehende Systematik \n\nDie ursprüngliche Priorisierung und Berücksichtigung der prozentualen Anteile nach Gefässen konnte \n\nbereits seit längerer Zeit nicht mehr umgesetzt werden, da durch diese fixe Aufteilung nach Gefässen die \n\nfinanziellen Mittel nicht effizient und nachhaltig eingesetzt wurden. Die Gefässe dienen heute vor allem \n\nnoch der Vergleichbarkeit mit den Vorjahren und ermöglichen dadurch die bessere Beurteilung und \n\nSteuerung durch den Einwohnerrat.  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n3 \n\nDie Gefässe 1 bis 5 können nach wie vor durch den Einwohnerrat direkt und unmittelbar beeinflusst \n\nwerden. Dasselbe gilt grundsätzlich auch für das Gefäss 6 Spezialfinanzierung (Wasser, Abwasser, Abfall, \n\nFeuerwehr, Zivilschutz) sowie teilweise auch für das Gefäss 7 Schulraum/Lehrplan 21. Das neue 8. Gefäss \n\nfür Kantonsbeitrag in den öffentlichen Verkehr kann nicht direkt durch den Einwohnerrat beeinflusst \n\nwerden. \n\n \n\nDie Verantwortlichen haben auch dieses Jahr die Projekte in folgende Gefässe eingeteilt: \n\n \n\n1 Schulinfrastruktur \n\n2 Verkehrsinfrastruktur \n\n3 Verwaltungsinfrastruktur \n\n4 Versorgungsinfrastruktur \n\n5 Infrastruktur für Kultur & Freizeit \n\n6 Spezialfinanzierung \n\n7 Schulraum/Lehrplan 21 \n\n8 Kantonsbeitrag in den öffentlichen Verkehr \n\n2.1 Gefäss für Schulraum/Lehrplan 21 \n\nIm Gefäss 7 sind seit dem Budgetjahr 2020 nebst den eigentlichen Projekten für Schulraum auch solche \n\nProjekte enthalten, die von übergeordneten Stellen auferlegt wurden (Lehrplan 21) und dadurch kein \n\ngrosser Handlungsspielraum für die Gemeinde vorhanden ist. Beim Projekt «Umsetzung Masterplanung \n\nSchulraumplanungsbericht» sind jeweils nur die jährlichen Gesamtkosten summarisch aufgelistet. \n\nGrundlage dafür ist die „Masterplanung Schulinfrastruktur 2020-2030“, die vom Einwohnerrat separat \n\nbehandelt wird. Erst danach erfolgt eine detaillierte Aufteilung auf einzelne Teilprojekte für den \n\nAufgaben- und Finanzplan 2021 bis 2024. \n\n2.2 Gefäss für Kantonsbeitrag in den öffentlichen Verkehr \n\nDer jährlich wiederkehrende Kantonsbeitrag in den öffentlichen Verkehr ist eine gebundene Ausgabe und \n\ndurch den Einwohnerrat nicht direkt steuerbar. Damit es keine Durchmischung bei den vorhandenen \n\nGefässen gibt, wurde für der Kantonsbeitrag ÖV ab diesem Jahr im neuen Gefäss 8 erfasst.  \n\n2.3 Sportstätte-Strategie \n\nIn der vorliegenden Investitionsplanung ist die Umsetzung der Sportstätten-Strategie in den Planjahren \n\n2021 bis 2024 gesamthaft als nicht priorisiert aufgeführt. Der Bericht zur Sportstätte-Strategie wird \n\nvoraussichtlich im Dezember 2020 durch den Einwohnerrat behandelt. Aufgrund der Diskussion im \n\nEinwohnerrat werden dann die jeweiligen Investitionen einzeln auf detailliert aufgeführt und neu \n\npriorisiert. \n\n \n\n \n\n\n\n4 \n\n2.4 Priorisierung für das Jahr 2021 \n\n \n\nDie bisherige Priorisierung wurde zwar grundsätzlich beibehalten, jedoch durch folgende Komponente \n\nzusätzliche ergänzt: \n\n \n\nPriorität 1: Bereits von Einwohnerrat bewilligt \n\nPriorität 2: Übergeordneter Auftrag Kanton/Bund sowie kein Spielraum in Betragshöhe und Zeitpunkt \n\nPriorität 3: Zwingende Ausführung im Jahr 2021 \n\nPriorität 4: Zwingende Ausführung nächste Jahre (kann auch erst im Jahr 2022 starten)  \n\n \n\nDie mit der Priorität D versehenen Projekte, welche theoretisch im Jahr 2021 umgesetzt werden könnten, \n\nwerden als nicht priorisiert angesehen. Das bedeutet, dass diese im nächstjährigen \n\nInvestitionsplanungsprozess wieder neu evaluiert und priorisiert werden müssen. Daher werden nur die \n\npriorisierten Projekte (Priorität 1 bis 3) umgesetzt. \n\n3. Aufgaben- und Finanzplan 2021 bis 2024 \n\nIn den nächsten vier Jahren sind Nettoinvestitionen von insgesamt CHF 71.2 Mio. geplant. Für das \n\nBudgetjahr 2021 sind es CHF 14.2 Mio., dies ist höher als im Vorjahresbudget (Nettoinvestitionen 2020: \n\nCHF 10.8 Mio.). Die restlichen Eingaben in den Planjahren werden im nächsten Jahr wieder überprüft und \n\nangepasst. \n\n \n\nBeträge in CHF 1'000 \n\n \n\nBeschluss Information / Kenntnisnahme \n\n \n\n  R 2019 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 \nB 2021 bis P \n\n2024 \n\n1 Schulinfrastruktur 1'166.8 1'025.0 1'000.0 200.0 200.0 2'425.0 \n\n2 Verkehrsinfrastruktur 1'091.0 2'640.0 2'000.0 2'196.8 1'650.0 8'486.8 \n\n3 Verwaltungsinfrastruktur 418.9 1'343.3 183.3 -186.7 -186.7 1'153.3 \n\n4 Versorgungsinfrastruktur 516.3 940.0 800.0 825.0 570.0 3'135.0 \n\n5 Infrastruktur für Kultur & Freizeit 236.1 200.0 150.0 50.0 0.0 400.0 \n\nZwischensumme 3'429.1 6'148.3 4'133.3 3'085.1 2'233.3 15'600.1 \n\n6 Spezialfinanzierung 3.9 3'940.0 4'489.0 1'530.0 1'530.0 11'489.0 \n\n7 Schulraum/Lehrplan 21 3'010.2 2'750.0 3'080.0 8'000.0 24'800.0 38'630.0 \n\n8 Kantonsbeitrag in den ÖV 1'315.8 1'380.0 1'297.0 1'385.0 1'385.0 5'447.0 \n\nSumme 7'759.0 14'218.3 12'999.3 14'000.1 29'948.3 71'166.1 \n\n \n\n4. Langfristige Planung bis ins Jahr 2035 \n\nBis ins Jahr 2035 sind Projekte von insgesamt CHF 401.5 Mio. eingegeben worden. Dabei wurden alle \n\nEingaben berücksichtigt, sowohl die zwingend notwendigen Investitionen wie auch unverbindliche Ideen \n\nmit groben Schätzungen. \n\n \n\n\n\n5 \n\n \n\n5. Geplante Änderungen der Systematik \n\nDer Gemeinderat hatte im Vorjahr entschieden, ab dem Jahr 2021 eine neue Systematik zu evaluieren \n\nund das aktuelle System übergangsweise zu ergänzen. Wegen Personalwechseln im Departement \n\nFinanzen sowie der zusätzlich geplanten Implementierung eines Investitionscontrollings, konnte der \n\nSystemwechsel nicht wie vorgesehen bereits im Frühjahr 2020 umgesetzt werden. Ein überhasteter \n\nWechsel der gesamten Systematik ist nicht zielführend. Eine Gesamtbetrachtung über die \n\nzusammenhängenden Prozesse ist ebenso wichtig und muss ebenfalls in die Änderungen einbezogen \n\nwerden. Es wird eine rollende Investitionsplanung angestrebt, bei der zudem auch übergeordnete Ziele \n\n(Finanzstrategie) sowie weitergehende Planungsberichte (Masterplanung Schulrauminfrastruktur, \n\nSportstättenstrategie etc.) berücksichtigt werden können. \n\n5.1 Investitionsantrag \n\nEs ist vorgesehen, das für jedes priorisierte Projekt in Zukunft ein konkreter Investitionsantrag mit \n\nAngaben zur Betragsberechnung, Offerten, Alternativszenarien, Dauer, Ressourcen etc. ausgefüllt werden \n\nmuss. Gleichzeitig sollen dabei auch bereits Aussagen über die Folgekosten ermittelt werden \n\n(Nutzungsdauer, Abschreibungen, Zins-, Personal- und Betriebskosten). Durch dieses Vorgehen wird \n\neinerseits erwartet, dass sich die Projektverantwortlichen frühzeitig bereits Gedanken über die Planung, \n\nKosten, Ressourcen sowie mögliche kostengünstigere Alternativen machen müssen. Dadurch wird u.a. \n\neine Verbesserung der Qualität und der Verbindlichkeit der Investitionsplanung erwartet. Auf der anderen \n\nSeite sind die entsprechenden Details für die Projekte einheitlich und transparent abgelegt, damit bei \n\nDiskussionen die entsprechenden Details besser aufgezeigt werden können. Alle Informationen sind \n\ndanach zentral abgelegt und verfügbar, was den Informationsfluss und die Transparenz über die gesamte \n\nInvestitionsplanung verbessern soll. \n\n0.0\n\n10.0\n\n20.0\n\n30.0\n\n40.0\n\n50.0\n\n60.0\n\n70.0\n\n80.0\n\nB\n2021\n\nP\n2022\n\nP\n2023\n\nP\n2024\n\nP\n2025\n\nP\n2026\n\nP\n2027\n\nP\n2028\n\nP\n2029\n\nP\n2030\n\nP\n2031\n\nP\n2032\n\nP\n2033\n\nP\n2034\n\nP\n2035\n\nPriorisiert Spezialfinanzierung\nSchulraum/Lehrplan 21 Kantonsbeitrag in den öffentlichen Verkehr\nNicht Priorisiert\n\nCHF Mio.\n\n\n\n6 \n\n5.2 Investitionscontrolling \n\nDer aktuelle Stand und die Gesamtübersicht der Projekte sind zurzeit nicht optimal. Damit insbesondere \n\nauch die Vorgaben des Gesetzes über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHGG) besser erfüllt werden \n\nkönnen, soll ein neues Investitionscontrolling eingeführt werden. Dadurch wird analog dem bereits \n\nbestehenden Controlling-Bericht eine Hochrechnung per Ende Jahr möglich, damit die Verantwortlichen \n\nrechtzeitig entsprechende Massnahmen einleiten können (z.B. Kompensationsmöglichkeiten, Nachtrags- \n\nund Zusatzkredite etc.). \n\n6. Zusammenfassung \n\nFür das Budgetjahr 2021 sind Projekte von insgesamt CHF 14.2 Mio. priorisiert. Für die Planjahre 2022 \n\nbis 2024 sind aktuell CHF 71.2 Mio. priorisierte Investitionen vorgesehen. Auf das nächste Jahr wird die \n\nganze Systematik der langfristigen Investitionsplanung überarbeitet und an die veränderten \n\nRahmenbedingungen angepasst. Zur Verbesserung der Planung sowie der Kostenkontrolle der \n\nInvestitionen werden neue Tools (Investitionsantrag, Investitionscontrolling) implementiert. Die \n\nEvaluation und Anpassungen finden laufend statt. \n\n7. Antrag \n\nZustimmende Kenntnisnahme des Berichtes „Langfristige Investitionsplanung 2021 - 2024“. \n\n8. Anhänge \n\nAnhang 1: Langfristige Investitionsplanung 2021 - 2024, Priorisierte Projekte \n\nAnhang 2: Langfristige Investitionsplanung 2021 - 2024, nicht priorisierte Projekte \n\nAnhang 3: Eingegebene Investitionen 2021 - 2035 \n\n \n\nEmmenbrücke, 3. Juni 2020 \n\nFür den Gemeinderat: \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nRamona Gut-Rogger \n\nGemeindepräsidentin \n\nPatrick Vogel \n\nGemeindeschreiber \n\n \n\nBeilagen: \n\n-  Anhänge 1 - 3 \n\n  \n\n  \n\n\n\t1. Ausgangslage\n\t1.1 Einleitung\n\t1.2 Anpassung der Systematik\n\n\t2. Vorübergehende Systematik\n\t2.1 Gefäss für Schulraum/Lehrplan 21\n\t2.2 Gefäss für Kantonsbeitrag in den öffentlichen Verkehr\n\t2.3 Sportstätte-Strategie\n\t2.4 Priorisierung für das Jahr 2021\n\n\t3. Aufgaben- und Finanzplan 2021 bis 2024\n\t4. Langfristige Planung bis ins Jahr 2035\n\t5. Geplante Änderungen der Systematik\n\t5.1 Investitionsantrag\n\t5.2 Investitionscontrolling\n\n\t6. Zusammenfassung\n\t7. Antrag\n\t8. Anhänge\n\n